ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"18" травня 2017 р. Справа № 911/2229/13

Господарський суд Київської області у складі колегії суддів: Рябцевої О.О. (головуючий), ОСОБА_1, ОСОБА_2, розглянувши матеріали справи

за позовом товариства з обмеженою відповідальністю Континент-буд плюс, Донецька обл., м. Селидове

до товариства з обмеженою відповідальністю Ютем-Інжиніринг, Київська обл., м. Буча

про стягнення 724287,18 грн.

за участю представників

від позивача: ОСОБА_3 (дов. б/н від 28.04.2017 р.); ОСОБА_4 - директор;

від відповідача: ОСОБА_5 (дов. № 29-ДВ від 03.10.2016 р.);

присутній судовий експерт: ОСОБА_6

Обставини справи:

товариство з обмеженою відповідальністю Континент-буд плюс (далі - позивач) звернулось до господарського суду Київської області з позовом до товариства з обмеженою відповідальністю Ютем-Інжиніринг (далі - відповідач) про стягнення 724287,18 грн., з яких 629909,27 грн. заборгованості за виконані роботи за договором підряду № 43-оф від 11.01.2008 р. на виконання будівельно-монтажних робіт та 94377,91 грн. пені.

Обґрунтовуючи позовні вимоги, позивач посилається на те, що 11.01.2008 р. між позивачем (підрядником) та відповідачем (генпідрядником) був укладений договір підряду № 43-оф на виконання будівельно-монтажних робіт, відповідно до умов якого позивач зобов`язаний виконати будівельно-монтажні роботи, а відповідач зобов`язаний їх прийняти та оплатити за ціною, яка згідно з п.3.3. договору є динамічною та підлягає уточненню, зокрема, у разі зміни вартості матеріально-технічних ресурсів. Позивач зазначає, що між ним та відповідачем з метою врегулювання постачання матеріально-технічних ресурсів для виконання умов договору підряду також було укладено договір поставки № 43м-оф від 11.01.2008 р., відповідно до умов якого відповідач (продавець) зобов`язався передати, а позивач (покупець) зобов`язався прийняти та оплатити продукцію для будівництва збагачувальної фабрики ВАТ УК ОСОБА_7 № 1. Позивачем роботи виконані в повному обсязі, про що свідчать підписані позивачем та відповідачем акти виконаних робіт (форма КБ-2). Позивач стверджує, що в подальшому вартість матеріалів в цих актах мала коригуватися відповідно до п. 3.3., п. 3.4 Договору підряду, в зв`язку з чим ним були складені та надані відповідачу акти корегування вартості виконаних робіт та поставлених будівельних матеріалів, які відповідачем не підписані. На підставі викладеного, за заявою позивача було проведено будівельно-технічне дослідження експертом ОСОБА_8 і складено висновок за № 62/11 від 03.01.2012 р., відповідно до якого заборгованість відповідача перед позивачем станом на 03.01.2012 р. становить 923290,00 грн. Позивач зазначає, що відповідач 07.08.2012 р. частково сплатив борг у сумі 293380,73 грн., в зв`язку з чим його заборгованість перед позивачем становить 629909,27 грн., які позивач просить стягнути з відповідача. Крім того, позивач просить стягнути з відповідача 94377,91 грн. пені.

02.07.2013 р. від відповідача надійшов відзив на позовну заяву, в якому відповідач зазначив, що 14.05.2013 р. дочірнє підприємство Ютем-Інжиніринг відкритого акціонерного товариства Південтеплоенергомонтаж відповідно до рішення засновника реорганізоване шляхом перетворення в товариство з обмеженою відповідальністю Ютем-Інжиніринг. Крім того, відповідач заперечив проти позовних вимог, посилаючись на те, що виконані позивачем за договором № 43-оф від 11.01.2008 р. роботи були повністю оплачені відповідачем на загальну суму 13780401,60 грн., відповідно до підписаних сторонами актів виконаних робіт за формою КБ-2В та довідок про вартість виконаних робіт № КБ-3, які є єдиними документами, що підтверджують виконання робіт позивачем та їх вартість. За твердженням відповідача, лише на підставі даних документів можуть виникати зобовязання відповідача з оплати виконаних підрядних робіт, а ніяк не з акта спеціаліста, який вважає, що вартість виконаних позивачем робіт повинна бути іншою, ніж встановлено в первинних документах.

Ухвалою господарського суду від 11.07.2013 р. замінено відповідача - дочірнє підприємство Ютем-Інжиніринг відкритого акціонерного товариства Південтеплоенергомонтаж, на його правонаступника товариство з обмеженою відповідальністю Ютем-Інжиніринг.

Представник позивача у судовому засіданні 11.07.2013 р. надав суду відзив на заперечення відповідача, в якому зазначив, що на виконання умов договору поставки № 43м-оф від 11.01.2008 р. відповідачем було поставлено матеріали загальною вартістю 9063999,24 грн. Водночас, як зазначає позивач, станом на 15.06.2009 р. розрахунок згідно умов договору підряду № 43-оф від 11.01.2008 р. було проведено на загальну суму 8060851,49 грн. відповідно до підписаних актів форми КБ-2в та КБ-3. Тобто, різниця складала 1003147,75 грн. Враховуючи те, що відповідачем було сплачено частину вказаної суми, то за твердженням позивача, заборгованість відповідача за використані матеріали становить 629909,27 грн., що і складає ціну позову. Крім того, позивач зазначив, що він неодноразово звертався до відповідача з претензіями, в яких вказував на різницю у вартості матеріалів, що були продані позивачу за накладними про поставку ТМЦ, та вартості матеріалів, вказаної в актах форми КБ-2в, проте вказані претензії були залишені відповідачем без задоволення.

20.08.2013 р. до господарського суду Київської області від представника позивача надійшло клопотання про призначення будівельно-технічної експертизи, в якому позивач просить суд призначити проведення будівельно-технічної експертизи з метою повного та вичерпного зясування обставин, що мають істотне значення для справи та потребують спеціальних знань в галузі будівництва, для підтвердження чи спростування висновків та розрахунків, наданих сторонами по справі, а саме: яким чином ТОВ Ютем-Інжиніринг проводились підрахунки грошових коштів, які підлягали сплаті за договором підряду, яким чином виконувалось та як мало виконуватись коригування актів приймання-передачі робіт та яка вартість виконаних робіт та використаних матеріалів згідно договору підряду № 43м-оф.

20.08.2013 р. до господарського суду Київської області від представника позивача надійшло клопотання про призначення судової економічної експертизи, в якому позивач просить суд призначити проведення судової економічної експертизи з метою повного та вичерпного зясування обставин, що мають істотне значення для справи та потребують спеціальних знань в галузі бухгалтерії та економіки, для підтвердження чи спростування висновків та розрахунків, наданих сторонами по справі, а саме: яким чином ТОВ Ютем-Інжиніринг проводились підрахунки грошових коштів, які підлягали сплаті за договором підряду, та яка сума заборгованості відповідача перед позивачем.

20.08.2013 р. до господарського суду Київської області надійшло клопотання про витребування доказів від представника позивача, в якому він просить суд в порядку ст. 38 ГПК України витребувати від відповідача всі акти виконаних робіт, що були підписані згідно договору генерального підряду, укладеного між ЗАТ Донецьксталь-металургійний завод та відповідачем.

Зазначене клопотання судом не задоволено, оскільки воно не відповідає вимогам ст. 38 ГПК України.

21.08.2013 р. до господарського суду Київської області від позивача надійшла заява про відкликання клопотання про призначення судової економічної експертизи та клопотання про призначення будівельно-технічної експертизи, в звязку з поданням нового клопотання про призначення комплексної судово-економічної експертизи та будівельно-технічної експертизи.

21.08.2013 р. до господарського суду Київської області від представника позивача надійшло клопотання про призначення комплексної будівельно-технічної та судової економічної експертизи.

Ухвалою господарського суду Київської області від 21.08.2013 р. у справі № 911/2229/13 призначено судову будівельно-технічну експертизу, проведення якої доручено Київському науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України, та зупинено провадження до одержання висновків судової експертизи.

Ухвалою господарського суду Київської області від 30.07.2014 р. провадження у справі поновлено в звязку з поверненням до господарського суду Київської області матеріалів справи № 911/2229/13 разом з висновком експертів за результатами проведення комісійної судової будівельно-технічної експертизи № 9124/9125/13-42 від 19.06.2014 р.

19.08.2014 р. до господарського суду Київської області від відповідача надійшла заява про застосування позовної давності, в якій позивач, посилаючись на ст.ст. 258, 267 ЦК України, просить суд застосувати спеціальну позовну давність щодо вимог про стягнення пені.

02.10.2014 р. до господарського суду Київської області від відповідача надійшли заперечення на позовну заяву та висновок експертизи, в яких відповідач просить суд відмовити позивачу у задоволенні позовних вимог.

В судовому засіданні 02.10.2014 р. представником відповідача було надано суду клопотання про призначення додаткової судової будівельно-технічної експертизи та зупинення провадження у справі, в якому відповідач, посилаючись на те, що оскільки поставлене перед експертом питання не враховувало важливого елементу, а саме співставлення кількості використаних згідно актів виконаних робіт та реалізованих згідно накладних матеріалів, виробів та конструкцій в розрізі номенклатури, в звязку з чим висновок експертизи є неповним, просить суд призначити додаткову судову будівельно-технічну експертизу.

28.10.2014 р. до господарського суду Київської області від позивача надійшли письмові пояснення у справі.

28.10.2014 р. до господарського суду Київської області від позивача надійшли заперечення на клопотання відповідача про призначення додаткової судової будівельно-технічної експертизи, в яких позивач зазначив, що доводи відповідача про проведення додаткової судової будівельно-технічної експертизи містять невідповідності обставинам відносин сторін та обставинам справи, а також є безпідставними, оскільки запропоновані відповідачем питання на вирішення експертизи не потребують спеціальних знань та можуть бути вирішені на підставі наявних матеріалів справи.

Ухвалою господарського суду Київської області від 18.11.2014 р. було призначено додаткову судову будівельно-технічну судову експертизу, проведення якої було доручено Київському науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України, на вирішення якої поставлене наступне питання:

- Яка різниця між загальною вартістю та кількістю матеріалів, виробів та конструкцій, зазначених в підписаних сторонами актах приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2в та довідках про вартість виконаних підрядних робіт форми КБ-3 за договором підряду № 43-оф від 11.01.2008 р., та загальною вартістю та кількістю матеріалів, виробів та конструкцій, поставлених відповідачем позивачу за договором № 43м-оф від 11.01.2008 р., зазначених в підписаних сторонами видаткових накладних, з урахуванням вартості та кількості повернутих матеріалів, виходячи з номенклатури таких матеріалів? При цьому, врахувати, що вартість одиниці матеріалів, виробів та конструкцій, зазначених в підписаних сторонами актах приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2в та довідках про вартість виконаних підрядних робіт форми КБ-3 за договором підряду № 43-оф від 11.01.2008 р., повинні відповідати вартості одиниці матеріалів, виробів та конструкцій, зазначених в підписаних сторонами видаткових накладних, з урахуванням вартості та кількості повернутих матеріалів.

Витрати, пов`язані з проведенням експертизи, на даній стадії розгляду було покладено на позивача.

Ухвалою господарського суду Київської області від 18.11.2014 року у справі № 911/2229/13 було зупинено провадження у справі до отримання висновку судової будівельно-технічної експертизи.

До господарського суду Київської області від Київського НДІ судових експертиз повернулися матеріали справи № 911/2229/13 разом з листом № 16670/14-42 Київського НДІ судових експертиз, в якому зазначено, що оскільки попередня оплата вартості експертизи у встановлений чинним законодавством термін не здійснена, то матеріали справи № 911/2229/13 повертаються до суду, а ухвала від 18.11.2014 р. залишається без виконання.

Ухвалою господарського суду Київської області від 19.06.2015 р. провадження у справі № 911/2229/13 було поновлено, розгляд справи призначено на 09.07.2015 р.

Представники позивача в судовому засіданні 09.07.2015 р. позовні вимоги підтримали.

Представник відповідача в судовому засіданні 09.07.2015 р. підтримав клопотання про призначення додаткової судової будівельно-технічної експертизи та покладення на відповідача витрат з оплати експертизи, проти позову заперечував.

Ухвалою господарського суду Київської області від 09.07.2015 р. у справі № 911/2229/13 призначено додаткову судову будівельно-технічну експертизу; витрати, пов`язані з проведенням експертизи, на даній стадії розгляду покладено на відповідача; зупинено провадження у справі до отримання висновку судової будівельно-технічної експертизи.

Матеріали справи № 911/2229/13 повернено до господарського суду Київської області разом з висновком судового експерта № 13453/15-42 від 26.01.2017 р. за результатами проведення додаткової судової експертизи.

Ухвалою господарського суду Київської області від 14.03.2017 р. поновлено провадження у справі та призначено розгляд справи.

Ухвалою господарського суду Київської області від 18.04.2017 р. було викликано у судове засідання судового експерта Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України ОСОБА_6.

Представник позивача у судові засідання 04.04.2017 р. та 18.04.2017 р. не зявився, а у судовому засіданні 18.05.2017 р. позовні вимоги підтримав.

Представник відповідача у судове засідання 04.04.2017 р. не зявився, а у судових засіданнях 18.04.2017 р. та 18.05.2017 р. проти позовних вимог заперечував.

У судовому засіданні 18.05.2017 р. судовий експерт Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України ОСОБА_6, який викликаний ухвалою господарського суду Київської області від 18.04.2017 р., надав усні пояснення по суті експертного висновку.

Розглянувши матеріали справи, дослідивши докази та оцінивши їх в сукупності, заслухавши пояснення представників позивача, відповідача та судового експерта суд

ВСТАНОВИВ:

29.09.2006 р. між ЗАТ Донецьксталь металургійний завод (замовник) та дочірнім підприємством ЮТЕМ-Інжиніринг ВАТ Південтеплоенергомонтаж (підрядник, відповідач) було укладено контракт № 12121дс підряду на будівництво збагачувальної фабрики ВАТ УК ОСОБА_7 № 1 (контракт).

11.01.2008 р. між дочірнім підприємством ЮТЕМ-Інжиніринг ВАТ Південтеплоенергомонтаж (генпідрядник), правонаступником якого відповідно до п. 1.3 статуту відповідача є товариство з обмеженою відповідальністю Ютем-Інжиніринг, та товариством з обмеженою відповідальністю Континент-буд плюс (підрядник, позивач) було укладено договір № 43-оф підряду на виконання будівельно-монтажних робіт (договір 1), відповідно до п. 1 якого замовником за договором є ЗАТ Донецьксталь металургійний завод.

Згідно з п. 2.1. договору 1 підрядник приймає на себе зобовязання в межах договірної ціни виконати в строк власними та залученими силами та засобами будівельно-монтажні роботи, передбачені проектною документацією, здійснює випробування змонтованого обладнання, приймає участь в здаванні обєкта замовнику, ліквідує недоліки, дефекти, що виникли з його вини і виявлені в ході приймання робіт і в гарантійні строки експлуатації обєкта. Орієнтовний перелік і обсяги робіт зазначені в додатку № 8.

Відповідно до п. 3.1. договору 1 вартість всіх робіт за договором визначається відповідно до розрахунку договірних цін на основі положень Правил визначення вартості будівництва - ДБН. 1.1-1-2000 (з урахуванням змін і доповнень), а також умов виконання робіт на обєкті з урахуванням поточної вартості матеріально-технічних ресурсів.

Договірна ціна робіт, наданих для виконання підрядчику, складає 400000,00 грн., в тому числі ПДВ 66666,67 грн. Договірна ціна являється орієнтовною і підлягає уточненню. Протокол погодження договірної ціни наведено в додатку № 1 до договору (п. 3.2. договору 1).

Пунктами 3.3., 3.4. договору 1 встановлено, що договірна ціна являється динамічною і підлягає уточненню по мірі передачі генпідрядником підряднику проектно-кошторисної документації, а також у випадках: змін вартості матеріально-технічних ресурсів; зміни обєму та складу робіт. Зміна договірної ціни обґрунтовується розрахунками і оформляється сторонами шляхом підписання додаткових угод.

Відповідно до п. 5.2. договору 1 підрядник, щомісячно, відповідно до регламенту (додаток № 3) надає генпідряднику акти приймання виконаних підрядних робіт (типова форма № КБ-2в), підписані уповноваженими представниками замовника та генпідрядника, та довідки про вартість виконаних підрядних робіт та витрат (типова форма № КБ-3), затверджені наказом Держкомстату України Держбуду України від 21.06.2002 р. № 237/5, оформлені у встановленому порядку. Генпідрядник перевіряє акти виконаних робіт і підписує їх в частині фактично виконаних обсягів робіт на основі ресурсних елементних кошторисних норм.

В силу п. 5.9. договору 1 проміжний платіж у розмірі 85% за виконані підрядником роботи, генпідрядник здійснює через 25 днів після підписання акта виконаних робіт і довідки (форма КБ-3) з урахуванням перерахування вказаних коштів за ці роботи замовником.

Проміжний платіж у розмірі 10% за виконані підрядником роботи, генпідрядник здійснює через 25 днів після підписання акта про закінчення робіт по відповідному етапу за умови перерахування коштів від замовника.

При цьому, як вбачається з матеріалів справи та підтверджено сторонами в судових засіданнях, акти про закінчення робіт по відповідному етапу між позивачем та відповідачем не складалися.

На виконання вимог п. 3.2. договору 1, 11.01.2008 р. позивачем та відповідачем підписано протокол погодження договірної ціни, що являється додатком № 1 до договору № 43-оф від 11.01.2008 р., відповідно до якого сторони дійшли згоди щодо величини договірної ціни на виконання робіт за договором № 43-оф від 11.01.2008 р. у сумі 400000,00 грн., в тому числі ПДВ 66666,67 грн.

Крім того, сторони у протоколі від 11.01.2008 р. зазначили, що вказана ціна являється приблизною і у відповідності до п. 3.3. контракту, а також по мірі видачі проектно-кошторисної документації підлягає уточненню.

Так, пунктом 2 протоколу встановлено, що на основі даних локального кошторису підрядник виконує розрахунок договірної ціни робіт з урахуванням, серед іншого, вартості матеріально-технічних ресурсів відповідно до погоджених цін.

10.09.2008 р. між позивачем та відповідачем підписано протокол № 1/2 погодження договірної ціни, відповідно до умов якого сторонами досягнуто домовленість щодо величини договірної ціни на виконання робіт за договором № 43-оф від 11.01.2008 р. у сумі 15000000,00 грн., в тому числі ПДВ. Вказана ціна являється приблизною та у відповідності до п. 3.3. контракту, а також по мірі видачі проектно-кошторисної документації підлягає уточненню в передбаченому протоколом порядку.

За період з лютого 2008 р. по листопад 2009 р. між позивачем та відповідачем підписано довідки про вартість виконаних підрядних робіт (форма № КБ-3), відповідно до яких загальна вартість виконаних позивачем робіт становить 13780401,60 грн. Копії вказаних довідок у кількості 14 шт. містяться в матеріалах справи.

11.01.2008 р. між позивачем (покупець) та відповідачем (продавець) було укладено договір № 43м-оф на поставку матеріалів, виробів та металоконструкцій (договір 2), відповідно до умов якого продавець зобовязується передати, а покупець зобовязується прийняти і оплатити на умовах договору матеріали, вироби та металоконструкції (продукція) для будівництва збагачувальної фабрики ВАТ УК ОСОБА_7 № 1, у кількості та номенклатурі, у строки та за ціною разом з супровідними документами на основі заявок, що являються невід'ємною частиною договору (п. 1.1. договору 2).

Відповідно до п. 6.1. договору 2 загальна вартість продукції, що поставляється за договором, визначається сумою поставок за всіма підписаними додатковими угодами, укладеними під час виконання договору.

З наявних в матеріалах справи видаткових накладних у кількості 96 шт. за період з 23.01.2008 р. по 18.11.2009 р. вбачається, що на виконання умов договору 2 відповідачем поставлено, а позивачем прийнято матеріали, вироби та металоконструкції (продукція) для будівництва збагачувальної фабрики ВАТ УК ОСОБА_7 № 1, передбачені умовами договору 2.

Відповідно до підписаних сторонами актів приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2в за період з лютого 2008 р. по жовтень 2009 р. позивач виконав, передбачені договором 1 підрядні роботи.

Відповідно до ч. 1 ст. 837 ЦК України за договором підряду одна сторона (підрядник) зобов'язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони (замовника), а замовник зобов'язується прийняти та оплатити виконану роботу.

Згідно з ст. 843 ЦК України у договорі підряду визначається ціна роботи або способи її визначення. Якщо у договорі підряду не встановлено ціну роботи або способи її визначення, ціна встановлюється за рішенням суду на основі цін, що звичайно застосовуються за аналогічні роботи з урахуванням необхідних витрат, визначених сторонами. Ціна роботи у договорі підряду включає відшкодування витрат підрядника та плату за виконану ним роботу.

Розрахунок за виконані позивачем роботи було здійснено відповідно до підписаних сторонами актів виконаних підрядних робіт шляхом оплати грошовими коштами на рахунок позивача та заліку зустрічних однорідних вимог (заліку грошових вимог за надані послуги генерального підряду, оформлені відповідними актами, та заліку зустрічних грошових вимог за договором на поставку матеріалів № 43м-оф від 11.01.2008 р.). Відповідачем було здійснено грошові виплати позивачу на загальну суму 4083567,08 грн., що підтверджується наявними в матеріалах справи платіжними дорученнями за період з 23.01.2008 р. по 08.08.2012 р. у кількості 43 шт., та залік зустрічних однорідних вимог на загальну суму 9696834,52 грн., що підтверджується відповідними заявами відповідача, наданими позивачу за період з 30.06.2008 р. по 08.08.2012 р. у кількості 5 шт.

Обґрунтовуючи позовні вимоги, позивач в судових засіданнях посилався на те, що в деяких актах приймання виконаних підрядних робіт зазначено, що вартість матеріалів, виробів та металоконструкцій, яка відповідно до умов договору 1 підлягає включенню до загальної вартості підрядних робіт, становить 0 грн. 00 коп., а в деяких актах приймання виконаних підрядних робіт вартість матеріалів, виробів та металоконструкцій була занижена. Враховуючи викладене, договірна ціна підлягала коригуванню шляхом підписання сторонами додаткових угод, як це передбачено п.п. 3.3., 3.4. договору 1.

Позивачем з метою коригування договірної ціни було направлено відповідачу лист від 22.05.2009 р., копію якого до суду позивачем не було надано.

У відповідь на вказаний лист відповідачем було направлено позивачу лист від 26.05.2009 р., в якому він зазначив, що твердження позивача про завищення цін та незаконність реалізації матеріалів є безпідставними, оскільки реалізація матеріалів позивачу здійснюється за цінами, вказаними в рахунках замовника. Крім того, відповідач повідомив, що передані позивачем акти корегувань будуть підписані тільки після підписання відповідних коригувань між генпідрядником та замовником.

З вищевикладеного вбачається, що позивачем невірно зазначено у позовній заяві, що вказаний лист відповідача був направлений йому у відповідь на претензію від 27.05.2009 р., в якій позивач просив відповідача підписати та повернути відкориговані акти виконаних робіт, що були складені позивачем відповідно до вартості поставлених матеріалів та направлені відповідачу, проте не повернуті.

Позивачем повторно направлено відповідачу претензію від 10.06.2009 р. разом з довідкою про вартість виконаних робіт із зазначенням, за його розрахунком, реальної вартості матеріалів та загальної вартості будівельно-монтажних робіт, в якій позивач зазначив, що в раніше підписаних актах приймання виконаних підрядних робіт вказано занижені ціни на матеріали, а тому просив відповідача направити відкориговані акти виконаних робіт форми КБ-3, що були складені позивачем відповідно до вартості поставлених матеріалів та направлені відповідачу, проте не повернуті.

Відповідач листом № 3-806 від 11.01.2010 р. направив на адресу позивача перевірені та виправлені акти на коригування вартості матеріалів, використаних за договором № 43-оф від 11.01.2008 р. за весь період будівництва, та повідомив про те, що направлені позивачем відкориговані акти виконаних робіт складені без врахування кількості раніше використаних матеріалів в актах виконаних робіт, підписаних в попередні періоди, та кількості повернутих на склад відповідача матеріалів, а також містять невідповідності щодо марки, найменуванню та іншим характеристикам.

Таким чином, оскільки накладні на отримання товарно-матеріальних цінностей підписані сторонами після підписання актів виконаних підрядних робіт, то відповідно до п.п. 3.3., 3.4. договору 1, у разі зміни вартості матеріальних ресурсів зазначені акти мали бути відкориговані сторонами, що підтверджується також тим, що сторони направляли одна одній відкориговані акти, проте згоди щодо визначення суми коригування сторони не досягли, з огляду на існування розбіжностей щодо вартості поставлених товарно-матеріальних цінностей та вартості товарно-матеріальних цінностей, зазначених у актах приймання виконаних підрядних робіт.

Для вирішення зазначеного питання ухвалою господарського суду Київської області від 21.08.2013 р. у справі № 911/2229/13 було призначено судову будівельно-технічну експертизу, на вирішення якої поставлено наступне питання: Яка різниця між загальною вартістю матеріалів, виробів та конструкцій, зазначеною в підписаних сторонами актах приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2в та довідках про вартість виконаних підрядних робіт форми КБ-3 за договором підряду № 43-оф від 11.01.2008 р., та загальною вартістю матеріалів, виробів та конструкцій, поставлених відповідачем позивачу за договором № 43м-оф від 11.01.2008 р., зазначеною в підписаних сторонами видаткових накладних, з урахуванням вартості повернутих матеріалів?.

Відповідно до висновку експертів за результатами проведення комісійної судової будівельно-технічної експертизи № 9124/9125/13-42 від 19.06.2014 р. різниця між загальною вартістю матеріалів, виробів та конструкцій, зазначеною в підписаних сторонами актах приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2в та довідках про вартість виконаних підрядних робіт форми КБ-3 за договором підряду № 43-оф від 11.01.2008 р., та загальною вартістю матеріалів, виробів та конструкцій, поставлених відповідачем позивачу за договором № 43м-оф від 11.01.2008 р., зазначеною в підписаних сторонами видаткових накладних, з урахуванням вартості повернутих матеріалів, становить: без урахування видаткової накладної № РН-Инж1-002042 від 22.05.2009 р. 453538,21 грн.; з урахуванням видаткової накладної № РН-Инж1-002042 від 22.05.2009 р. 571417,58 грн.

Як вже зазначалось, ухвалою господарського суду Київської області від 09.07.2015 р. у справі № 911/2229/13 призначено додаткову судову будівельно-технічну експертизу, на вирішення якої було поставлено наступне питання: «Яка різниця між загальною вартістю та кількістю матеріалів, виробів та конструкцій, зазначених в підписаних сторонами актах приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2в та довідках про вартість виконаних підрядних робіт форми КБ-3 за договором підряду № 43-оф від 11.01.2008 р., та загальною вартістю та кількістю матеріалів, виробів та конструкцій, поставлених відповідачем позивачу за договором № 43м-оф від 11.01.2008 р., зазначених в підписаних сторонами видаткових накладних, з урахуванням вартості та кількості повернутих матеріалів, виходячи з номенклатури таких матеріалів? При цьому, врахувати, що вартість одиниці матеріалів, виробів та конструкцій, зазначених в підписаних сторонами актах приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2в та довідках про вартість виконаних підрядних робіт форми КБ-3 за договором підряду № 43-оф від 11.01.2008 р., повинні відповідати вартості одиниці матеріалів, виробів та конструкцій, зазначених в підписаних сторонами видаткових накладних, з урахуванням вартості та кількості повернутих матеріалів.»

Відповідно до висновку експерта № 13453/15-42 від 26.01.2017 р. за результатами проведення додаткової судової будівельно-технічної експертизи різниця між загальною вартістю та кількістю матеріалів, виробів та конструкцій, зазначених у підписаних сторонами актах приймання виконаних підрядних робіт типової форми № КБ-2в та довідках про вартість виконаних робіт типової форми № КБ-3 за договором підряду від 11.01.2008 р. № 43-оф, та загальною вартістю та кількістю матеріалів, виробів та конструкцій, поставлених відповідачем позивачу за договором від 11.01.2008 р. № 43м-оф, зазначених у підписаних сторонами видаткових накладних, з урахуванням вартості та кількості повернутих матеріалів, а також враховуючи, що вартість одиниці матеріалів, виробів та конструкцій, зазначених у підписаних сторонами актах приймання виконаних підрядних робіт типової форми № КБ-2в та довідках про вартість виконаних підрядних робіт типової форми № КБ-3 за договором підряду від 11.01.2008 р. № 43-оф, повинні відповідати вартості одиниці матеріалів, виробів та конструкцій, зазначених в підписаних сторонами видаткових накладних, з урахуванням вартості та кількості повернутих матеріалів, становить 264774,76 грн.

Отже, вказаний висновок експерта зроблений шляхом визначення різниці між загальною вартістю та кількістю матеріалів, виробів та конструкцій, зазначених у підписаних сторонами актах приймання виконаних підрядних робіт типової форми № КБ-2в, та загальною вартістю та кількістю матеріалів, виробів та конструкцій, поставлених відповідачем позивачу за договором від 11.01.2008 р. № 43м-оф, зазначених у підписаних сторонами видаткових накладних з урахуванням вартості та кількості повернутих матеріалів, тоді як судом ставилося питання щодо різниці вартості матеріалів, які придбані за договором № 43м-оф на поставку матеріалів, та відображені в актах приймання виконаних підрядних робіт типової форми № КБ-2в, а саме різниця між вартістю використаних матеріалів у накладних та у актах.

Як вбачається з Додатку до висновку експерта № 13453/15-42 у формі таблиці, в актах приймання виконаних підрядних робіт типової форми № КБ-2в містяться матеріали, які не були придбані позивачем за договором № 43м-оф на поставку матеріалів та відповідно не відображені в накладних (наприклад: арк. 1 таблиці стрічка 8), так само як і в накладних за договором № 43м-оф на поставку матеріалів містяться матеріали, які не були використані позивачем під час виконання підрядних робіт, та не відображені в актах приймання виконаних підрядних робіт типової форми № КБ-2в (наприклад: арк. 73-83 таблиці).

Як вже зазначалось, в судовому засіданні 18.05.2017 р. був присутній судовий експерт Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України ОСОБА_6, який надав усні пояснення по суті експертного висновку.

Судовий експерт пояснив, що у Додатку до висновку № 13453/15-42 у формі порівняльної таблиці між показниками одиниць виміру, кількості, ціни матеріалів, що містяться у актах приймання виконаних підрядних робіт типової форми № КБ-2в, та ідентичними показниками матеріалів, що містяться у видаткових накладних, в графі ціна, сірим кольором виділена ціна, яка відрізнялась в актах приймання виконаних підрядних робіт та видаткових накладних, проте у таблиці вона вже відкорегована експертом та відповідає вартості одиниці матеріалів, виробів та конструкцій, зазначених в підписаних сторонами видаткових накладних.

Таким чином, з Додатку до висновку експерта № 13453/15-42 у формі таблиці вбачається, що загальна вартість матеріалів, виробів та конструкцій, зазначених в актах приймання виконаних підрядних робіт типової форми № КБ-2в, з урахуванням коригування відповідно до вартості одиниці матеріалів, виробів та конструкцій, зазначених в підписаних сторонами видаткових накладних, складає 8877736,72 грн.

Як вбачається з висновку експертів за результатами проведення комісійної судової будівельно-технічної експертизи № 9124/9125/13-42 від 19.06.2014 р., а саме з його мотивувальної частини (дослідження) (стр. 16 висновку, том 8 справи, аркуш 10), загальна вартість матеріалів, виробів та конструкцій, що зазначена в підписаних сторонами актах приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2в за договором підряду № 43-оф від 11.01.2008 р. становить 8571093,90 грн.

Отже, загальна вартість матеріалів, виробів та конструкцій, що зазначена в підписаних сторонами актах приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2в за договором підряду № 43-оф від 11.01.2008 р. становить 8571093,90 грн., а загальна вартість вказаних матеріалів, виробів та конструкцій з урахуванням коригування, проведеного експертом відповідно до вартості одиниці матеріалів, виробів та конструкцій, зазначених в підписаних сторонами видаткових накладних, складає 8877736,72 грн.

Таким чином, різниця між вартістю матеріалів, виробів та конструкцій, придбаних за договором № 43м-оф на поставку матеріалів та використаних при будівництві, що вказана в видаткових накладних та вартістю, що вказана в актах приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2в, становить 306642,82 грн. (8877736,72 грн. 8571093,90 грн.).

Посилання представника відповідача в судових засіданнях на те, що підрядні матеріали, вартість яких була предметом дослідження, у видаткових накладних та актах приймання виконаних підрядних робіт мають різні найменування, а отже висновок не є вірним, не береться судом до уваги, оскільки з мотивувальної частини (дослідження) висновку експерта № 13453/15-42 від 26.01.2017 р. за результатами проведення додаткової судової будівельно-технічної експертизи вбачається, що враховуючи розбіжність найменувань у підсумкових відомостях ресурсів та видаткових накладних порівнюються матеріали найбільш схожих за властивостями.

Відповідні пояснення з цього приводу були надані судовим експертом в судовому засіданні 18.05.2017 р. Крім того, додаткова судова експертиза у справі була призначена судом саме за клопотанням відповідача.

Як вже було встановлено судом, оскільки накладні на отримання товарно-матеріальних цінностей підписані сторонами після підписання актів виконаних підрядних робіт, то відповідно до п.п. 3.3., 3.4. договору 1, у разі зміни вартості матеріальних ресурсів зазначені акти мали бути відкориговані сторонами, що підтверджується також тим, що сторони направляли одна одній відкориговані акти, проте згоди щодо визначення суми коригування сторони не досягли, у звязку з чим спір був переданий на розгляд суду. Вказана сума визначена судом на підставі висновків експертів та становить 306642,82 грн.

Як вже зазначалось, загальна вартість робіт, що вказана в актах приймання виконаних підрядних робіт типової форми № КБ-2в, повністю сплачена відповідачем позивачу, а спір у даній справі виник між сторонами тільки щодо суми коригування, яка визначена позивачем помилково у сумі 629909,27 грн.

Відповідно до ст. 854 ЦК України якщо договором підряду не передбачена попередня оплата виконаної роботи або окремих її етапів, замовник зобов'язаний сплатити підрядникові обумовлену ціну після остаточної здачі роботи за умови, що роботу виконано належним чином і в погоджений строк або, за згодою замовника, - достроково.

Враховуючи викладене, позовна вимога про стягнення 629909,27 грн. заборгованості за виконані роботи за договором підряду № 43-оф від 11.01.2008 р. на виконання будівельно-монтажних робіт підлягає частковому задоволенню у сумі 306642,82 грн.

Позивач також просить стягнути з відповідача 94377,91 грн. пені, нарахованої за період з 30.11.2009 р. до 08.06.2010 р.

Відповідно до п. 17.4. договору 1 при затриманні переказу коштів, при умові отримання їх від замовника, за виконані роботи генпідрядник сплачує пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України за кожен день прострочення платежу, але не більше 10 % від простроченої суми.

Як вже зазначалось, згода щодо визначення суми коригування сторонами не була досягнута, в зв`язку з чим сторонами не було укладено додаткової угоди до договору підряду. Оскільки суму боргу, яка становить 306642,82 грн. визначено судом на підставі висновків експертів, то зобов`язання зі сплати вказаної суми виникає у відповідача на підставі рішення суду, а отже станом на час звернення позивача з даним позовом до суду відповідач не був таким, що прострочив виконання грошового зобов`язання, в зв`язку з чим вказана позовна вимога не підлягає задоволенню.

Відповідно до статті 49 ГПК України судовий збір покладається на сторони пропорційно розміру задоволених вимог.

Оскільки питання судової експертизи стосувались лише позовної вимоги про стягнення боргу, яка задоволена частково, то витрати на проведення судової експертизи відповідно до ст. 49 ГПК України покладаються на сторони пропорційно розміру задоволення вказаної вимоги.

Судом встановлено, що судова будівельно-технічна експертиза на виконання вимог ухвали господарського суду Київської області від 21.08.2013 р. у справі № 911/2229/13 була оплачена позивачем у сумі 10598,40 грн., а додаткова судова будівельна-технічна експертиза на виконання вимог ухвали господарського суду Київської області від 09.07.2015 р. у справі № 911/2229/13 була оплачена відповідачем у сумі 14784,00 грн.

Таким чином, загальні витрати на проведення судових експертиз становлять 25382,40 грн. (10598,40 грн. + 14784,00 грн.), а сума вказаних витрат, яка пропорційна задоволеній позовній вимозі про стягнення заборгованості становить 12356,15 грн.

Проте, оскільки відповідачем було оплачено додаткову судову експертизу у сумі 14784,00 грн., а сума витрат пропорційна задоволеній позовній вимозі про стягнення заборгованості становить 12356,15 грн., тобто менше ніж сплачено відповідачем, то різниця між оплаченою відповідачем сумою на проведення додаткової судової експертизи та сумою витрат пропорційно задоволеній позовній вимозі у сумі 2427,85 грн. (14784,00 грн. - 12356,15 грн.) підлягає стягненню з позивача на користь відповідача.

Керуючись статтею 124 Конституції України, статтями 33, 34, 44, 49, статтями 82-85 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд

ВИРІШИВ:

1. Позов задовольнити частково.

Стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю Ютем-Інжиніринг (08292, Київська обл., місто Буча, вул. Леха Качинського, буд. 3, код 30568931) на користь товариства з обмеженою відповідальністю Континент-буд плюс (85400, АДРЕСА_1, код 34586158) 306642,82 грн. (триста шість тисяч шістсот сорок дві грн. 82 коп.) та 6132,86 грн. (шість тисяч сто тридцять дві грн. 86 коп.) судового збору.

2. В іншій частині позову відмовити.

3. Стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю Континент-буд плюс (85400, АДРЕСА_1, код 34586158) на користь товариства з обмеженою відповідальністю Ютем-Інжиніринг (08292, Київська обл., місто Буча, вул. Леха Качинського, буд. 3, код 30568931) 2427,85 грн. (дві тисячі чотириста двадцять сім грн. 85 коп.) витрат за проведення судової експертизи.

Видати накази після набрання рішенням законної сили.

Рішення підписано 26.05.2017 р.

Головуючий О.О. Рябцева

Суддя Л.Я. Мальована

Суддя П.В. Горбасенко