ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р І Ш Е Н Н Я

іменем України

16.11.2016 Справа № 908/2941/15

Суддя господарського суду Донецької області Бойко І.А. при помічнику судді Асмановій Е.Е. розглянув у відкритому судовому засіданні господарського суду справу

за позовом: Державного підприємства «Адміністрація морських портів України», м. Київ, в особі Одеської філії Державного підприємства «Адміністрація морських портів України», м. Одеса

до відповідача: Товариства з обмеженою відповідальністю «Підприємство «Маст-Буд», Донецька область, м. Маріуполь

про: зобов'язання ТОВ "Підприємство "Маст-Буд" виконати умови довгострокового договору про закупівлю робіт за державні кошти (підряд) від 27.11.2012 р. № КД-17792, шляхом виконання у повному обсязі роботи: "Завершальний комплекс робіт по об'єкту "Будівництво 1-ї черги (гідротехнічні споруди) контейнерного терміналу на Карантинному молу ДП "ОМТП" за рахунок штучно створеної території": Лот №2 - "Завершальний комплекс робіт з будівництва огороджувального хвилелому", зазначені в Технічному проекті/специфікації (додаток №1 до договору від 27.11.2012 р. № КД-17792, який є його невід'ємною частиною) в обсязі договірної ціни (додаток №2 до договору від 27.11.2012 р. № КД-17792, який є його невід'ємною частиною), у порядку та на умовах, визначених договором від 27.11.2012 р. № КД-17792

за зустрічною позовною заявою: Товариства з обмеженою відповідальністю «Підприємство «МАСТ-БУД», Донецька область, м. Маріуполь

до відповідача: Державного підприємства Адміністрація морських портів України, м. Київ, в особі Одеської філії Державного підприємства Адміністрація морських портів України, м. Одеса

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет позову на стороні позивача: Товариства з обмеженою відповідальністю «ГТ Проект Україна», м.Одеса

про: зобовязання укласти додаткову угоду №3 від 10.06.2016р. з додатками до договору про закуплю робіт за державні кошти (підряд) від 27.11.2012р. №КД-17792

За участю представників сторін:

від позивача за первісним позовом: ОСОБА_1 за довіреністю від 03.12.2015 р.;

від відповідача за первісним позовом: не зявився;

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет позову на стороні позивача: не зявився.

Позивач, Державне підприємства «Адміністрація морських портів України», м. Київ, в особі Одеської філії державного підприємства «Адміністрація морських портів України», м. Одеса звернувся до господарського суду з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю «Підприємство «Маст-Буд», Донецька область, м. Маріуполь, за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет позову на стороні позивача: Товариства з обмеженою відповідальністю «ГТ Проект Україна», м.Одеса про зобов'язання ТОВ «Підприємство «Маст-Буд» виконати умови довгострокового договору про закупівлю робіт за державні кошти (підряд) від 27.11.2012 р. №КД-17792, шляхом виконання у повному обсязі роботи: «Завершальний комплекс робіт по об'єкту «Будівництво 1-ї черги (гідротехнічні споруди) контейнерного терміналу на Карантинному молу ДП «ОМТП» за рахунок штучно створеної території»: Лот №2 «Завершальний комплекс робіт з будівництва огороджувального хвилелому», зазначені в Технічному проекті/специфікації (додаток №1 до договору від 27.11.2012 р. № КД-17792, який є його невід'ємною частиною) в обсязі договірної ціни (додаток №2 до договору від 27.11.2012 р. № КД-17792, який є його невід'ємною частиною), у порядку та на умовах, визначених договором від 27.11.2012 р. №КД-17792.

В обґрунтування позовних вимог позивач посилається на неналежне виконання відповідачем умов договору підряду №КД-17792 від 27.11.2012р. в частині виконання робіт, внаслідок чого позивач просить суд зобовязати товариство з обмеженою відповідальністю Підприємство Маст-Буд виконати умови довгострокового договору підряду від 27 листопада 2012 року № КД-17792 шляхом виконання у повному обсязі робіт: "Завершальний комплекс робіт по об'єкту "Будівництво 1-ї черги (гідротехнічні споруди) контейнерного терміналу на Карантинному молу ДП "ОМТП" за рахунок штучно створеної території": Лот №2 - "Завершальний комплекс робіт з будівництва огороджувального хвилелому", зазначені в Технічному проекті/специфікації (додаток №1 до договору від 27.11.2012 р. № КД-17792, який є його невід'ємною частиною) в обсязі договірної ціни (додаток №2 до договору від 27.11.2012 р. № КД-17792, який є його невід'ємною частиною), у порядку та на умовах, визначених договором від 27.11.2012 р. № КД-17792.

Рішенням господарського суду Донецької області від 18.12.2015р. у справі №908/2941/15 (суддя Сич Ю.В.) позовні вимоги Державного підприємства «Адміністрація морських портів України», м. Київ, в особі Одеської філії державного підприємства «Адміністрація морських портів України», м. Одеса до Товариства з обмеженою відповідальністю «Підприємство «Маст-Буд», Донецька область, м. Маріуполь про зобов'язання ТОВ "Підприємство "Маст-Буд" виконати умови довгострокового договору про закупівлю робіт за державні кошти (підряд) від 27.11.2012 р. № КД-17792, шляхом виконання у повному обсязі роботи: "Завершальний комплекс робіт по об'єкту "Будівництво 1-ї черги (гідротехнічні споруди) контейнерного терміналу на Карантинному молу ДП "ОМТП" за рахунок штучно створеної території": Лот №2 - "Завершальний комплекс робіт з будівництва огороджувального хвилелому", зазначені в Технічному проекті/специфікації (додаток №1 до договору від 27.11.2012 р. № КД-17792, який є його невід'ємною частиною) в обсязі договірної ціни (додаток №2 до договору від 27.11.2012 р. № КД-17792, який є його невід'ємною частиною), у порядку та на умовах, визначених договором від 27.11.2012 р. № КД-17792 задоволено повністю.

Постановою Донецького апеляційного господарського суду від 11.04.2016р. у справі №908/2941/15 рішення господарського суду Донецької області від 18.12.2015р. залишено без змін.

Постановою Вищого господарського суду України від 21.07.2016р. постанову Донецького апеляційного господарського суду від 11.04.2016р. та рішення господарського суду Донецької області від 18.12.2015р. у справі №908/2941/15 скасовано, справу передано на новий розгляд судді Бойко І.А.

Ухвалою господарського суду Донецької області від 11.08.2016р. прийнято справу №908/2941/15 до провадження та призначено розгляд справи на 07.09.2016р.

06.09.2016р. через канцелярію суду від відповідача, Товариства з обмеженою відповідальністю «Підприємство «МАСТ-БУД», Донецька область, м. Маріуполь (надалі Позивач за зустрічним позовом), надійшла зустрічна позовна заява до Державного підприємства «Адміністрація морських портів України», м. Київ, в особі Одеської філії Державного підприємства «Адміністрація морських портів України», м. Одеса (надалі Відповідач за зустрічним позовом) про зобовязання укласти додаткову угоду №3 від 10.06.2016р. з додатками до договору про закуплю робіт за державні кошти (підряд) від 27.11.2012р. №КД-17792.

Ухвалою господарського суду Донецької області від 06.09.2016р. прийнято зустрічну позовну заяву та призначено розгляд справи на 07.09.2016р.

Через канцелярію суду 07.09.2016р. від позивача надійшла заява №20А.3/10-660 від 06.09.2016р. про уточнення позовних вимог, в якій позивач уточює обсяги робіт, які підлягають виконанню, а саме:

Водолазне обстеження:

- Водолазне обстеження дна акваторії при радіусі видимості більше 1 м у морських

умовах відкритого узбережжя [відкритого рейду] (на глибинах менше 2,5 м і понад 12 до 20 м) - 177 700 кв. м

- Підйом з води уламків залізобетонних конструкцій, рейок, труб та ін. масою до 0,6т в морських умовах відкритого узбережжя [відкритого рейду] (на глибинах менше 2,5 м і понад 12 до 20 м) - 1шт.

Пристрій споруди укісного типу:

- Відсипання піску в інші види насипів з несамохідних барж кранами плавучими з грейферним ковшем місткістю до 4 м3 біля відкритого узбережжя - 17060 куб. м

- Переміщення піску несамохідними баржами при пристрої насипів біля відкритого узбережжя на 1км 17 060 куб. м

- Розрівнювання під водою водолазами піщаних постелей в морських умовах відкритого узбережжя [відкритого рейду] 22 100 кв. м

- Відсипання каменю 250кг в ліжко гравітаційних споруд з несамохідних барж плавучими кранами з грейферним ковшем місткістю до 4 м3 біля відкритого узбережжя 47 230 куб. м

- Переміщення матеріалів або скельної породи несамохідними баржами при влаштуванні насипів у відкритого узбережжя на 1км 47 230 куб. м

- Грубе розрівнювання кам'яних постелей (камінь масою 250кг.) під водою водолазами при відсипанні горизонтальних постелей іншими плавучими засобами в морських умовах відкритого узбережжя [відкритого рейду] 7 500 кв. м

- Грубе розрівнювання кам'яних постелей 250кг. під водою водолазами при відсипанні похилих постелей іншими плавучими засобами в морських умовах відкритого узбережжя [відкритого рейду] 18 000 кв. м

- Грубе розрівнювання кам'яних постелей (камінь масою 250 кг.) під водою водолазами при відсипанні горизонтальних постелей іншими плавучими засобами в морських умовах відкритого узбережжя [відкритого рейду] (на глибинах менше 2,5 м і понад 12 до 20 м) 3 800 кв. м

- Грубе розрівнювання кам'яних постелей (камінь масою 250кг.) під водою водолазами при відсипанні похилих постелей іншими плавучими засобами в морських умовах відкритого узбережжя [відкритого рейду] (на глибинах менше 2,5 м і понад 12 до 20 м) 1 750 кв. м

- Ретельне розрівнювання кам'яних постелей (камінь масою 250кг) під водою водолазами при відсипанні горизонтальних постелей іншими плавучими засобами в морських умовах відкритого узбережжя [відкритого рейду] (під тетраподи) - 7 500 кв. м

- Ретельне розрівнювання кам'яних постелей (камінь масою 250кг) під водою водолазами при відсипанні похилих постелей іншими плавучими засобами в морських умовах відкритого узбережжя[відкритого рейду] * (під тетраподи) - 18 000 кв. м

- Ретельне розрівнювання кам'яних постелей (камінь масою 250кг) під водою водолазами при відсипанні горизонтальних постелей іншими плавучими засобами в морських умовах відкритого узбережжя [відкритого рейду] (на глибинах менше 2,5 м і понад 12 до 20 м) (під тетраподи) - 3 800 кв. м

- Ретельне розрівнювання кам'яних постелей (камінь масою 250кг) під водою водолазами при відсипанні похилих постелей іншими плавучими засобами в морських умовах відкритого узбережжя [відкритого рейду] * (під тетраподи) (на глибинах менше 2,5 м і понад 12 до 20 м) 1 750 кв. м

- Укладання тетраподів масою до 15 т в воду плавучими кранами з барж несамохідних біля відкритого узбережжя [відкритого рейду] 16 790 шт

- Переміщення плавучих засобів з тетраподами від приоб'єктного складу до місця робіт на перший км у відкритого узбережжя [відкритого рейду] несамохідними баржами при масі тетраподів до 5 т - 16 790 шт.

- Відсипання піску в банкет з несамохідних барж кранами плавучими з грейферним ковшем місткістю до 4 м3 біля відкритого узбережжя 67 590 куб. м

- Переміщення піску несамохідними баржами при пристрої насипів біля відкритого узбережжя на 1км 67 590 куб. м

- Розрівнювання під водою водолазами піщаних постелей в морських умовах відкритого узбережжя [відкритого рейду] 37 500 кв. м

Огороджувальна споруда укісного типу дл. 230 м. (В т. ч. 20 м сполучення) на аварійній ділянці:

-Відсипання піску в інші види насипів з несамохідних барж кранами плавучими з грейферним ковшем місткістю до 4 м3 біля відкритого узбережжя 11 550 куб. м

- Переміщення піску несамохідними баржами при пристрої насипів біля відкритого узбережжя на 1км 11 550 куб. м

- Розрівнювання під водою водолазами піщаних постелей в морських умовах відкритого узбережжя [відкритого рейду] - 9 775 кв. м

- Навантаження й переміщення георешітки плавучими засобами на відкритому узбережжі [відкритому рейді] на перший кілометр 67 275 т

- Укладання під водою георешітки в морських умовах відкритого узбережжя [відкритого рейду] 11 500 кв. м

- Відсипання каменю 250кг в ліжко гравітаційних споруд з несамохідних барж плавучими кранами з грейферним ковшем місткістю до 4 м3 біля відкритого узбережжя 19 840 куб. м

- Переміщення матеріалів або скельної породи несамохідними баржами при влаштуванні насипів у відкритого узбережжя на 1км 19 840 куб. м

- Грубе розрівнювання кам'яних постелей (камінь масою 250кг.) під водою водолазами при відсипанні горизонтальних постелей іншими плавучими засобами в морських умовах відкритого узбережжя [відкритого рейду] 3 303 кв. м

- Грубе розрівнювання кам'яних постелей 250кг. під водою водолазами при відсипанні похилих постелей іншими плавучими засобами в морських умовах відкритого узбережжя [відкритого рейду] 7 263 кв. м

- Грубе розрівнювання кам'яних постелей (камінь масою 250 кг.) під водою водолазами при відсипанні горизонтальних постелей іншими плавучими засобами в морських умовах відкритого узбережжя [відкритого рейду] (на глибинах менше 2,5 м і понад 12 до 20 м) 3 003 кв. м

- Грубе розрівнювання кам'яних постелей (камінь масою 250кг.) під водою водолазами при відсипанні похилих постелей іншими плавучими засобами в морських умовах відкритого узбережжя [відкритого рейду] (на глибинах менше 2,5 м і понад 12 до 20 м) - 1 455 кв. м

- Ретельне розрівнювання кам'яних постелей (камінь масою 250кг) під водою водолазами при відсипанні горизонтальних постелей іншими плавучими засобами в морських умовах відкритого узбережжя [відкритого рейду] (під тетраподи) 3 303 кв. м

- Ретельне розрівнювання кам'яних постелей (камінь масою 250кг) під водою водолазами при відсипанні похилих постелей іншими плавучими засобами в морських умовах відкритого узбережжя[відкритого рейду] * (під тетраподи) 7 264 кв. м

- Ретельне розрівнювання кам'яних постелей (камінь масою 250кг) під водою водолазами при відсипанні горизонтальних постелей іншими плавучими засобами в морських умовах відкритого узбережжя [відкритого рейду] (на глибинах менше 2,5 м і понад 12 до 20 м) (під тетраподи) 3 003 кв. м

- Ретельне розрівнювання кам'яних постелей (камінь масою 250кг) під водою водолазами при відсипанні похилих постелей іншими плавучими засобами в морських умовах відкритого узбережжя [відкритого рейду] * (під тетраподи) (на глибинах менше 2,5 м і понад 12 до 20 м) 1 455 кв. м

- Укладання тетраподів масою до 15 т в воду плавучими кранами з барж несамохідних біля відкритого узбережжя [відкритого рейду] 7 590 шт

- Переміщення плавучих засобів з тетраподами від приоб'єктного складу до місця робіт на перший км у відкритого узбережжя [відкритого рейду] несамохідними баржами при масі тетраподів до 5 т 7 590 шт

- Відсипання піску в банкет з несамохідних барж кранами плавучими з грейферним ковшем місткістю до 4 м3 біля відкритого узбережжя 15850 куб. м

- Переміщення піску несамохідними баржами при пристрої насипів біля відкритого узбережжя на 1км 15 850 куб. м

- Розрівнювання під водою водолазами піщаних постелей в морських умовах відкритого узбережжя [відкритого рейду] 5 790 кв. м

- Переміщення бетонних плит на перший кілометр від приоб'єктного складу до місця робіт у відкритого узбережжя [відкритого рейду], маса масиву до 60 т 32 789,45 куб. м

- Установка плит кранами плавучими у воду біля відкритого узбережжя [відкритого рейду] 3 243,35 куб. м

- Установка плит кранами плавучими у воду біля відкритого узбережжя [відкритого рейду] на глибині більше 12,5 м - 546,1 куб. м

Пристрій захисту кам'яної берми хвилелому:

- Переміщення матеріалів або скельної породи самохідними баржами при влаштуванні насипів у відкритого узбережжя на 1км 6 422 куб. м

- Укладання туб на глибину більше 2,5 метрів кранами плавучими біля відкритого узбережжя [відкритого рейду] (при монтаже3-х туб за одне опускання) - 225 шт

- Зв'язування туб між собою на глибині більше 2,5 м в морських умовах відкритого узбережжя [відкритого рейду] 8 112 м

Пристрій верхньої будови:

- Установка кранами плавучими на відкритому рейді збірних залізобетонних елементів верхньої будови хвилелому масою до 15 т - 684,6 куб. м

- Переміщення на перший кілометр збірних залізобетонних конструкцій для причальних набережних естакадного типу від приоб'єктного складу до місця робіт у відкритого узбережжя [відкритого рейду], маса конструкцій до 15 т - 684,6 куб. м

- Пристрій вузлів омоноличування масивів гігантів біля відкритого узбережжя [відкритого рейду] - 179,6 куб. м

- Переміщення на 1 кілометр бетону від приоб'єктного складу до місця робіт у відкритого узбережжя [відкритого рейду] -183,192 куб. м

- Навантаження і переміщення металевих конструкцій плавучими засобами на відкритому узбережжі [відкритому рейді] на перший кілометр - 22,5 т

- Заповнення заглиблень у плитах бетоном В20 в з / б надбудові на масивах - гігантах біля відкритого узбережжя [відкритого рейду] - 3,3 куб. м

- Переміщення на 1 кілометр бетону від приоб'єктного складу до місця робіт у відкритого узбережжя [відкритого рейду] - 3,366 куб. м

- Установка кнехтів - 0,15 т

- Установка римів (2 шт) - 0,005 т

Спуск, транспортування і установка масивів-гігантів:

- Установка на акваторії швартових бочок на залізобетонних якорях в морських умовах відкритого узбережжя [відкритого рейду] Перестановка по довжині хвилелому по 2 бочки на кожен масив - 4 шт

- Перестановка на акваторії швартових бочок на залізобетонних якорях в морських умовах відкритого узбережжя [відкритого рейду] Перестановка по довжині хвилелому по 2 бочки на кожен масив - 6 шт

- Монтаж, демонтаж і перестановки з масиву на масив устаткування і технологічного оснащення при подачі елементів конструкцій з води плавучим краном в закритій акваторії - 65,69764 т

- Спуск на воду, буксирування і установка масивів-гігантів у споруду - 4 масива

- Виготовлення металевих заглушок (АУ 47.00) - 6,94 т

- Антикорозійне покриття поверхонь фіксаторів і заглушок - 122 кв. м

- Монтаж заглушок в проектне положення 3,47тх2шт = т - 6,94 т

- Відсипання щебеню в інші види відсипаючи (в стики) з несамохідних барж кранами плавучими з грейферним ковшем місткістю до 4 м3 біля відкритого узбережжя 75х2 = м3 - 150 куб. м

- Переміщення матеріалів або скельної породи несамохідними баржами при влаштуванні насипів у відкритого узбережжя на 1км - 150 куб. м

- Укладання бетону в фіксатори і заглушки під воду при подачі методом вертикально переміщуваних труб в морських умовах відкритого узбережжя [відкритогорейду] 12 м3х2 - 24 куб. м

- Переміщення на 1 кілометр бетону від приоб'єктного складу до місця робіт у відкритого узбережжя [відкритого рейду] - 24 куб. м

- Укладання бетону в поздовжні стики під воду при подачі методом вертикально переміщуваних труб в морських умовах відкритого узбережжя [відкритого рейду] - 137,4 куб. м

- Переміщення на 1 кілометр бетону від приоб'єктного складу до місця робіт у відкритого узбережжя [відкритого рейду] - 13,74 куб. м

Заповнення масивів гігантів піском:

- Відсипання піску в інші види відсипаючи з несамохідних барж кранами плавучими з грейферним ковшем місткістю до 4 м3 біля відкритого узбережжя 12 832,67 куб. м

- Переміщення піску несамохідними баржами при пристрої відсипаючи біля відкритого узбережжя на 1км 12 832,67 куб. м

Установка навігаційного обладнання:

- Встановлення буя канального малого типу - 2 шт.

- Встановлення портового знака типу "Колона" висотою 5 м - 1,6 т.

Ухвалою господарського суду Донецької області від 07.09.2016р. заява позивача (за первісним позовом) судом задоволена та у звязку з ненаданням документів, пояснень по справі №908/2941/15, відкладено розгляд справи на 20.09.2016р.

Через канцелярію суду 20.09.2016р. від позивача (за первісним позовом) надійшли письмові пояснення №20А-3/10-698 від 16.09.2016р. (відзив на зустрічну позовну заяву), в яких просить суд первісний позов задовольнити у повному обсязі, а у задоволенні зустрічного позову ТОВ «Підприємство «Маст-Буд» відмовити.

Також, через канцелярію суду 20.09.2016р. від відповідача (за первісним позовом) надійшов відзив на позовну заяву №01-1381 від 19.09.2016р., в якому відповідач не заперечує проти виконання робіт, зазначених позивачем в заяві про уточнення позовних вимог від 07.09.2016р., але при умові задоволення заявлених відповідачем зустрічних позовних вимог та просить суд, залучити у якості третьої особи, яке не заявляє самостійних вимог на стороні позивача за зустрічною позовною заявою: Товариство з обмеженою відповідальністю «ГТ Проект Україна», м. Одеса.

Ухвалою господарського суду Донецької області від 20.09.2016р. за клопотанням представника позивача (за зустрічним позовом) залучив у якості третьої особи, яке не заявляє самостійних вимог на стороні позивача за зустрічною позовною заявою: Товариство з обмеженою відповідальністю «ГТ Проект Україна», м. Одеса та відклав розгляд справи на 05.10.2016р.

Через канцелярію суду 04.10.2016р. від позивача (за первісним позовом) надійшли письмові пояснення від 03.10.2016р.

Також, через канцелярію суду 05.10.2016р. від позивача (за зустрічним позовом) надійшла заява №01-1461 від 04.10.2016р. про зменшення позовних вимог, а якій позивач за зустрічним позовом із врахуванням вартості невиконаних за Договором про закупівлю робіт за державні кошти (підряд) №КД-17792 від 27.11.2016р. робіт у сумі 180357088,73 грн., яка не спростовується стороною відповідача (за зустрічним позовом), вважає на необхідне, не змінювати підстави, предмет та обґрунтування позову, зменшити позовні вимоги до ДП «Адміністрація морських портів України», м. Київ, в особі Одеської філії Державного підприємства «Адміністрація морських портів України» щодо переліку робіт і договірної ціни та викласти в наступному порядку:

Найменування робітОдиниця виміруКількість
- Водолазне обстеження дна акваторiї при радiусi видимостi бiльше 1 м в морських умовах вiдкритого узбережжя [вiдкритого рейду] (на глибинах менше 2,5 м i понад 12 до 20 м)100м2177,7
- Пiдняття iз води уламкiв залiзобетонних конструкцiй, рейок, труб та iн. масою до 0,6 т в морських умовах вiдкритого узбережжя [вiдкритого рейду] (на глибинах менше 2,5 мi понад 12 до 20 м)шт0,001
- Вiдсипання з несамохiдних барж в умовах вiдкритого узбережжя пiску кранами плавучими з грейферним ковшом мiсткiстю до 4 м3 в iншi види вiдсипiв100м3115,5
- Переміщення піску самохідними баржами при влаштуванні насипів біля відкритого узбережжя на 1км100м3115,5
- Розрiвнювання пiд водою водолазами пiщаних постелей в морських умовах вiдкритого узбережжя [вiдкритого рейду] 100м297,75
- Відсипання щебеню в контрфільтра товщиною 0,5 м з несамохідних барж кранами плавучими з грейферним ковшем місткістю до 4 м3 у відкритого узбережжя100м381,6
- Перемещение материалов или скальной породы несамоходными баржами при устройстве отсыпей у открытого побережья на1км100м381,6
- Грубе розрівнювання під водою водолазами щебеневих горизонтальних постелей в морських умовах відкритого обережья [відкритого рейду]100м2127,2
- Грубе розрівнювання під водою водолазами щебеневих похилих постелей в морських умовах відкритого узбережжя [відкритого рейду]100м226,75
- Навантаження і переміщення георешітки плавучими засобами на відкритому узбережжі [відкритому рейді] на перший кілометрт6,7275
- Укладання під водою георешітки в морських умовах відкритого узбережжя [відкритого рейду]100м2115
- Відсипання каменю 15-100кг в постелей гравітаційних споруд з несамохідних барж плавучими кранами з грейферним ковшем місткістю до 4 м3 у відкритого узбережжя100м3519,2
- Переміщення матеріалів або скельної породи несамохідними баржами при влаштуванні відсипати у відкритого узбережжя на 1км100м3519,2
- Грубе розрівнювання кам'яних постелей (камінь масою) 15-100кг. під водою водолазами при відсипки горизонтальних постелей іншими плавучими засобами в морських умовах відкритого узбережжя [відкритого рейду]100м280,55
- Грубе розрівнювання кам'яних постелей (камінь массой15-100кг). під водою водолазами при відсипки похилих постелей іншими плавучими засобами в морських умовах відкритого узбережжя [відкритого рейду]100м2102,6
- Відсипання каменю 250кг в постель гравітаційних споруд з несамохідних барж плавучими кранами з грейферним ковшем місткістю до 4 м3 у відкритого узбережжя100м336,93
- Переміщення матеріалів або скельної породи несамохідними баржами при влаштуванні відсипати у відкритого узбережжя на1км100м336,93
- Переміщення бетонних плит на перший кілометр від приоб'єктного складу до місця робіт у відкритого узбережжя [відкритого рейду], маса масиву до 60 т100м3327,8945
- Установлення плит кранами плавучими у воду бiля вiдкритого узбережжя [вiдкритого рейду] 100м332,4335
- Встановлення плит кранами плавучими у воду біля відкритого узбережжя [відкритого рейду]100м35,461
- Переміщення матеріалів або скельної породи несамохідними баржами при влаштуванні відсипати у відкритого узбережжя на 1км100м364,22
- Укладання туб на глибину більше 2,5 метрів кранами плавучими у відкритого узбережжя [відкритого рейду] (при монтаже3-х туб за одне опускання)шт225
- Зв'язування труб між собою на глибині понад 2,5 м в морських умовах відкритого узбережжя [відкритого рейду]100м81,12
- Установка кранами плавучими наоткритом рейді збірних залізобетонних елементів верхньої будови хвилерізу масою до 15 т100м36,846
- Перемiщення на перший кiлометр збiрних залiзобетонних конструкцiй для причальних набережних естакадного типу вiд приоб'єктного складу до мiсця робiт бiля вiдкритого узбережжя [вiдкритого рейду], маса конструкцiй до 15 т100м36,846
- Пристрій вузлів омоноличивания масивів - гігантів у відкритого узбережжя [відкритого рейду]100м31,796
- Переміщення на 1 кілометр бетону від приоб'єктного складу до місця робіт у відкритого узбережжя [відкритого рейду],100м31,83192
- Деталi закладнi та накладнi, виготовленi iз застосуванням зварювання, гнуття, свердлення [пробивки] отворiв, такi, що поставляються привареними до стрижнiв каркасiв та сiтокт3,7
- Навантаження i перемiщення металевих конструкцiй плавучими засобами на вiдкритому узбережжi [вiдкритому рейдi] на перший кiлометрт22,5
- Заповнення заглиблень в плитах бетоном В20 в ж / б надбудові на масивах - гігантах у відкритого узбережжя [відкритого рейду]100м30,033
- Переміщення на 1 кілометр бетону від приоб'єктного складу до місця робіт у відкритого узбережжя [відкритого рейду],100м30,03366
- Установка кнехтівт0,15
- Установка римів (шт 2)т0,005
- Установка на акваторії швартових бочок на залізобетонних якорях в морських умовах відкритого узбережжя [відкритого рейду] Перестановка по довжині хвилерізу по 2 бочки на кожен масив.шт4
- Перестановка на акваторії швартових бочок на залізобетонних якорях в морських умовах відкритого узбережжя [відкритого рейду] Перестановка по довжині хвилелому по 2 бочки на кожен масив.шт6
- Монтаж, демонтаж і перестановки з масиву на масив обладнання і технологічної оснастки при подачі елементів конструкцій з води плавучим краном у закритій акваторіїт65,69764
- Спуск на воду, буксирування і установка масивів-гігантів в споруду.масив4
- Виготовлення металевих заглушок (АУ 47.00)т6,94
- Антикорозійне покриття поверхонь фіксаторів і заглушок.100м21,22
- Монтаж заглушок в проектне положення 3,47тх2шт = тт6,94
- Відсипання щебеню в інші види відсипати (в стики) з несамохідних барж кранами плавучими з грейферним ковшем місткістю до 4 м3 у відкритого узбережжя 75х2 = м3100м31,5
- Переміщення матеріалів або скельної породи несамохідними баржами при пристрої відсипати у відкритого узбережжя на 1км100м31,5
- Укладання бетону в фіксатори і заглушки під воду при подачі методом вертикально переміщуваних труб в морських умовах відкритого узбережжя [відкритого рейду] 12м3х2100м30,24
- Переміщення на 1 кілометр бетону від приоб'єктного складу до місця робіт у відкритого узбережжя [відкритого рейду], 100м30,24
- Укладання бетону в поздовжні стики під воду при подачі методом вертикально переміщуваних труб в морських умовах відкритого узбережжя [відкритого рейду]100м31,374
- Переміщення на 1 кілометр бетону від приоб'єктного складу до місця робіт у відкритого узбережжя [відкритого рейду], 100м30,1374
- Вiдсипання з несамохiдних барж в умовах вiдкритого узбережжя пiску кранами плавучими з грейферним ковшом мiсткiстю до 4 м3 в iншi види вiдсипiв 100м3128,3267
- Переміщення піску самохідними баржами при влаштуванні насипів біля відкритого узбережжя на 1км.100м3128,3267
- Виготовлення паль зі сталевих труб довжиною до 45,2 м на будівельному майданчику, діаметр палі 1220мм, паля цільна1 паля18
- Переміщення конструкцій плавзасобами на відкритому рейді на відстань 1 км100т2,1720888
- Занурення без вилучення ґрунту сталевих трубчастих паль завдовжки до 45.2м за допомогою віброзанурювача з платформ на відкритому рейді Глибина занурення палі в грунт 25,3м. Діаметр палі 1200мм паля цільна 1 паля18
- Виключати на кожен 1 м зміни глибини занурення палі до 15,3 п.м. Діаметр 1200мм1 паля-18
- Переміщення платформи від захватки до захватки на відкритому рейді1переміщ3,6
- Монтаж плавучими кранами у відкритій акваторії швартових-відбійних пристроїв у вигляді металевого сердечника з гумовим циліндромвiдб.пр.18
- Демонтаж плавучими кранами у відкритій акваторії швартовно- відбійних пристроїв у вигляді металевого сердечника з гумовим циліндромвiдб.пр.18
- Витяг раніше відвантажених сталевих пальт198,81
- Переміщення конструкцій плавзасобами на відкритому рейді на відстань 1 км100т2,1720888
- Виготовлення паль зі сталевих труб довжиною до 45,2 м на будівельному майданчику, діаметр палі 1220мм, паля цільна 1 паля42
- Переміщення конструкцій плавзасобами на відкритому рейді на відстань 1 км100т5,0682072
- Занурення без вилучення ґрунту сталевих трубчастих паль завдовжки до 45.2м за допомогою віброзанурювача з платформ на відкритому рейді Глибина занурення палі в грунт 25,3м. Діаметр палі 1200мм паля цільна 1 паля42
- Виключати на кожен 1 м зміни глибини занурення палі до 15,3 п.м. Діаметр 1200мм1 паля-42
- Переміщення платформи від захватки до захватки на відкритому рейді1переміщ9
- Монтаж плавучими кранами у відкритій акваторії швартових-відбійних пристроїв у вигляді металевого сердечника з гумовим циліндром вiдб.пр.42
- Демонтаж плавучими кранами у відкритій акваторії швартовно- відбійних пристроїв у вигляді металевого сердечника з гумовим циліндром вiдб.пр.42
- Витяг раніше відвантажених сталевих паль т463,89
- Переміщення конструкцій плавзасобами на відкритому рейді на відстань 1 км 100т5,0682072
- Виготовлення паль зі сталевих труб довжиною до 45,2 м на будівельному майданчику, діаметр палі 1220мм, паля цільна 1 паля10
- Переміщення конструкцій плавзасобами на відкритому рейді на відстань 1 км100т1,206716
- Занурення без вилучення ґрунту сталевих трубчастих паль завдовжки до 45.2м за допомогою віброзанурювача з платформ на відкритому рейді Глибина занурення палі в грунт 25,3м. Діаметр палі 1200мм паля цільна1 паля10
- Виключати на кожен 1 м зміни глибини занурення палі до 15,3 п.м. Діаметр 1200мм 1 паля-10
- Переміщення платформи від сутички до сутички на відкритому рейді1переміщ2
- Монтаж плавучими кранами у відкритій акваторії швартових-відбійних пристроїв у вигляді металевого сердечника з гумовим циліндромвiдб.пр.10
- Демонтаж плавучими кранами у відкритій акваторії швартовно- відбійних пристроїв у вигляді металевого сердечника з гумовим циліндромвiдб.пр.10
- Витяг раніше занурених сталевих пальт110,45
- Переміщення конструкцій плавзасобами на відкритому рейді на відстань 1 км100т1,206716
- Планування площ ручним способом, група грунтiв 21000м23,654
- Навантаження піску на автомобілі- самоскиди1000м30,1827
- Перевезення піску до 1км на вiдстань 1 кмт274,05
- Улаштування пiдстілаючого i вірiвнювального кулі основи з пiску100м31,827
- Улаштування покриття зi збiрніх залiзобетонніх плит прямокутна площею до 10,5 м2100м36,678
- Укладання блокiв стапелів 100шт0,06
- Розбирання покриття зi збiрних залiзобетонних плит прямокутних площею до 10,5 м2 100м36,678
- Розбирання піщаноі основи 100м31,827
- Перевезення піску до 1км на вiдстань 1 км т274,05
- Розбирання блокiв стапелів 100шт0,06

Ухвалою господарського суду Донецької області від 05.10.2016р. заяву про зменшення позовних вимог позивача (за зустрічним позовом) задоволено та відкладено розгляд справи на 02.11.2016р.

Через канцелярію суду 17.10.2016р. від позивача (за зустрічним позовом) надійшло клопотання №01-1509 від 13.11.2016р. про доручення до матеріалів справи додаткових документів, а саме докази про направлення на адресу третьої особи заяви про зменшення позовних вимог.

Також, через канцелярію суду 01.11.2016р. від третьої особи надійшов відзив на первісний позов та на зустрічну позовну заяву №90/16 від 31.10.2016р., в якому зазначив, що на основі того, що відкоригована проектно-кошторисна документація не затверджена в установленому порядку та відсутня робоча документація, так як зазначено у «Плані запобіжних заходів щодо затвердження робіт з будівництва хвиленому на обєкті «Будівництво 1-ої черги (гідротехнічні споруди) контейнерного терміналу на Карантинному молу ДП «ОМТП», виконання запобіжних заходів передбачається в межах існуючих договорів на будівництво хвиленому, у тому числі і Договору №КД-17792 від 27.11.2012 р. З урахуванням обсягів фінансування відповідно до скоригованої кошторисної документації, рекомендованої до затвердження Експертним звітом ДП «Укрдержбудекспертиза» №00-0528-14/ПБ від 17.07.2014р. (з максимальним використанням вже підготовлених конструктивних елементів та виконаних обсягів робіт) можливе виконання основних та допоміжних видів робіт.

01.11.2016р. через канцелярію суду від відповідача (за зустрічним позовом) надійшли заперечення №20А-3/10-787 від 27.10.2016р., в яких просить позовні вимоги представника позивача за первісним позовом задовольнити, а також відмовити у задоволенні позовних вимог за зустрічною позовною заявою. Також, через канцелярію суду 02.11.2016р. надав клопотання від 02.11.2016р. про продовження строку розгляду справи на 15 днів, відповідно до ст. 69 ГПК України.

Ухвалою господарського суду Донецької області від 02.11.2016р. продовжено розгляд справи на 15 днів та відкладено розгляд справи на 16.11.2016р.

Представник позивача (за первісним позовом) у судовому засіданні підтримав позовні вимоги у повному обсязі та заперечує проти задоволення позовних вимог за зустрічною позовною заявою.

Представник відповідача (за первісним позовом) у судове засідання не зявився. Через електронну пошту суду надав пояснення на відзив третьої особи ТОВ «ГТ Проект-Україна», в яких позовні вимоги позивача (за первісним позовом) та позивача (за зустрічним позовом) задовольнити в межах виконання робіт згідно з переліком, наведеним ТОВ «Підприємство «Маст-Буд» в поданій ним «заяві про зменшення позовних вимог» №01-1461 від 04.10.2016р. та підтверджених ТОВ «ГТ Проект-Україна» з врахуванням викладених в даних поясненнях зауважень.

Представник третьої особи, яке не заявляє самостійних вимог на стороні позивача за зустрічною позовною заявою у судове засідання не зявився.

Розглянувши матеріали справи, додатково надані документи, заслухавши пояснення представника позивача, господарським судом ВСТАНОВЛЕНО.

27.11.2012р. між Державним підприємством «Одеський морський порт» (надалі Замовник) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Підприємство «Маст-Буд» (надалі Підрядник) укладено договір підряду №052 (надалі Договір), за умовами якого на підставі проведеної процедури закупівлі відповідно до чинного законодавства підрядник зобовязується у 2012-2016 р.р. виконати роботи: Завершальний комплекс робіт по обєкту Будівництво 1-ї черги (гідротехнічні споруди) контейнерного терміналу на Карантинному молу ДП «ОМТП» за рахунок штучно створеної території»: Лот №2 «Завершальний комплекс робіт з будівництва огороджувального хвилелому» зазначені в Технічному проекті/специфікації в обсязі договірної ціни у порядку, та на умовах, визначених договором, а Замовник прийняти і оплатити такі роботи. (п.1.1. Договору).

Додатковою угодою №КД-17792/1 внесено зміни у преамбулу договору, зокрема, в частині найменування позивача, а саме: Державне підприємство «Одеський морський торговельний порт» змінено на Державне підприємство «Адміністрація морських портів України».

Пунктом 10.1. Договору визначено, що даний договір набирає чинності з дати його підписання і діє до виконання сторонами своїх обовязків у 2012 2016рр., а в частині гарантійних зобов'язань до закінчення терміну гарантії.

Відповідно п.2.1. Договору, Підрядник повинен виконати передбачеі Договором роботи, якість яких відповідає умовам технічного проекту і діючих нормативих документів (СНиП 3.02.01-87 «Земляні споруди, основи і фундаменти», ВБН 34-91 «Правила виробництва і приймання робіт на будівництві ових, реконструкції і розширенні діючих гідротехнічних морських і річкових транспортних споруд», ДБН А.3.1-5-2009 «Організація будівельного виробництва», СНиП 3.07.02-87 «Гідротехнічні морські і річкові трансортні споруди», ДБН А.3.2-2-2009 «Охорона праці і промислова безпека у будівицтві.Основні пооження», та іншою документацією з цих питань, яка діє в України).

Згідно п.3.1. Договору встановлено, що ціна Договору становить: Лот №2 345288315,60 грн., у тому числі ПДВ 20% 57548052,60 грн. Ціна Договору визначеа відповідно до ДБН Д.1.1-1-2000 з урахуванням діючих змін та доповень та є періодичною договірою ціною.

За умовами п.4.1. Договору встановлено, що розрахунки проводяться шляхом: оплати Замовником після підписання Сторонами акта «Акту приймання виконаних пірядних робіт» (за формою Ф-КБ-2в), «Довідки про вартість виконаних робіт» (за формою Ф-КБ-3) на виконані Підрядником роботи, яка здійснюється на підставі отриманого Замовником відповідного рахунку Підрядника, банківським переводом на розрахунковий рахунок Підрядника у термін до 15 робочих днів від дати отримання рахунку у розмірі вартості виконаних робіт у термін дії договору, та попередньої оплати (авансу), що здійснюється в термін: Лот№2 не більше 30 календарних днів, з моменту підписання Договору та отримання Замовником відповідного рахунку, шляхом перерахування Підряднику авансу у розмірі : Лот №2 15 % ціни договору (вартості робіт по договору) за Лотом №2, що складає 51793247,34 грн. у тому числі ПДВ 8632207,89 грн.

Погашення авансу здійснюється при проміжних оплатах за виконані роботи, пропорційно вартості виконаних робіт по актам виконаних робіт за формами КБ-2в та КБ-3.

Відповідно п.5.1. Договору передбачено, що строк виконання робіт за Лотом №2: 2012-2016р.р. 700 календарних днів безпосереднього виконання робіт з дати початку виконання робіт початок робіт за Лотом №2 не пізніше 60 календарних днів після перерахування Підряднику авансу, згідно п.п.4.1. Договору або після підписання Договору.

На підставі наведеного роботи мали бути завершені 31.10.2014р.

Також, згідно до п.5.1. Договору, початок робіт та закінчення робіт сторони оформлюють окремим двостороннім актом, який є невідємною частиною договору.

Відповідний акт про початок робіт за договором підписано сторонами, про що свідчить наявна в матеріалах справи копія. Так, за вказаним актом сторони згодні, що всі необхідні умови для початку виконання робіт, які було оговорено в договорі підряду №КД-17792 від 27.11.2012р. виконано.

Як зазначає позивач, підрядником виконано робіт за Договором на суму 164931226,87 грн. від загальної їх вартості, що підтверджено довідкою про вартість виконаних будівельних робіт.

У відповідності з ч.1 ст. 530 Цивільного кодексу України якщо у зобовязані встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Проте, як вбачається з матеріалів справи, що у встановлені строки підрядник не виконав роботи у повному обсязі.

Проаналізувавши вищезазначений договір, судом встановлено, що останній за своєю правовою природою є договором будівельного підряду, а виниклі спірні правовідносини за ним за правилами абзацу другого частини 1 статті 193 ГК України до виконання господарських договорів застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом регулюються нормами зобовязального права та глави 61 Цивільного кодексу України.

За статтею 837 Цивільного кодексу України, за договором підряду одна сторона (Згідно до вимог статті 875 ЦК України за договором будівельного підряду підрядник зобовязується збудувати і здати у встановлений строк обєкт або виконати інші будівельні роботи відповідно до проектно-кошторисної документації, а замовник зобовязується надати підрядникові будівельний майданчик (фронт робіт), передати затверджену проектно-кошторисну документацію, якщо цей обовязок не покладається на підрядника. Прийняти обєкт або закінчені будівельні роботи та оплатити їх.

Договір будівельного підряду укладається на проведення нового будівництва, капітального ремонту, реконструкції (технічного переоснащення) підприємств, будівель (зокрема житлових будинків), споруд, виконання монтажних, пусконалагоджувальних та інших робіт, нерозривно повязаних з місцезнаходженням обєкта.

До договору будівельного підряду застосовуються положення цього Кодексу, якщо інше не встановлено законом.

Строки виконання роботи або її окремих етапів, як визначено в частині 1 статті 846 ЦК України, встановлюються у договорі підряду.

Положеннями розділу 5 Договору передбачені термін і порядок виконання робіт Тривалість (строк) виконання робіт за цим Договором складає 700 календарних днів безпосереднього виконання робіт на обєкті з дня підписання цього Договору при виконанні Замовником своїх зобовязань, перерахованих в п.п. 5.2.1 5.2 цього Договору.

На виконання умов підрядного договору 01.12.2012р. між сторонами складено акт про початок виконання робіт за Договром.

З урахуванням положень п.5.1 Договору, роботи мали бути завершені 31.10.2014р.

Згідно норми статті 204 ЦК України правочин є правомірним, якщо його недійсність прямо не встановлена законом або якщо він не визнаний судом недійсним.

Договір підряду №КД-17792 від 27.11.2012р. укладений у письмовій формі, підписаний уповноваженими на це посадовими особами Державного підприємства «Одеський морський торгівельний порт» та Товариства з обмеженою відповідальністю «Підприємство «Маст-Буд». Зміст правочину не суперечить актам цивільного і господарського законодавства та моральним засадам суспільства, тому на підставі статті 629 ЦК України цей договір є обовязковим для виконання сторонами.

За правилами статей 525, 526 і 527 ЦК України, які кореспондуються з вимогами статті 193 ГК України, зобовязання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Боржник зобовязаний виконати свій обовязок, а кредитор прийняти виконання особисто, якщо інше не встановлено договором або законом, не випливає із суті зобовязання чи звичаїв ділового обороту.

Одностороння відмова від зобовязання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

У силу абзацу першого частини першої статті 530 ЦК України якщо у зобовязанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Статтею 509 Цивільного кодексу України закріплено, що зобовязанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобовязана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, сплатити гроші тощо), а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обовязку.

Згідно зі статтею 610 ЦК України порушенням зобовязання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобовязання (неналежне виконання).

Боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобовязання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом (ч.1. ст. 612 ЦК України).

Суд встановив, що відповідач неналежно виконав умови зобовязання за договором.

Проаналізувавши встановлені обставини по справі, суд дійшов висновку, що ТОВ «Підприємство «Маст-буд» порушило умови підрядного договору, оскільки відповідач прострочив, не виконавши його у встановлений договором строк.

Виконання господарських зобов'язань, як наголошується в частинах першій і другій статті 199 ГК України, забезпечується заходами захисту прав та відповідальності учасників господарських відносин, передбаченими цим Кодексом та іншими законами. За погодженням сторін можуть застосовуватися передбачені законом або такі, що йому не суперечать, види забезпечення виконання зобов'язань, які звичайно застосовуються у господарському (діловому) обігу.

Частинами другою і третьою статті 193 ГК України передбачено, що кожна сторона повинна вжити усіх заходів, необхідних для належного виконання нею зобов'язання, враховуючи інтереси другої сторони та забезпечення загальногосподарського інтересу. Порушення зобов'язань є підставою для застосування господарських санкцій, передбачених цим Кодексом, іншими законами або договором.

Згідно до вимог статті 599 ЦК України зобовязання припиняється виконанням, проведеним належним чином.

Відповідно до ст.11 Цивільного кодексу України, цивільні права і обовязки виникають із дій осіб, що передбачені актами цивільного законодавства, а також з дій осіб, що не передбачені актами цивільного законодавства, але за аналогією породжують цивільні права і обовязки.

Частиною 2 ст.11 Цивільного кодексу України встановлено, що підставами виникнення цивільних прав та обовязків, зокрема, є договори та інші правочини.

Згідно зі ст. 15 ЦК України кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання. Кожна особа має право на захист свого інтересу, який не суперечить загальним засадам цивільного законодавства.

Відповідно до ст.16 ЦК України кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу.

Способами захисту цивільних прав та інтересів можуть бути: 1) визнання права; 2) визнання правочину недійсним; 3) припинення дії, яка порушує право; 4) відновлення становища, яке існувало до порушення; 5) примусове виконання обовязку в натурі; 6) зміна правовідношення; 7) припинення правовідношення; 8) відшкодування збитків та інші способи відшкодування майнової шкоди; 9) відшкодування моральної (немайнової) шкоди; 10) визнання незаконними рішення, дій чи бездіяльності органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб.

Відтак, відповідачем порушено умови Договору в частині виконання залишкової частини робіт за договором №КД-17792 від 27.11.2012р.

20.12.2014р. між ТОВ «ГТ Проект-Україна» та ДП «Укрдержбудекспертиза» укладено договір №00-1716-14/ПБ на проведення експертизи проектну «Будівництво 1-ої черги (гідротехнічні споруди) контейнерного терміналу на Карантинному молу ДП «ОМТП» за рахунок штучного створеної території. Коригування.».

Відкоригована проектно-кошторисна документація розглянута ДП «Укрдержбудекспертиза» з позитивним експертним звітом №00-1716-14/ПБ від 05.05.2015р., рекомендована до затвердження в установленому порядку, належним чином засвідчена копія з додатками наявна у матеріалах справи.

12.05.2015р. відкоригована проектно-кошториста документація та оригінал експертного звіту №00-1716-14/ПБ від 05.05.2015р. були передані по акту прийому-передачі Головному інженеру адміністрації Одеського морського порту, належним чином засвідчена копія наявна у матеріалах справи.

На основі того, що відповідно до «Плану запобіжних заходів щодо затвердження робіт з будівництва хвиленому на обєкті «Будівництво 1-ої черги (гідротехнічні споруди) контейнерного терміналу на Карантинному молу ДП «ОМТП», виконання запобіжних заходів передбачається в межах існуючих договорів на будівництво хвиленому, у тому числі і Договору №КД-17792 від 27.11.2012 р. З урахуванням обсягів фінансування відповідно до скоригованої кошторисної документації, рекомендованої до затвердження Експертним звітом ДП «Укрдержбудекспертиза» №00-0528-14/ПБ від 17.07.2014р. (з максимальним використанням вже підготовлених конструктивних елементів та виконаних обсягів робіт) можливе виконання наступних основних та допоміжних видів робіт, а саме:

Таблиця №1

Найменування робітОдиниця виміруКількість
- Водолазне обстеження дна акваторiї при радiусi видимостi бiльше 1 м в морських умовах вiдкритого узбережжя [вiдкритого рейду] (на глибинах менше 2,5 м i понад 12 до 20 м)100м2177,7
- Пiдняття iз води уламкiв залiзобетонних конструкцiй, рейок, труб та iн. масою до 0,6 т в морських умовах вiдкритого узбережжя [вiдкритого рейду] (на глибинах менше 2,5 мi понад 12 до 20 м)шт0,001
- Вiдсипання з несамохiдних барж в умовах вiдкритого узбережжя пiску кранами плавучими з грейферним ковшом мiсткiстю до 4 м3 в iншi види вiдсипiв100м3115,5
- Переміщення піску самохідними баржами при влаштуванні насипів біля відкритого узбережжя на 1км100м3115,5
- Розрiвнювання пiд водою водолазами пiщаних постелей в морських умовах вiдкритого узбережжя [вiдкритого рейду] 100м297,75
- Відсипання щебеню в контрфільтра товщиною 0,5 м з несамохідних барж кранами плавучими з грейферним ковшем місткістю до 4 м3 у відкритого узбережжя100м381,6
- Перемещение материалов или скальной породы несамоходными баржами при устройстве отсыпей у открытого побережья на1км100м381,6
- Грубе розрівнювання під водою водолазами щебеневих горизонтальних постелей в морських умовах відкритого обережья [відкритого рейду]100м2127,2
- Грубе розрівнювання під водою водолазами щебеневих похилих постелей в морських умовах відкритого узбережжя [відкритого рейду]100м226,75
- Навантаження і переміщення георешітки плавучими засобами на відкритому узбережжі [відкритому рейді] на перший кілометрт6,7275
- Укладання під водою георешітки в морських умовах відкритого узбережжя [відкритого рейду]100м2115
- Відсипання каменю 15-100кг в постелей гравітаційних споруд з несамохідних барж плавучими кранами з грейферним ковшем місткістю до 4 м3 у відкритого узбережжя100м3519,2
- Переміщення матеріалів або скельної породи несамохідними баржами при влаштуванні відсипати у відкритого узбережжя на 1км100м3519,2
- Грубе розрівнювання кам'яних постелей (камінь масою) 15-100кг. під водою водолазами при відсипки горизонтальних постелей іншими плавучими засобами в морських умовах відкритого узбережжя [відкритого рейду]100м280,55
- Грубе розрівнювання кам'яних постелей (камінь массой15-100кг). під водою водолазами при відсипки похилих постелей іншими плавучими засобами в морських умовах відкритого узбережжя [відкритого рейду]100м2102,6
- Відсипання каменю 250кг в постель гравітаційних споруд з несамохідних барж плавучими кранами з грейферним ковшем місткістю до 4 м3 у відкритого узбережжя100м336,93
- Переміщення матеріалів або скельної породи несамохідними баржами при влаштуванні відсипати у відкритого узбережжя на1км100м336,93
- Переміщення бетонних плит на перший кілометр від приоб'єктного складу до місця робіт у відкритого узбережжя [відкритого рейду], маса масиву до 60 т100м3327,8945
- Установлення плит кранами плавучими у воду бiля вiдкритого узбережжя [вiдкритого рейду] 100м332,4335
- Встановлення плит кранами плавучими у воду біля відкритого узбережжя [відкритого рейду]100м35,461
- Переміщення матеріалів або скельної породи несамохідними баржами при влаштуванні відсипати у відкритого узбережжя на 1км100м364,22
- Укладання туб на глибину більше 2,5 метрів кранами плавучими у відкритого узбережжя [відкритого рейду] (при монтаже3-х туб за одне опускання)шт225
- Зв'язування труб між собою на глибині понад 2,5 м в морських умовах відкритого узбережжя [відкритого рейду]100м81,12
- Установка кранами плавучими наоткритом рейді збірних залізобетонних елементів верхньої будови хвилерізу масою до 15 т100м36,846
- Перемiщення на перший кiлометр збiрних залiзобетонних конструкцiй для причальних набережних естакадного типу вiд приоб'єктного складу до мiсця робiт бiля вiдкритого узбережжя [вiдкритого рейду], маса конструкцiй до 15 т100м36,846
- Пристрій вузлів омоноличивания масивів - гігантів у відкритого узбережжя [відкритого рейду]100м31,796
- Переміщення на 1 кілометр бетону від приоб'єктного складу до місця робіт у відкритого узбережжя [відкритого рейду],100м31,83192
- Деталi закладнi та накладнi, виготовленi iз застосуванням зварювання, гнуття, свердлення [пробивки] отворiв, такi, що поставляються привареними до стрижнiв каркасiв та сiтокт3,7
- Навантаження i перемiщення металевих конструкцiй плавучими засобами на вiдкритому узбережжi [вiдкритому рейдi] на перший кiлометрт22,5
- Заповнення заглиблень в плитах бетоном В20 в ж / б надбудові на масивах - гігантах у відкритого узбережжя [відкритого рейду]100м30,033
- Переміщення на 1 кілометр бетону від приоб'єктного складу до місця робіт у відкритого узбережжя [відкритого рейду],100м30,03366
- Установка кнехтівт0,15
- Установка римів (шт 2)т0,005
- Установка на акваторії швартових бочок на залізобетонних якорях в морських умовах відкритого узбережжя [відкритого рейду] Перестановка по довжині хвилерізу по 2 бочки на кожен масив.шт4
- Перестановка на акваторії швартових бочок на залізобетонних якорях в морських умовах відкритого узбережжя [відкритого рейду] Перестановка по довжині хвилелому по 2 бочки на кожен масив.шт6
- Монтаж, демонтаж і перестановки з масиву на масив обладнання і технологічної оснастки при подачі елементів конструкцій з води плавучим краном у закритій акваторіїт65,69764
- Спуск на воду, буксирування і установка масивів-гігантів в споруду.масив4
- Виготовлення металевих заглушок (АУ 47.00)т6,94
- Антикорозійне покриття поверхонь фіксаторів і заглушок.100м21,22
- Монтаж заглушок в проектне положення 3,47тх2шт = тт6,94
- Відсипання щебеню в інші види відсипати (в стики) з несамохідних барж кранами плавучими з грейферним ковшем місткістю до 4 м3 у відкритого узбережжя 75х2 = м3100м31,5
- Переміщення матеріалів або скельної породи несамохідними баржами при пристрої відсипати у відкритого узбережжя на 1км100м31,5
- Укладання бетону в фіксатори і заглушки під воду при подачі методом вертикально переміщуваних труб в морських умовах відкритого узбережжя [відкритого рейду] 12м3х2100м30,24
- Переміщення на 1 кілометр бетону від приоб'єктного складу до місця робіт у відкритого узбережжя [відкритого рейду], 100м30,24
- Укладання бетону в поздовжні стики під воду при подачі методом вертикально переміщуваних труб в морських умовах відкритого узбережжя [відкритого рейду]100м31,374
- Переміщення на 1 кілометр бетону від приоб'єктного складу до місця робіт у відкритого узбережжя [відкритого рейду], 100м30,1374
- Вiдсипання з несамохiдних барж в умовах вiдкритого узбережжя пiску кранами плавучими з грейферним ковшом мiсткiстю до 4 м3 в iншi види вiдсипiв 100м3128,3267
- Переміщення піску самохідними баржами при влаштуванні насипів біля відкритого узбережжя на 1км.100м3128,3267
- Виготовлення паль зі сталевих труб довжиною до 45,2 м на будівельному майданчику, діаметр палі 1220мм, паля цільна1 паля18
- Переміщення конструкцій плавзасобами на відкритому рейді на відстань 1 км100т2,1720888
- Занурення без вилучення ґрунту сталевих трубчастих паль завдовжки до 45.2м за допомогою віброзанурювача з платформ на відкритому рейді Глибина занурення палі в грунт 25,3м. Діаметр палі 1200мм паля цільна 1 паля18
- Виключати на кожен 1 м зміни глибини занурення палі до 15,3 п.м. Діаметр 1200мм1 паля-18
- Переміщення платформи від захватки до захватки на відкритому рейді1переміщ3,6
- Монтаж плавучими кранами у відкритій акваторії швартових-відбійних пристроїв у вигляді металевого сердечника з гумовим циліндромвiдб.пр.18
- Демонтаж плавучими кранами у відкритій акваторії швартовно- відбійних пристроїв у вигляді металевого сердечника з гумовим циліндромвiдб.пр.18
- Витяг раніше відвантажених сталевих пальт198,81
- Переміщення конструкцій плавзасобами на відкритому рейді на відстань 1 км100т2,1720888
- Виготовлення паль зі сталевих труб довжиною до 45,2 м на будівельному майданчику, діаметр палі 1220мм, паля цільна 1 паля42
- Переміщення конструкцій плавзасобами на відкритому рейді на відстань 1 км100т5,0682072
- Занурення без вилучення ґрунту сталевих трубчастих паль завдовжки до 45.2м за допомогою віброзанурювача з платформ на відкритому рейді Глибина занурення палі в грунт 25,3м. Діаметр палі 1200мм паля цільна 1 паля42
- Виключати на кожен 1 м зміни глибини занурення палі до 15,3 п.м. Діаметр 1200мм1 паля-42
- Переміщення платформи від захватки до захватки на відкритому рейді1переміщ9
- Монтаж плавучими кранами у відкритій акваторії швартових-відбійних пристроїв у вигляді металевого сердечника з гумовим циліндром вiдб.пр.42
- Демонтаж плавучими кранами у відкритій акваторії швартовно- відбійних пристроїв у вигляді металевого сердечника з гумовим циліндром вiдб.пр.42
- Витяг раніше відвантажених сталевих паль т463,89
- Переміщення конструкцій плавзасобами на відкритому рейді на відстань 1 км 100т5,0682072
- Виготовлення паль зі сталевих труб довжиною до 45,2 м на будівельному майданчику, діаметр палі 1220мм, паля цільна 1 паля10
- Переміщення конструкцій плавзасобами на відкритому рейді на відстань 1 км100т1,206716
- Занурення без вилучення ґрунту сталевих трубчастих паль завдовжки до 45.2м за допомогою віброзанурювача з платформ на відкритому рейді Глибина занурення палі в грунт 25,3м. Діаметр палі 1200мм паля цільна1 паля10
- Виключати на кожен 1 м зміни глибини занурення палі до 15,3 п.м. Діаметр 1200мм 1 паля-10
- Переміщення платформи від сутички до сутички на відкритому рейді1переміщ2
- Монтаж плавучими кранами у відкритій акваторії швартових-відбійних пристроїв у вигляді металевого сердечника з гумовим циліндромвiдб.пр.10
- Демонтаж плавучими кранами у відкритій акваторії швартовно- відбійних пристроїв у вигляді металевого сердечника з гумовим циліндромвiдб.пр.10
- Витяг раніше занурених сталевих пальт110,45
- Переміщення конструкцій плавзасобами на відкритому рейді на відстань 1 км100т1,206716
- Планування площ ручним способом, група грунтiв 21000м23,654
- Навантаження піску на автомобілі- самоскиди1000м30,1827
- Перевезення піску до 1км на вiдстань 1 кмт274,05
- Улаштування пiдстілаючого i вірiвнювального кулі основи з пiску100м31,827
- Улаштування покриття зi збiрніх залiзобетонніх плит прямокутна площею до 10,5 м2100м36,678
- Укладання блокiв стапелів 100шт0,06
- Розбирання покриття зi збiрних залiзобетонних плит прямокутних площею до 10,5 м2 100м36,678
- Розбирання піщаноі основи 100м31,827
- Перевезення піску до 1км на вiдстань 1 км т274,05
- Розбирання блокiв стапелів 100шт0,06

Також, суд зазначає, розпорядженням Кабінету Міністрів України №757-р від 17.07.2015р. «Про затвердження проекту та титулу будови «Будівництво першої черги (гідротехнічні споруди) контейнерного термінала на Карантинному молу державного підприємства «Одеський морський торговельний порт» за рахунок штучно створеної території. Коригування» визнано таким, що втратило чинність, розпорядження Кабінету Міністрів України від 21.11.2012р. за №938 «Про затвердження скоригованого проекту та титулу будови (обєкта) «Будівництво 1-ї черги (гідротехнічні споруди) контейнерного термінала на Карантинному молу державного підприємства «Одеський морський торговельний порт» за рахунок штучно створеної території».

Слід зазначити, що коригування проекту та титулу будови «Будівництво першої черги (гідротехнічні споруди) контейнерного термінала на Карантинному молу державного підприємства «Одеський морський торговельний порт» за рахунок штучно створеної території», затверджене розпорядженням КМУ №757-р від 17.07.2015р., не змінювало проектних рішень, а потягло лише у визначені пускових комплексів будівництва («поділі» будівництва на пускові комплекси), як це передбачено, зокрема, Порядком прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом обєктів, затвердженого постановою КМУ №461 від 13.04.2011р. (у редакції КМУ №750 від 08.09.2015р.).

Відповідно до п.8. зазначеного Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом обєктів проектною документацією можуть бути визначені черги та/або пускові комплекси, кожен з яких може бути прийнятий в експлуатацію окремо.

Так, відповідно до Завдання на коригування проектно-кошторисної документації на стадії «Будівництво першої черги (гідротехнічні споруди) контейнерного термінала на Карантинному молу державного підприємства «Одеський морський торговельний порт» за рахунок штучно створеної території. Коригування.», належним чином копія наявна у матеріалах справи, коригування полягало лише у виділенні пускових комплексів будівництва для поетапного введення в експлуатацію обєкта без зміни проектних рішень, а, отже, проектні рішення (відповідно, види робіт, іх обєми, обсяги і т.д.) залишились без змін.

Втрати чинності нормативно-правового акта не має наслідком припинення/визнання недійсним тощо зобовязань, які виникли під час його дії.

Як зазначалося раніше, позивачем були надані уточнення обсягу робіт, які підлягають виконанню.

Як вбачається з матеріалів справи, з метою визначення обсягу фактично виконаних робіт станом на момент розгляду справи та його відповідності обсягу робіт, визначених проектно-кошторисною документацією.

Під час розгляду справи представник позивача пояснив, що заявлений обсяг робіт відповідає первинному проекту, але з урахуванням проектних рішень, які були продиктовані деформацією хвилелому, і, відповідно відрізняється по вартості.

Зважаючи на вищенаведене, суд дійшов висновку про те, що позовні вимоги за первісним позовом, Державного підприємства «Адміністрація морських портів України», м. Київ, в особі Одеської філії Державного підприємства «Адміністрація морських портів України», м. Одеса до Товариства з обмеженою відповідальністю «Підприємство «Маст-Буд», Донецька область, м. Маріуполь, за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет позову на стороні позивача: Товариства з обмеженою відповідальністю «ГТ Проект Україна», м.Одеса про зобов'язання ТОВ «Підприємство «Маст-Буд» виконати умови довгострокового договору про закупівлю робіт за державні кошти (підряд) від 27.11.2012 р. № КД-17792, шляхом виконання у повному обсязі роботи: «Завершальний комплекс робіт по об'єкту «Будівництво 1-ї черги (гідротехнічні споруди) контейнерного терміналу на Карантинному молу ДП «ОМТП» за рахунок штучно створеної території»: Лот №2 «Завершальний комплекс робіт з будівництва огороджувального хвилелому», зазначені в Технічному проекті/специфікації (додаток №1 до договору від 27.11.2012 р. № КД-17792, який є його невід'ємною частиною) в обсязі договірної ціни (додаток №2 до договору від 27.11.2012 р. № КД-17792, який є його невід'ємною частиною), у порядку та на умовах, визначених договором №КД-17792 від 27.11.2012 р. підлягають частковому задоволенню, шляхом зобовязання відповідача виконати роботи, зазначені у таблиці №1 як такі, що відповідають проектним рішенням, залишку вартості робіт за Договором та є першочерговими при подальшому здійсненні будівництва.

В іншій частині позову слід відмовити, так як вартість таких робіт виходить за межі ціни Договору, а, отже, останні не можуть бути виконані в межах Договору №КД-17792 від 27.11.2012р.

Що стосується вимог позивача за зустрічним позовом, Товариства з обмеженою відповідальністю «Підприємство «МАСТ-БУД», Донецька область, м. Маріуполь до Державного підприємства «Адміністрація морських портів України», м. Київ, в особі Одеської філії Державного підприємства «Адміністрація морських портів України», м. Одеса про зобовязання укласти додаткову угоду №3 від 10.06.2016р. з додатками до договору про закуплю робіт за державні кошти (підряд) №КД-17792 від 27.11.2012р., суд виходить з наступного.

Як встановлено судом, сторонами укладений договір підряду № КД-17792 від 27.11.2012р., за умовами якого на підставі проведеної процедури закупівлі відповідно до чинного законодавства підрядник зобовязується у 2012-2016 р.р. виконати роботи: «Завершальний комплекс робіт по обєкту» Будівництво 1-ї черги (гідротехнічні споруди) контейнерного терміналу на Карантинному молу ДП «ОМТП» за рахунок штучно створеної території»: Лот №2 «Завершальний комплекс робіт з будівництва огороджувального хвилелому» зазначені в Технічному проекті/специфікації в обсязі договірної ціни у порядку, та на умовах, визначених договором, а Замовник прийняти і оплатити такі роботи. (п.1.1. Договору).

Відповідно до ч.2. ст. 180 ГК України, господарський договір вважається укладеним, якщо між сторонами у передбачених законом порядку та формі досягнуто згоди щодо усіх його істотних умов. Істотними є умови, визнані такими законом чи необхідні для договорів даного виду, а також умови, щодо яких на вимогу однієї із сторін повинна бути досягнута згода.

Частиною 3 ст. 180 цього ж Кодексу встановлено, що при укладенні господарського договору сторони зобов'язані у будь-якому разі погодити предмет, ціну та строк дії договору.

За приписами п.4. ст. 180 ГК України, умови про предмет у господарському договорі повинні визначати найменування (номенклатуру, асортимент) та кількість продукції (робіт, послуг), а також вимоги до їх якості. Вимоги щодо якості предмета договору визначаються відповідно до обов'язкових для сторін нормативних документів, зазначених у статті 15 цього Кодексу, а у разі їх відсутності в договірному порядку, з додержанням умов, що забезпечують захист інтересів кінцевих споживачів товарів і послуг.

Відповідно ч.1. ст. 181 ГК України, господарський договір за загальним правилом викладається у формі єдиного документа, підписаного сторонами. Допускається укладення господарських договорів у спрощений спосіб, тобто шляхом обміну листами, факсограмами, телеграмами, телефонограмами тощо, а також шляхом підтвердження прийняття до виконання замовлень, якщо законом не встановлено спеціальні вимоги до форми та порядку укладення даного виду договорів.

Згідно ч.2., ч.3. ст 181 ГК України, проект договору може бути запропонований будь-якою з сторін. У разі якщо проект договору викладено як єдиний документ, він надається другій стороні у двох примірниках. Сторона, яка одержала проект договору, у разі згоди з його умовами оформляє договір відповідно до вимог частини першої цієї статті і повертає один примірник договору другій стороні або надсилає відповідь на лист, факсограму тощо у двадцятиденний строк після одержання договору.

За ст. 627 ЦК України законодавцем проголошено свободу договору, тобто сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору з урахуванням вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості.

Відповідно ч.1. ст. 652 ЦК Цкраїни, у разі істотної зміни обставин, якими сторони керувалися при укладенні договору, договір може бути змінений або розірваний за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або не випливає із суті зобов'язання. Зміна обставин є істотною, якщо вони змінилися настільки, що, якби сторони могли це передбачити, вони не уклали б договір або уклали б його на інших умовах.

Згідно ч.2. ст. 652 ЦК Цкраїни, якщо сторони не досягли згоди щодо приведення договору у відповідність з обставинами, які істотно змінились, або щодо його розірвання, договір може бути розірваний, а з підстав, встановлених частиною четвертою цієї статті, - змінений за рішенням суду на вимогу заінтересованої сторони за наявності одночасно таких умов:

1) в момент укладення договору сторони виходили з того, що така зміна обставин не настане;

2) зміна обставин зумовлена причинами, які заінтересована сторона не могла усунути після їх виникнення при всій турботливості та обачності, які від неї вимагалися;

3) виконання договору порушило б співвідношення майнових інтересів сторін і позбавило б заінтересовану сторону того, на що вона розраховувала при укладенні договору;

4) із суті договору або звичаїв ділового обороту не випливає, що ризик зміни обставин несе заінтересована сторона.

Зміст договору становлять умови (пункти), визначені на розсуд сторін і погоджені ними, та умови, які є обовязковими відповідно до актів цивільного законодавства (ст. 628 ЦК України).

Як вбачається з умов договору, сторони обумовили виконання робіт, затвердили перелік робіт.

Таким чином, у звязку з тим, що сторонами укладений договір, відповідно до ст. 180, ст. 181 ГК України, сторонами обумовлено виконання робіт, затверджено перелік робіт та не потребуває укладання додаткової угоди, тому у вимогах позивача (за зустрічним позовом) Товариства з обмеженою відповідальністю «Підприємство «МАСТ-БУД», Донецька область, м. Маріуполь до Державного підприємства «Адміністрація морських портів України», м. Київ, в особі Одеської філії Державного підприємства «Адміністрація морських портів України», м. Одеса про зобовязання укласти додаткову угоду №3 від 10.06.2016р. з додатками до договору про закуплю робіт за державні кошти (підряд) №КД-17792 від 27.11.2012р. слід відмовити.

Відповідно до ст. 33 Господарського процесуального кодексу України (надалі ГПК України), кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

Згідно ст. 34 ГПК України, господарський суд приймає тільки ті докази, які мають значення для справи.

Відповідно до ст. 43 ГПК України, суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді всіх обставин справи. Ніякі докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили.

Заперечення відповідача до уваги судом не приймається так, як вони спростовуються матеріалами справи.

Витрати по сплаті судового збору у відповідності до ст.ст. 44, 49 Господарського процесуального кодексу України покладаються на відповідача.

На підставі вищенаведеного, згідно ст. ст. 11, 509, 526, ч.1 ст. 530, 652, 837, 875 Цивільного кодексу України, ст. ст. 180, 181, 193 Господарського кодексу України, керуючись ст.ст. 22, 33, 34, 43, 44, 49, 82 85 Господарського процесуального кодексу України, суд -

ВИРІШИВ:

Позовні вимоги за первісним позовом, Державного підприємства «Адміністрація морських портів України», м. Київ, в особі Одеської філії Державного підприємства «Адміністрація морських портів України», м. Одеса до Товариства з обмеженою відповідальністю «Підприємство «Маст-Буд», Донецька область, м. Маріуполь, за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет позову на стороні позивача: Товариства з обмеженою відповідальністю «ГТ Проект Україна», м.Одеса про зобов'язання ТОВ «Підприємство «Маст-Буд» виконати умови довгострокового договору про закупівлю робіт за державні кошти (підряд) від 27.11.2012 р. № КД-17792, шляхом виконання у повному обсязі роботи: «Завершальний комплекс робіт по об'єкту «Будівництво 1-ї черги (гідротехнічні споруди) контейнерного терміналу на Карантинному молу ДП «ОМТП» за рахунок штучно створеної території»: Лот №2 «Завершальний комплекс робіт з будівництва огороджувального хвилелому», зазначені в Технічному проекті/специфікації (додаток №1 до договору від 27.11.2012 р. № КД-17792, який є його невід'ємною частиною) в обсязі договірної ціни (додаток №2 до договору від 27.11.2012 р. № КД-17792, який є його невід'ємною частиною), у порядку та на умовах, визначених договором від 27.11.2012 р. №КД-17792. задовольнити частково.

Зобовязати Товариство з обмеженою відповідальністю «Підприємство «Маст-Буд» (87500, Донецька область, м. Маріуполь, вул. Богдана Хмельницького, 24А; код ЄРДПОУ 33653812) виконати умови довгострокового Договору підряду №КД-17792 від 27.11.2012р., шляхом виконання робіт, а саме:

Найменування робітОдиниця виміруКількість
- Водолазне обстеження дна акваторiї при радiусi видимостi бiльше 1 м в морських умовах вiдкритого узбережжя [вiдкритого рейду] (на глибинах менше 2,5 м i понад 12 до 20 м)100м2177,7
- Пiдняття iз води уламкiв залiзобетонних конструкцiй, рейок, труб та iн. масою до 0,6 т в морських умовах вiдкритого узбережжя [вiдкритого рейду] (на глибинах менше 2,5 мi понад 12 до 20 м)шт0,001
- Вiдсипання з несамохiдних барж в умовах вiдкритого узбережжя пiску кранами плавучими з грейферним ковшом мiсткiстю до 4 м3 в iншi види вiдсипiв100м3115,5
- Переміщення піску самохідними баржами при влаштуванні насипів біля відкритого узбережжя на 1км100м3115,5
- Розрiвнювання пiд водою водолазами пiщаних постелей в морських умовах вiдкритого узбережжя [вiдкритого рейду] 100м297,75
- Відсипання щебеню в контрфільтра товщиною 0,5 м з несамохідних барж кранами плавучими з грейферним ковшем місткістю до 4 м3 у відкритого узбережжя100м381,6
- Перемещение материалов или скальной породы несамоходными баржами при устройстве отсыпей у открытого побережья на1км100м381,6
- Грубе розрівнювання під водою водолазами щебеневих горизонтальних постелей в морських умовах відкритого обережья [відкритого рейду]100м2127,2
- Грубе розрівнювання під водою водолазами щебеневих похилих постелей в морських умовах відкритого узбережжя [відкритого рейду]100м226,75
- Навантаження і переміщення георешітки плавучими засобами на відкритому узбережжі [відкритому рейді] на перший кілометрт6,7275
- Укладання під водою георешітки в морських умовах відкритого узбережжя [відкритого рейду]100м2115
- Відсипання каменю 15-100кг в постелей гравітаційних споруд з несамохідних барж плавучими кранами з грейферним ковшем місткістю до 4 м3 у відкритого узбережжя100м3519,2
- Переміщення матеріалів або скельної породи несамохідними баржами при влаштуванні відсипати у відкритого узбережжя на 1км100м3519,2
- Грубе розрівнювання кам'яних постелей (камінь масою) 15-100кг. під водою водолазами при відсипки горизонтальних постелей іншими плавучими засобами в морських умовах відкритого узбережжя [відкритого рейду]100м280,55
- Грубе розрівнювання кам'яних постелей (камінь массой15-100кг). під водою водолазами при відсипки похилих постелей іншими плавучими засобами в морських умовах відкритого узбережжя [відкритого рейду]100м2102,6
- Відсипання каменю 250кг в постель гравітаційних споруд з несамохідних барж плавучими кранами з грейферним ковшем місткістю до 4 м3 у відкритого узбережжя100м336,93
- Переміщення матеріалів або скельної породи несамохідними баржами при влаштуванні відсипати у відкритого узбережжя на1км100м336,93
- Переміщення бетонних плит на перший кілометр від приоб'єктного складу до місця робіт у відкритого узбережжя [відкритого рейду], маса масиву до 60 т100м3327,8945
- Установлення плит кранами плавучими у воду бiля вiдкритого узбережжя [вiдкритого рейду] 100м332,4335
- Встановлення плит кранами плавучими у воду біля відкритого узбережжя [відкритого рейду]100м35,461
- Переміщення матеріалів або скельної породи несамохідними баржами при влаштуванні відсипати у відкритого узбережжя на 1км100м364,22
- Укладання туб на глибину більше 2,5 метрів кранами плавучими у відкритого узбережжя [відкритого рейду] (при монтаже3-х туб за одне опускання)шт225
- Зв'язування труб між собою на глибині понад 2,5 м в морських умовах відкритого узбережжя [відкритого рейду]100м81,12
- Установка кранами плавучими наоткритом рейді збірних залізобетонних елементів верхньої будови хвилерізу масою до 15 т100м36,846
- Перемiщення на перший кiлометр збiрних залiзобетонних конструкцiй для причальних набережних естакадного типу вiд приоб'єктного складу до мiсця робiт бiля вiдкритого узбережжя [вiдкритого рейду], маса конструкцiй до 15 т100м36,846
- Пристрій вузлів омоноличивания масивів - гігантів у відкритого узбережжя [відкритого рейду]100м31,796
- Переміщення на 1 кілометр бетону від приоб'єктного складу до місця робіт у відкритого узбережжя [відкритого рейду],100м31,83192
- Деталi закладнi та накладнi, виготовленi iз застосуванням зварювання, гнуття, свердлення [пробивки] отворiв, такi, що поставляються привареними до стрижнiв каркасiв та сiтокт3,7
- Навантаження i перемiщення металевих конструкцiй плавучими засобами на вiдкритому узбережжi [вiдкритому рейдi] на перший кiлометрт22,5
- Заповнення заглиблень в плитах бетоном В20 в ж / б надбудові на масивах - гігантах у відкритого узбережжя [відкритого рейду]100м30,033
- Переміщення на 1 кілометр бетону від приоб'єктного складу до місця робіт у відкритого узбережжя [відкритого рейду],100м30,03366
- Установка кнехтівт0,15
- Установка римів (шт 2)т0,005
- Установка на акваторії швартових бочок на залізобетонних якорях в морських умовах відкритого узбережжя [відкритого рейду] Перестановка по довжині хвилерізу по 2 бочки на кожен масив.шт4
- Перестановка на акваторії швартових бочок на залізобетонних якорях в морських умовах відкритого узбережжя [відкритого рейду] Перестановка по довжині хвилелому по 2 бочки на кожен масив.шт6
- Монтаж, демонтаж і перестановки з масиву на масив обладнання і технологічної оснастки при подачі елементів конструкцій з води плавучим краном у закритій акваторіїт65,69764
- Спуск на воду, буксирування і установка масивів-гігантів в споруду.масив4
- Виготовлення металевих заглушок (АУ 47.00)т6,94
- Антикорозійне покриття поверхонь фіксаторів і заглушок.100м21,22
- Монтаж заглушок в проектне положення 3,47тх2шт = тт6,94
- Відсипання щебеню в інші види відсипати (в стики) з несамохідних барж кранами плавучими з грейферним ковшем місткістю до 4 м3 у відкритого узбережжя 75х2 = м3100м31,5
- Переміщення матеріалів або скельної породи несамохідними баржами при пристрої відсипати у відкритого узбережжя на 1км100м31,5
- Укладання бетону в фіксатори і заглушки під воду при подачі методом вертикально переміщуваних труб в морських умовах відкритого узбережжя [відкритого рейду] 12м3х2100м30,24
- Переміщення на 1 кілометр бетону від приоб'єктного складу до місця робіт у відкритого узбережжя [відкритого рейду], 100м30,24
- Укладання бетону в поздовжні стики під воду при подачі методом вертикально переміщуваних труб в морських умовах відкритого узбережжя [відкритого рейду]100м31,374
- Переміщення на 1 кілометр бетону від приоб'єктного складу до місця робіт у відкритого узбережжя [відкритого рейду], 100м30,1374
- Вiдсипання з несамохiдних барж в умовах вiдкритого узбережжя пiску кранами плавучими з грейферним ковшом мiсткiстю до 4 м3 в iншi види вiдсипiв 100м3128,3267
- Переміщення піску самохідними баржами при влаштуванні насипів біля відкритого узбережжя на 1км.100м3128,3267
- Виготовлення паль зі сталевих труб довжиною до 45,2 м на будівельному майданчику, діаметр палі 1220мм, паля цільна1 паля18
- Переміщення конструкцій плавзасобами на відкритому рейді на відстань 1 км100т2,1720888
- Занурення без вилучення ґрунту сталевих трубчастих паль завдовжки до 45.2м за допомогою віброзанурювача з платформ на відкритому рейді Глибина занурення палі в грунт 25,3м. Діаметр палі 1200мм паля цільна 1 паля18
- Виключати на кожен 1 м зміни глибини занурення палі до 15,3 п.м. Діаметр 1200мм1 паля-18
- Переміщення платформи від захватки до захватки на відкритому рейді1переміщ3,6
- Монтаж плавучими кранами у відкритій акваторії швартових-відбійних пристроїв у вигляді металевого сердечника з гумовим циліндромвiдб.пр.18
- Демонтаж плавучими кранами у відкритій акваторії швартовно- відбійних пристроїв у вигляді металевого сердечника з гумовим циліндромвiдб.пр.18
- Витяг раніше відвантажених сталевих пальт198,81
- Переміщення конструкцій плавзасобами на відкритому рейді на відстань 1 км100т2,1720888
- Виготовлення паль зі сталевих труб довжиною до 45,2 м на будівельному майданчику, діаметр палі 1220мм, паля цільна 1 паля42
- Переміщення конструкцій плавзасобами на відкритому рейді на відстань 1 км100т5,0682072
- Занурення без вилучення ґрунту сталевих трубчастих паль завдовжки до 45.2м за допомогою віброзанурювача з платформ на відкритому рейді Глибина занурення палі в грунт 25,3м. Діаметр палі 1200мм паля цільна 1 паля42
- Виключати на кожен 1 м зміни глибини занурення палі до 15,3 п.м. Діаметр 1200мм1 паля-42
- Переміщення платформи від захватки до захватки на відкритому рейді1переміщ9
- Монтаж плавучими кранами у відкритій акваторії швартових-відбійних пристроїв у вигляді металевого сердечника з гумовим циліндром вiдб.пр.42
- Демонтаж плавучими кранами у відкритій акваторії швартовно- відбійних пристроїв у вигляді металевого сердечника з гумовим циліндром вiдб.пр.42
- Витяг раніше відвантажених сталевих паль т463,89
- Переміщення конструкцій плавзасобами на відкритому рейді на відстань 1 км 100т5,0682072
- Виготовлення паль зі сталевих труб довжиною до 45,2 м на будівельному майданчику, діаметр палі 1220мм, паля цільна 1 паля10
- Переміщення конструкцій плавзасобами на відкритому рейді на відстань 1 км100т1,206716
- Занурення без вилучення ґрунту сталевих трубчастих паль завдовжки до 45.2м за допомогою віброзанурювача з платформ на відкритому рейді Глибина занурення палі в грунт 25,3м. Діаметр палі 1200мм паля цільна1 паля10
- Виключати на кожен 1 м зміни глибини занурення палі до 15,3 п.м. Діаметр 1200мм 1 паля-10
- Переміщення платформи від сутички до сутички на відкритому рейді1переміщ2
- Монтаж плавучими кранами у відкритій акваторії швартових-відбійних пристроїв у вигляді металевого сердечника з гумовим циліндромвiдб.пр.10
- Демонтаж плавучими кранами у відкритій акваторії швартовно- відбійних пристроїв у вигляді металевого сердечника з гумовим циліндромвiдб.пр.10
- Витяг раніше занурених сталевих пальт110,45
- Переміщення конструкцій плавзасобами на відкритому рейді на відстань 1 км100т1,206716
- Планування площ ручним способом, група грунтiв 21000м23,654
- Навантаження піску на автомобілі- самоскиди1000м30,1827
- Перевезення піску до 1км на вiдстань 1 кмт274,05
- Улаштування пiдстілаючого i вірiвнювального кулі основи з пiску100м31,827
- Улаштування покриття зi збiрніх залiзобетонніх плит прямокутна площею до 10,5 м2100м36,678
- Укладання блокiв стапелів 100шт0,06
- Розбирання покриття зi збiрних залiзобетонних плит прямокутних площею до 10,5 м2 100м36,678
- Розбирання піщаноі основи 100м31,827
- Перевезення піску до 1км на вiдстань 1 км т274,05
- Розбирання блокiв стапелів 100шт0,06

В іншій частині позову слід відмовити.

В задоволенні позовних вимог позивача за зустрічним позовом, Товариства з обмеженою відповідальністю «Підприємство «МАСТ-БУД», Донецька область, м. Маріуполь до Державного підприємства «Адміністрація морських портів України», м. Київ, в особі Одеської філії Державного підприємства «Адміністрація морських портів України», м. Одеса про зобовязання укласти додаткову угоду №3 від 10.06.2016р. з додатками до договору про закуплю робіт за державні кошти (підряд) №КД-17792 від 27.11.2012р. відмовити.

Стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю «Підприємство «Маст-Буд» (87500, Донецька область, м. Маріуполь, вул. Богдана Хмельницького, 24А; код ЄРДПОУ 33653812) на користь Державного підприємства «Адміністрація морських портів України» (01135, м. Київ, пр-т. Перемоги,14; код ЄРДПОУ 38727770) в особі Одеської філії державного підприємства «Адміністрація морських портів України» (65026, м. Одеса, Митна площа,1; код ЄРДПОУ 38728457) судовий збір у розмірі 1218,00 грн.

Рішення набирає законної сили після закінчення десятиденного строку з дня його прийняття.

Рішення може бути оскаржене через господарський суд Донецької області в апеляційному порядку протягом десяти днів з дня його прийняття.

Видати накази після набрання рішенням законної сили.

Суддя І.А. Бойко

Вик. помічник судді Буховець С.А.

т.050-144-78-99