ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

21.01.2019 м. ДніпроСправа № 904/5173/18

За позовом Приватного акціонерного товариства "ДТЕК Павлоградвугілля", м. Павлоград Дніпропетровської області

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Донбудмонтаж-2015", м. Дніпро

про стягнення пені у розмірі 201 929,87 грн.

Суддя Євстигнеєва Н.М.

Представники:

Від позивача: ОСОБА_1, довіреність №159/ПУ/2019 від 27 грудня 2018 року, діє на підставі свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю серії ЧК№001011 виданого на підставі рішення Ради адвокатів Черкаської області адвокат

Від відповідача: ОСОБА_2, ордер серія АА№083818 від 07 грудня 2018 року, адвокат

С У Т Ь С П О Р У :

Приватне акціонерне товариство "ДТЕК Павлоградвугілля" звернулося до Господарського суду Дніпропетровської області із позовом, яким просить стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Донбудмонтаж-2015" пеню у розмірі 201 929,87 грн. за період з 01.08.2018 по 26.10.2018.

Позовні вимоги обґрунтовані неналежним виконанням відповідачем умов договору №4429-ПУ-УМТС від 28 квітня 2018 року в частині повного та своєчасного виконання робіт.

На підставі пункту 8.2 договору позивач нарахував пеню за порушення строків виконання робіт.

Відповідач проти позову заперечує та зазначає, що для виконання своїх договірних зобов'язань, позивач мав попередньо та завчасно вчинити певні дії - виконати свої зобов'язання, встановлені нормативно-правовими актами та договором з метою забезпечення виконання робіт за договором відповідачем, зокрема надати відповідачу: будівельного майданчика (фронту робіт); передати проектно-кошторисну документацію у повному обсязі; вчасно надати відповідачу наряди-допуски для виконання робіт працівникам відповідача на вентиляторних установках та в стволі шахти; зупинку вентиляторів на час заміни канальної ляди позивач не виконав, чим допустив прострочення у розумінні ст. 613 Цивільного кодексу України.

До позовної заяви позивачем не додано жодного документального підтвердження виконання позивачем, як замовником, умов п.3.1. договору, в частині надання відповідачу необхідного часу для виконання робіт, згідно нормативним трудовитратам; п.6.2.4. договору та ст. 875 Цивільного кодексу України щодо передачі відповідачу будівельного майданчика (фронту робіт) та проектно-кошторисної документації; завчасної зупинки вентиляторів вентиляторної установки шахти та надання нарядів-допусків на проведення будівельно-монтажних та ремонтних робіт.

Відповідач вважає, що стягнення пені за прострочення виконання робіт (не грошового зобов'язання) є безпідставним, оскільки зобов'язанням відповідача за договором № 4429-ПУ УМТС від 28.04.2017 було виконання робіт, він не несе перед позивачем будь-яких грошових зобов'язань за цим договором. Разом з тим, розмір пені за зазначений позивачем період за розрахунком відповідача, мав складати 2 299 664,05 грн. х 36% : 365 днів х 26 днів :100% = 58 972,21 грн.

Також, відзив Товариства з обмеженою відповідальністю "Донбудмонтаж-2015" на позовну заяву містить клопотання про витребування доказів, а саме:

1. У Приватного акціонерного товариства "ДТЕК Павлоградвугілля":

- документів, що підтверджують зупинення вентиляторів вентиляторної установки, яка подає повітря до вентиляційних каналів "Шахти Дніпровської" ПСП "Шахтоуправління Дніпровське" ПАТ "ДТЕК Павлоградвугілля" у період виконання будівельно-монтажних робіт за договором будівельного підряду №4429-ПУ-УМТС від 28.04.2017;

- документів, що підтверджують величину швидкості повітря, яка створювалася у вентиляційних каналах вентиляторною установкою головного ствола "Шахти Дніпровської" ПСП "Шахтоуправління Дніпровське" ПАТ "ДТЕК Павлоградвугілля" у період виконання будівельно-монтажних робіт за договором будівельного підряду №4429-ПУ-УМТС від 28.04.2017;

- проектної документації "Заміна вентиляторів вентиляторної установки ВРЦД-4,5 головного ствола "Шахти Дніпровської" ПСП "Шахтоуправління Дніпровське" ПАТ "ДТЕК Павлоградвугілля" "Реконструкція" із змінами;

- висновку експертизи проектної документації "Заміна вентиляторів вентиляторної установки ВРЦД-4.5 біля головного ствола "Шахти Дніпровської" ПСП "Шахтоуправління Дніпровське" ПАТ "ДТЕК Павлоградвугілля" "Реконструкція";

- журналів робіт із заміни вентиляторів вентиляторної установки ВРЦД-4,5 головного ствола "Шахти Дніпровської" ПСП "Шахтоуправління Дніпровське" ПАТ "ДТЕК Павлоградвугілля" "Реконструкція" у період виконання будівельно-монтажних робіт за договором будівельного підряду №4429-ПУ-УМТС від 28.04.2017;

- документів, що фіксують факт зупинки вентиляторів на головному стволі "Шахти Дніпровської" ПСП "Шахтоуправління Дніпровське" ПАТ "ДТЕК Павлоградвугілля" у період виконання будівельно-монтажних робі і за договором будівельного підряду №4429-ПУ-УМТС від 28.04.2017.

2. У Департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції у Дніпропет-ровській області:

- ОСОБА_2 готовності об'єкта до експлуатації та сертифікату органу державного архітектурно-будівельного контролю про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів. збудованих на підставі проектної документації "Заміна вентиляторів вентиляторної установки ВРЦД-4,5 біля головного ствола "Шахти Дніпровської" ПСП "Шахтоуправління Дніпровське" ПАТ "ДТЕК Павлоградвугілля" "Реконструкція".

3. У ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області:

- документів, що підтверджують настання та ліквідацію аварійних (надзвичайних) ситуацій на "Шахті Дніпровській" ПСП "Шахтоуправління Дніпровське" ПАТ "ДТЕК Павлоградвугілля" за адресою: Дніпропетровська область. Павлоградський район, с. Шахтарське, вул. Садова 106. у тому числі пожежі у період з квітня 2017 року по жовтень 2018 року.

18 грудня 2018 року від Товариства з обмеженою відповідальністю "Донбудмонтаж-2015" до господарського суду надійшло клопотання про витребування у Восьмого воєнізованого гірничорятувального загону документів, що підтверджують настання та ліквідацію надзвичайних ситуацій, у тому числі пожеж нижче рівня землі на "Шахті Дніпровській" ПСП "Шахтоуправління Дніпровське" ПАТ "ДТЕК Павлоградвугілля" за адресою: Дніпропетровська область. Павлоградський район, с. Шахтарське, вул. Садова 106. у тому числі пожежі у період з квітня 2017 року по жовтень 2018 року.

Клопотання мотивоване неможливістю самостійно отримати зазначені докази, які необхідні для підтвердження обставин викладених у відзиві на позовну заяву.

12 грудня 2018 року від Товариства з обмеженою відповідальністю "Донбудмонтаж-2015" до господарського суду надійшло клопотання (вх. №54582/18 від 12.12.2018 а.с. 148-149 том 1) про призначення комплексної судової будівельно-технічної та оціночно-будівельної експертизи, яким відповідач просить призначити по справі судову будівельно- технічну та оціночно-будівельну експертизу, проведення якої доручити Київському науково-дослідному інституту судових експертиз (03057, м. Київ, вул. Смоленська, б. 6)

На вирішення експертизи поставити наступні питання:

- Чи відповідає проектно-кошторисна документація "Заміна вентиляторів вентиляторної установки ВРЦД-4,5 біля головного ствола "Шахти Дніпровської" ПСП "Шахтоуправління Дніпровське" ПАТ "ДТЕК Павлоградвугілля" "Реконструкція", розроблена ТОВ "Науково-проектний центр ДТЕК", вимогам нормативних документів, чинних на території України в галузі будівництва у період з квітня 2017 по жовтень 2018?

- Чи мають місце відхилення між фактичними будівельними об'ємами та запроектованими ТОВ "Науково-проектний центр ДТЕК" і зазначеними позивачем у технічному завданні до договору №4429-ПУУ-УМТС від 28 квітня 2018 року роботами "Заміна вентиляторів вентиляторної установки ВРЦД-4,5 біля головного ствола "Шахти Дніпровської" ПСП "Шахтоуправління Дніпровське" ПАТ "ДТЕК Павлоградвугілля" "Реконструкція"?

- Яка залишкова вартість будівельно-монтажних робіт, будівельних матеріалів та експлуатації машин і механізмів, необхідних для завершення реконструкції об'єкту "Заміна вентиляторів вентиляторної установки ВРЦД-4,5 біля головного ствола "Шахти Дніпровської" ПСП "Шахтоуправління Дніпровське" ПАТ "ДТЕК Павдоградвугілля" "Реконструкція" станом на 26.10.2018?

- Чи існує причинний зв'язок між порушенням підрядником строків виконання робіт встановлених договором №4429-ПУ-УМТС від 28 квітня 2018 року (зі змінами) та невиконанням замовником своїх обов'язків за даним договором, у тому числі щодо непередання підряднику проектно-технічної документації і будівельною майданчику (фронту робіт) та не забезпечення зупинки вентиляторів вентиляторної установки ВРЦД-4,5 головного ствола "Шахти Дніпровської" ПСП "Шахтоуправління Дніпровське" ПАТ "ДТЕК Павлоградвугілля" на час заміни канальної ляди?

14 січня 2019 року від відповідача до господарського суду надійшла заява про збільшення витрат на оплату правничої допомоги, які підлягають розподілу між сторонами за результатами розгляду справи. Відповідач зазначає, що ним фактично оплачено за договорами про надання правової (правничої) допомоги від 07.12.2018 18 000,00 грн., долучено відповідні докази.

21 січня 2019 року від ПАТ "ДТЕК Павлоградвугілля" до господарського суду надішли пояснення, в яких позивач заперечує проти призначення у справі комплексної судової будівельно-технічної та оціночно-будівельної експертизи. Вважає, що відповіді на питання, які відповідач ставить перед експертизою, не потребують спеціальних знань в іншій сфері, ніж право.

Клопотання про призначення у справі комплексної судової будівельно-технічної та оціночно-будівельної експертизи залишено на розгляді суду.

21 січня 2019 року від ПАТ "ДТЕК Павлоградвугілля" до господарського суду надійшло пояснення щодо заяви свідка ОСОБА_3 Так, позивач зазначає, що умовами договору не передбачено надання замовником підряднику проектної документації.

З пропозиціями до ПАТ "ДТЕК Павлоградвугілля" по укладанню додаткових угод про виключення інших видів робіт, крім тих, відносно яких були укладені додаткові угоди, або про необхідність виконання додаткових робіт та включення їх в об'єм робіт по договору, ТОВ "Донбудмонтаж-2015" не зверталося.

Відносно випадку пожежі, яка сталася на шахті Дніпровська. Посилання свідка на зупинення робіт саме у зв'язку з пожежею на шахті не підтверджено жодним доказом, а тому не може прийматися судом до уваги як безпідставне. Крім того, свідок не зазначає конкретний період, протягом якого підрядникомбули зупинені роботи, на його думку, саме в зв'язку з пожежею.

У судовому засіданні 21 січня 2019 року представником ТОВ "Донбудмонтаж-2015" підтримано клопотання про витребування документів у ПАТ "ДТЕК Павлоградвугілля" та у Департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції у Дніпропетровській області. Щодо клопотання про витребування документів у ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області та у Восьмого воєнізованого гірничорятувального загону представник відповідача не підтримав його.

Таким чином, суд залишає без розгляду клопотання ТОВ "Донбудмонтаж-2015" про витребування документів у ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області та у Восьмого воєнізованого гірничорятувального загону.

Згідно частини 2 статті 119 Господарського процесуального кодексу встановлений судом процесуальний строк може бути продовжений судом за заявою учасника справи, поданою до закінчення цього строку, чи з ініціативи суду.

Відповідно до частини 3 статті 177 Господарського процесуального кодексу України підготовче провадження має бути проведене протягом шістдесяти днів з дня відкриття провадження у справі. У виняткових випадках для належної підготовки справи для розгляду по суті цей строк може бути продовжений не більше ніж на тридцять днів за клопотанням однієї із сторін або з ініціативи суду.

З огляду на обставини справи, а також з метою правильного і своєчасного розгляду справи по суті, суд вважає за необхідне продовжити строк розгляду справи № 904/5173/18 на стадії підготовчого провадження на тридцять днів та оголосити перерву у судовому засіданні на 30 січня 2019 року.

Керуючись статями 177-185, 234 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд -

У Х В А Л И В:

1. Продовжити строк підготовчого провадження на тридцять днів до 18 лютого 2019 року включно.

2. Клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Донбудмонтаж-2015" про витребування документів у ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області та у Восьмого воєнізованого гірничорятувального загону - залишити без розгляду.

3. Оголосити перерву у підготовчому судовому засіданні на 31 січня 2019 року о 14:10 год., яке відбудеться у приміщенні Господарського суду Дніпропетровської області в кабінеті № 3-208 за адресою: 49600, м. Дніпро, вул. Володимира Винниченка, 1.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення 21.01.2019 та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.

Повний текст ухвали складено - 22.01.2019.

Суддя ОСОБА_4