РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.02.2017Справа №910/22977/16

За позовом Державного підприємства "Національна енергетична компанія "Укренерго"
до Публічного акціонерного товариства "Проектно-технологічний інститут "Київоргбуд"
про про стягнення 137 288,74 грн.
Суддя Ярмак О.М.

За участю представників:

від позивачаБуркова О.М. (представник за довіреністю)
від відповідача Сидоренко О.Ж. (представник за довіреністю)

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Державне підприємство "Національна енергетична компанія "Укренерго" звернулось до Господарського суду міста Києва з позовом до Публічного акціонерного товариства "Проектно-технологічний інститут "Київоргбуд" про стягнення неустойки за порушення виконання умов договору № 02-4/2504-15 від 19.08.2015 в розмірі 137 288,74 грн.

Ухвалою Господарського суду міста Києва (суддя Домнічева І.О.) від 15.12.2016 за вказаним позовом порушено провадження у справі № 910/22977/16 та призначено її до розгляду у судовому засіданні на 17.01.2017.

За наслідками проведення повторного автоматизованого розподілу судової справи у зв'язку із звільненням судді Домнічевої І.О. з посади справу № 910/22977/16 було передано для розгляду судді Ярмак О.М.

12.01.2017 від відповідача до суду надійшов відзив на позовну заяву.

Ухвалою від 16.01.2017 судом прийнято справу № 910/22977/16 до свого провадження та призначено її до розгляду в судовому засіданні на 28.02.2017.

17.01.2017 та 24.01.2017до суду надійшли додаткові документи та пояснення від позивача.

В судовому засіданні 28.02.2017 представник позивача обґрунтував позовні вимоги та просив задовольнити їх у повному обсязі.

Представник відповідача надав додаткові докази в матеріали справи та заперечував проти задоволення позовних вимог.

В судовому засіданні судом оголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення представників, всебічно і повно з'ясувавши всі фактичні дані, на яких ґрунтується позов, об'єктивно оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд

ВСТАНОВИВ:

19.08.2015 між Державним підприємством "Національна енергетична /кампанія "Укренерго" (замовник) та Публічним акціонерним товариством "Проектно-технологічний інститут "Київоргбуд" (проектувальник) укладено договір на виконання проектної роботи №02-4/2504-15 (далі - договір).

Згідно з п. 1.1 договору, відповідач зобов'язується відповідно до Завдання на проектування "Розробка проектної документації на заміну автотрансформатора АТДЦТН-200000/330/110/6 Кв (1 AT) на ПС 330 кВ Полтава (з РЗА) інв. № новий (Технічне переоснащення ПС 330 кВ "Полтава" шляхом заміни автотрансформатора АТ-1 типу АТДЦТН-200000/330/110 на сучасний, вул. Підстанційна, с. Щербані, Полтавського р-ну Полтавської обл.), яке є Додатком 1 до договору (Завдання на проектування), інших умов договору (щодо обсягів, порядку, строків, якості) та згідно з вимогами чинного законодавства України розробити, оформити проектну документацію, замовити проведення державною експертною організацією державної експертизи проектної документації та здійснювати супровід її проведення для отримання позитивного відгуку державної експертної організації за результатами проведеної експертизи (Експертний звіт) і передати у власність замовнику розроблену проектну документацію разом з Експертним звітом, а замовник зобов'язується прийняти та оплатити проектувальнику проектну роботу на умовах Договору.

Згідно із підпунктом 3.1 п. 3 договору у редакції додаткової угоди № 3 від 18.04.2016, проектувальник виконує роботу протягом 2015-2016 етапами, а саме:

1 етап - (стадія "Проект" з проведенням експертизи)- строк виконання 28.04.2016;

2 етап - (стадія "Робоча документація") - строк виконання до 30.06.2016.

Підпунктом 3.22 пункту 3 договору визначено його дію по 11.08.2016.

Пунктом 3.10 договору встановлено, що за умови відсутності претензій до якості виконаної проектної роботи та до документів, що повинні бути надані разом з актом приймання виконаної проектної роботи, замовник протягом п'яти робочих днів з дати надходження від Відповідача цього акту, документів, приймає проектну роботу, про що підписує всі примірники акту приймання виконаної проектної роботи.

При наявності у замовника зауважень (претензій), викликаних недоліками виконаної проектної роботи, проектна робота замовником не приймається, і протягом зазначеного у цьому пункті строку проектувальнику надається/надсилається акт про недоліки (з описом претензій (виявлених недоліків).

Згідно з п. 3.11 договору проектувальник зобов'язаний усунути недоліки (в порядку та строки, визначені Позивачем в акті про недоліки, та без будь-якої додаткової оплати з боку Позивача), а також зобов'язаний протягом трьох робочих днів з дати отримання акту про недоліки підписати цей акт та повернути один його примірник замовнику.

Відповідно до підпункту 4.2.1 п. 4.2 договору, у разі порушення встановленого умовами Договору строку виконання зобов'язань проектувальник сплачує замовнику пеню у розмірі 0,5% ціни прострочених зобов'язань, за кожний день прострочення, а за прострочення понад тридцять днів додатково сплачує штраф у розмірі 14% від вказаної ціни.

За твердженнями позивача, відповідач прострочив виконання зобов'язань за договором по 1 етапу на 22 дні (акт приймання-передачі проектної документації підписано 20.05.2016), по 2 етапу - на 42 дні (акт приймання-передачі проектної документації підписано 11.08.2016), що стало підставою для стягнення з нього пені та штрафу відповідно до підпункту 4.2.1 п. 4.2 договору.

З поданих матеріалів та пояснень сторін судом встановлено, що 22.04.2016 позивач надав відповідачу проектну документацію для перевірки (лист від 22.04.2016 р. № 3.2/214),за результатами розгляду якої позивач склав акт виявлених недоліків до виконаних робіт № 2 від 04.05.2016, який був отриманий представником проектувальника 16.05.2016.

Після усунення недоліків 20.05.2016 сторонами підписано акт приймання-передачі проектної документації до договору.

Проте, зважаючи на умови п. 3.10 договору та факту отримання проектної документації позивачем 22.04.2016, позивач зобов'язаний був підписати акт приймання виконаної роботи або надати відповідачу акт про недоліки не пізніше 29.04.2016.

Однак, в порушення вказаних умов договору акт недоліків виконаних робіт від 04.05.2016 № 2 (далі - Акт про недоліки) був наданий позивачем відповідачу лише 16.05.2016, тобто через 13 робочих днів з дати надходження проектної документації, що також підтверджується позивачем у позовній заяві.

В Акті про недоліки позивач визначив строк для виправлення відповідачем зауважень та надання проектно-кошторисної документації на повторний розгляд - протягом 14 календарних днів після отримання Акта.

Відповідач в установлений строк підписав та повернув позивачу Акт про недоліки, а також достроково 18.05.2016, тобто протягом 2-х днів після отримання Акта про недоліки, усунув недоліки та надав обґрунтовані відповіді на зауваження позивача, які були безпідставними, а також передав проектно-кошторисну документацію на повторний розгляд (лист від 19.05.2016 № 3.2/261).

20.05.2016 сторонами підписано акт № 151 приймання виконаної проектної роботи по етапу 1 та акт приймання-передачі проектної документації.

Відтак, всі зобов'язання відповідачем виконані в строки, встановлені в договорі, а також самим позивачем в Акті про недоліки. Щодо встановленого договором строку виконання 1 етапу робіт 28.04.2016, то, як було зазначено вище, відповідач передав позивачу всю передбачену договором документацію вчасно - 22.04.2016, а підписання акта № 152 приймання виконаної проектної роботи по етапу 1 та акта приймання-передачі проектної документації лише 20.05.2016 викликано несвоєчасним виконанням зобов'язань саме позивачем, зокрема, порушенням строку надання відповідачу акта про недоліки.

Виконана та оформлена згідно з вимогами чинного законодавства проектна документація стадії "Робоча документація" разом з усіма необхідними документами була завчасно до настання встановленого договором строку надана відповідачем на погодження позивачу 07.04.2016 згідно з листом від 07.04.2016 № 3.2/184, що підтверджується також позивачем в позовній заяві.

Позивачем не було прийнято проектну роботу або надано акт про недоліки в строк, встановлений п. 3.10. договору.

Зауваження до робочої документації були надані позивачем відповідачу лише 26.05.2016 (лист від 26.05.2016 № 2100/06-34), тобто через 32 робочих дні після отримання документації.

Крім того, 01.06.2016 відповідач отримав лист позивача від 27.05.2016 № 04/04-2-1-1/6111, яким надано нові вихідні дані (технічну інформацію) ПАТ "ЗТР" по автотрансформаторах, установка яких передбачається на ПС 330 кВ "Полтава". У цьому ж листі позивач просить надану інформацію врахувати при розробці стадії "Р" проектної документації для заміни АТ на вищезазначених об'єктах.

При цьому необхідно відзначити, що надання нових вихідних даних (технічної інформації), які кардинально відрізняються від попередньо наданих позивачем і на підставі яких розроблялася проектно-кошторисна документація, призвело до необхідності повного коригування проекту в частині релейного захисту та вторинних з'єднань, про що було повідомлено позивача листом від 10.06.2016 № 3.2/311. В цьому ж листі відповідач звертався з проханням продовжити термін виконання робочої документації.

Тобто, змінені вихідні дані, необхідні для розробки проектної документації, були надані позивачем відповідачу вже після фактичного завершення виконання робіт. При цьому нові вихідні дані призвели до необхідності значної переробки проектної документації.

Більше того, нові вихідні дані також не містили всієї інформації, необхідної для розробки проектно-кошторисної документації, у зв'язку з чим відповідач звертався до позивача з проханням надати додаткові дані листами від 30.05.2016 № 3.2/284 та від 03.06.2016 № 3.2./296. Відповідь на вказані запити була отримана відповідачем лише 13.06.2016 (лист від 10.06.2016 № 04-2/04-2-1-1/6800).

Враховуючи те, що вихідні дані по автотрансформаторах, які якраз і є об'єктом проектно-кошторисної документації, що розроблялася за договором, незважаючи на неодноразові запити відповідача (листи від 03.09.2015 № 3.2./485, від 24.09.2015 № 3.2/529, від 02.10.2015 № 3.2/539, від 15.10.2015 № 3.2/559, від 06.11.2015 № 3.2/583, від 10.12.2015 № 3.2/665) були надані позивачем відповідачу лише через 10 місяців після укладення договору, відповідач листами від 10.06.2016 р. № 3.2/311 та від 17.06.2016 р. № 3.2/321 звертався до позивача з пропозицією продовжити строк виконання робіт. Однак, згоди позивача на продовження не було отримано.

Тому відповідачем в максимально короткий термін було перероблено проектно-кошторисну документацію з урахуванням нових вихідних даних і направлено її позивачу на погодження в електронному вигляді (лист від 18.07.2016 № 3.2/366) та в друкованому вигляді (лист від 25.07.2016 № 3.2/375).

Після чого лише 11.08.2016, знову ж таки з порушенням строку, встановленого п. 3.10 договору, позивачем було підписано Акт приймання виконаної проектної роботи № 161 по етапу 2 та Акт приймання-передачі проектної документації.

Відповідно до ст. 888 Цивільного кодексу України за договором підряду на проведення проектних та пошукових робіт замовник зобов'язаний передати підрядникові вихідні дані, необхідні для складання проектно-кошторисної документації.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 889 Цивільного кодексу України замовник зобов'язаний, якщо інше не встановлено договором підряду на проведення проектних та пошукових робіт відшкодувати підрядникові додаткові витрати, пов'язані із зміною вихідних даних для проведення проектних та пошукових робіт внаслідок обставин, що не залежать від підрядника.

Статтею 890 Цивільного кодексу України встановлено, що підрядник зобов'язаний виконувати роботи відповідно до вихідних даних для проведення проектування.

Пунктом 3 Порядку розроблення проектної документації на будівництво об'єктів, затвердженим Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово- комунального господарства України від 16.05.2011 № 45 (далі - Порядок) встановлено, що для забезпечення проектування об'єкта будівництва замовник повинен надати генпроектувальнику (проектувальнику) вихідні дані на проектування.

Згідно з п. 9 Порядку проектна документація на будівництво об'єктів розробляється з урахуванням вихідних даних на проектування.

Таким чином, всі зобов'язання відповідачем виконувалися в порядку, встановленому договором та законодавством, на підставі наявних у нього вихідних даних, наданих позивачем, але у зв'язку з несвоєчасним наданням (зміною) позивачем вихідних даних виникла необхідність коригування вже розробленої відповідачем документації.

Необхідність такого коригування виникла не з вини відповідача й вимагала продовження строку виконання робіт відповідно до п. 3.24. договору. Однак, у зв'язку з відмовою позивача від внесення змін до договору в частині строку виконання робіт, відповідач змушений був виконувати додатковий обсяг робіт (коригування документації з урахуванням змінених вихідних даних) в розумний строк, вживши перед цим усіх заходів, необхідних для належного виконання ним зобов'язання, враховуючи інтереси другої сторони та забезпечення загальногосподарського інтересу.

Відповідно до ст. 193 Господарського кодексу України суб'єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов'язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору.

Кожна сторона повинна вжити усіх заходів, необхідних для належного виконання нею зобов'язання, враховуючи інтереси другої сторони та забезпечення загальногосподарського інтересу.

Згідно зі ст. 530 Цивільного кодексу України якщо у зобов'язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Згідно зі ст. 220 Господарського кодексу України боржник не вважається таким, що прострочив виконання зобов'язання, поки воно не може бути виконано внаслідок прострочення кредитора.

Відповідно до ст. 612 Цивільного кодексу України прострочення боржника не настає, якщо зобов'язання не може бути виконане внаслідок прострочення кредитора.

Статтею 613 Цивільного кодексу України встановлено, що кредитор вважається таким, що прострочив, якщо він відмовився прийняти належне виконання, запропоноване боржником, або не вчинив дій, що встановлені договором, актами цивільного законодавства чи випливають із суті зобов'язання або звичаїв ділового обороту, до вчинення яких боржник не міг виконати свого обов'язку.

Статтею 221 Господарського кодексу України передбачено, що кредитор вважається таким, що прострочив виконання господарського зобов'язання, якщо він відмовився прийняти належне виконання, запропоноване боржником, або не виконав дій, що передбачені законом, іншими правовими актами, або випливають із змісту зобов'язання, до вчинення яких боржник не міг виконати свого зобов'язання перед кредитором.

З огляду на наведене вище, суд вважає, що порушення позивачем встановлених п. 3.10 договору строків на обох етапах виконання робіт та несвоєчасне надання ним вихідних даних на другому етапі слід кваліфікувати як прострочення кредитора, вказане у ст. 613 Цивільного кодексу України, що вплинуло на прострочення відповідача, тому покладення на відповідача відповідальності у вигляді штрафних санкцій є безпідставним та несправедливим.

Оскільки відповідачем спростовано доводи позивача, адже доведено перед судом, що прострочення його зобов'язань настало у зв'язку з простроченням позивача, у задоволенні позовних вимог суд відмовляє повністю.

Судові витрати відповідно до ст. 49 Господарського процесуального кодексу України покладаються на позивача.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 32-34, 43, 44, 49, 82-85 Господарського процесуального кодексу України, суд

В И Р І Ш И В:

У позові відмовити повністю.

Рішення набирає законної сили після закінчення десятиденного строку з дня його підписання, оформленого відповідно до вимог статті 84 Господарського процесуального кодексу України.

Повне рішення складено: 03.03.2017

Суддя О.М. Ярмак