ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р І Ш Е Н Н Я

іменем України

18.12.2015 Справа № 908/2940/15

Господарський суд Донецької області у складі судді Сич Ю.В.

при секретарі судового засідання Щитовій Л.М.,

розглянув у відкритому судовому засіданні матеріали справи

за позовом державного підприємства "Адміністрація морських портів України" в особі Одеської філії державного підприємства "Адміністрація морських портів України"

до відповідача товариства з обмеженою відповідальністю "Підприємство "Маст-Буд" м.Маріуполь

про зобов'язання ТОВ "Підприємство "Маст-Буд" виконати умови довгострокового договору підряду від 25.12.2009 р. № КД-14306, шляхом виконання у повному обсязі робіт з будівництва 1-ї черги (гідротехнічні споруди) контейнерного терміналу на Карантинному молу ДП "ОМТП" за рахунок штучно утвореної території: Лот №2 - Будівництво огороджувального хвилелому, у порядку та на умовах, визначених договором від 25.12.2009р. № КД-14306

за участю представників сторін:

від позивача: ОСОБА_1 за довіреністю № 2100 від 23.09.2014 р.

від відповідача: не з'явився

В судовому засіданні 18.06.2015р. оголошено перерву до 24.06.2015р.

До господарського суду Донецької області надійшла позовна заява державного підприємства "Адміністрація морських портів України" в особі Одеської філії державного підприємства "Адміністрація морських портів України" (адміністрація Одеського морського порту) до товариства з обмеженою відповідальністю "Підприємство "Маст-Буд" м. Маріуполь про обов'язання ТОВ "Підприємство "Маст-Буд" виконати умови довгострокового договору підряду від 25.12.2009 р. № КД-14306, шляхом виконання у повному обсязі робіт з будівництва 1-ї черги (гідротехнічні споруди) контейнерного терміналу на Карантинному молу ДП "ОМТП" за рахунок штучно утвореної території: Лот №2 - Будівництво огороджувального хвилелому, у порядку та на умовах, визначених договором від 25.12.2009р. № КД-14306.

Ухвалою від 13.05.2015р. зазначену позовну заяву прийнято до розгляду та порушено провадження у справі №908/2940/15.

В обґрунтування позовних вимог позивач посилається на неналежне виконання відповідачем умов договору підряду № КД-14306 від 25.12.2009р. в частині виконання робіт, внаслідок чого позивач просить суд зобовязати товариство з обмеженою відповідальністю Підприємство «Маст-Буд» виконати умови довгострокового договору підряду від 25 грудня 2009 року № КД-14306 шляхом виконання у повному обсязі робіт з будівництва першої черги (гідротехнічні споруди) контейнерного терміналу на Карантинному молу ДП «ОМТП» за рахунок штучно утвореної території: лот № 2 будівництво огороджувального хвилелому, у порядку та на умовах, визначених договором від 25.12.2009 № КД-14306.

На підтвердження вказаних обставин позивач надав копії договору підряду № КД-14306 від 25.12.2009р., протоколу узгодження договірної ціни (періодичної), договірної ціни, календарного графіку, графіку сплати авансу замовником, графіку погашення авансу генпідрядником, довідки про вартість виконаних будівельних робіт, додаткових угод, акту початку виробництва робіт, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат, платіжних доручень, кошторисів.

Нормативно свої вимоги позивач обґрунтовує ст.ст. 11, 14, 15, 16, 509, 525, 526, 610, 612, 629 Цивільного кодексу України, ст.ст. 193, 216 Господарського кодексу України, ст.ст. 1, 2, 12, 54 Господарського процесуального кодексу України.

27.05.2015р. від позивача надійшли додаткові документи, які долучені до матеріалів справи.

Від відповідача 18.06.2015р. та 23.06.2015р. надійшло клопотання про призначення будівельно-технічної експертизи з метою визначення питання співвідношення вартості фактично виконаних робіт, підтверджених відповідною виконавчою документацією із загальною вартістю підрядних робіт, передбаченою проектно-кошторисною документацією.

Позивачем 18.06.2015р. та 24.06.2015р. нададо клопотання із додатковими документами, а саме: відомость обсягів робіт, що залишились невиконаними станом на 13.05.2015р., копії актів приймання виконаних будівельних робіт (та витрат) (форма №КБ-3).

Також, позивачем надано 24.06.2015р. клопотання в якому уточнює обсяг невиконаних робіт відповідачем.

Ухвалою від 24.06.2015р. господарський суд Донецької області призначив у справі №908/2940/15 будівельно-технічну судову експертизу.

Проведення експертизи за вказаною ухвалою доручено Одеському науково-дослідному інституту судових експертиз.

Ухвалою від 18.04.2013р. господарський суд Донецької області зупинив провадження у справі №908/2940/15 на підставі п.1 ч.2 ст.79 Господарського процесуального кодексу України.

У звязку із неможливістю надання висновку за матеріалами справи №908/2940/15 на адресу господарського суду області повернулись матеріали справи №908/2940/15.

Ухвалою від 18.11.2015р. господарський суд Донецької області поновив провадження у справі №908/2940/15 та призначив останню до розгляду.

18.12.2015р. від позивача надійшло клопотання про уточнення позовних вимог, в якому зазначає обсяги робіт, які підлягають виконанню, а саме:

Локальний кошторис 2-1-1 на водолазне обстеження (огороджувальний хвилелом):

- Водолазне обстеження дна акваторії при радіусі видимості більше 1 м у морських умовах відкритого узбережжя [відкритого рейду] (на глибинах менше 2,5 м і понад 12 до 20 м) 177700 кв.м

- Підйом з води уламків залізобетонних конструкцій, рейок, труб та ін. масою до 0,6т в морських умовах відкритого узбережжя [відкритого рейду] (на глибинах менше 2,5 м і понад 12 до 20 м) 1шт.

Локальная смета 2-4-2 на Восстановление каменной постілі на ділянці дл. 90м. під 4 массива гіганта (Північна голова хвилелому)

- Відновлення профілю кам'яної постелі. Відсипання каменю 15-100кг в ліжко гравітаційних споруд з несамохідних барж плавучими кранами з грейферним ковшем місткістю до 4 м3 біля відкритого узбережжя - 7300куб.м

- Переміщення матеріалів або скельної породи несамохідними баржами при влаштуванні насипів у відкритого узбережжя на 1км - 7300 куб.м

- Грубе розрівнювання кам'яних постелей (камінь масою 15-100кг.) під водою водолазами при відсипанні горизонтальних постелей іншими плавучими засобами в морських умовах відкритого узбережжя [відкритого рейду] 2900 кв.м.

- Ущільнення підводних кам'яних постелей віброущільненням в морських умовах відкритого узбережжя [відкритого рейду] 2900 кв.м

- Відсипання каменю масою 15-100кг в ліжко гравітаційних споруд з несамохідних барж плавучими кранами з грейферним ковшем місткістю до 4 м3 біля відкритого узбережжя для створення будівельного под'ема.2,0м 2900 кв.м

- Грубе розрівнювання кам'яних постелей (камінь массой15-100кг.) під водою водолазами при відсипанні горизонтальних постелей іншими плавучими засобами в морських умовах відкритого узбережжя [відкритого рейду] 2900 кв.м

- Грубе розрівнювання кам'яних постелей (камінь массой15-100кг.) під водою водолазами при відсипанні похилих постелей іншими плавучими засобами в морських умовах відкритого узбережжя [відкритого рейду] 2520кв.м

- Ущільнення підводних кам'яних постелей віброущільненням в морських умовах відкритого узбережжя [відкритого рейду] 2900 кв.м

- ОСОБА_1 ретельне розрівнювання кам'яних постелей (камінь масою 15-100кг.) під водою водолазами при відсипанні горизонтальних постелей іншими плавучими засобами в морських умовах відкритого узбережжя [відкритого рейду] 1455 кв.м

- Відсипання піску в банкет з несамохідних барж кранами плавучими з грейферним ковшем місткістю до 4 м3 біля відкритого узбережжя 52840 куб.м

- Переміщення піску несамохідними баржами при пристрої насипів біля відкритого узбережжя на 1 км. - 52840 куб.м

- Розрівнювання під водою водолазами піщаних постелей в морських умовах відкритого узбережжя [відкритого рейду] 20120 кв.м

- Відсипання щебеню в банкет з несамохідних барж кранами плавучими з грейферним ковшем місткістю до 4 м3 біля відкритого узбережжя - 7600куб.м

- Переміщення матеріалів або скельної породи несамохідними баржами при влаштуванні насипів у відкритого узбережжя на 1км. 7600 куб.м

- Грубе розрівнювання під водою водолазами щебеневих горизонтальних постелей в морських умовах відкритого узбережжя [відкритого рейду] 16800 кв.м

- Грубе розрівнювання під водою водолазами щебеневих похилих постелей в морських умовах відкритого узбережжя [відкритого рейду] 5020 кв.м

Локальний кошторис 2-4-3 на огороджувальний споруду укісного типу дл. 230м. (В т.ч. 20м сполучення) на аварійній ділянці.:

- Відсипання піску в інші види насипів з несамохідних барж кранами плавучими з грейферним ковшем місткістю до 4 м3 біля відкритого узбережжя 11550 куб.м

- Переміщення піску несамохідними баржами при пристрої насипів біля відкритого узбережжя на 1км 11550 куб.м

- Розрівнювання під водою водолазами піщаних постелей в морських умовах відкритого узбережжя [відкритого рейду] 9775 кв.м

- Відсипання щебеню в контрфільтра товщиною 0,5м з несамохідних барж кранами плавучими з грейферним ковшем місткістю до 4 м3 біля відкритого узбережжя - 8160 куб.м

- Переміщення матеріалів або скельної породи несамохідними баржами при влаштуванні насипів у відкритого узбережжя на1км 8160 куб.м

- Грубе розрівнювання під водою водолазами щебеневих горизонтальних постелей в морських умовах відкритого узбережжя [відкритого рейду] 12720 кв.м

- Грубе розрівнювання під водою водолазами щебеневих похилих постелей в морських умовах відкритого узбережжя [відкритого рейду] 2675 кв.м

- Навантаження й переміщення георешітки плавучими засобами на відкритому узбережжі [відкритому рейді] на перший кілометр 67275т

- Укладання під водою георешітки в морських умовах відкритого узбережжя [відкритого рейду] 11500 кв.м

- Відсипання каменю 15-100кг в ліжко гравітаційних споруд з несамохідних барж плавучими кранами з грейферним ковшем місткістю до 4 м3 біля відкритого

узбережжя 51920 куб.м

- Переміщення матеріалів або скельної породи несамохідними баржами при влаштуванні насипів у відкритого узбережжя на 1км 51920 куб.м

- Грубе розрівнювання кам'яних постелей (камінь масою) 15-100кг. під водою водолазами при відсипанні горизонтальних постелей іншими плавучими засобами в морських умовах відкритого узбережжя [відкритого рейду] 8055 кв.м

- Грубе розрівнювання кам'яних постелей (камінь масою 15-100 кг). під водою водолазами при відсипанні похилих постелей іншими плавучими засобами в морських умовах відкритого узбережжя [відкритого рейду] 10260 кв.м

- Відсипання каменю 250кг в ліжко гравітаційних споруд з несамохідних барж плавучими кранами з грейферним ковшем місткістю до 4 м3 біля відкритого узбережжя 19840 куб.м

- Переміщення матеріалів або скельної породи несамохідними баржами при влаштуванні насипів у відкритого узбережжя на1км 19840 куб.м

- Грубе розрівнювання кам'яних постелей (камінь масою 250кг.) під водою водолазами при відсипанні горизонтальних постелей іншими плавучими засобами в морських умовах відкритого узбережжя [відкритого рейду] - 3303 кв.м

- Грубе розрівнювання кам'яних постелей (камінь масою 250кг.) під водою водолазами при відсипанні похилих постелей іншими плавучими засобами в морських умовах відкритого узбережжя [відкритого рейду] 7263 кв.м

- Грубе розрівнювання кам'яних постелей (камінь масою 250кг.) під водою водолазами при відсипанні горизонтальних постелей іншими плавучими засобами в морських умовах відкритого узбережжя [відкритого рейду] (на глибинах менше 2,5 м і понад 12 до 20 м) 3003 кв.м

- Грубе розрівнювання кам'яних постелей (камінь масою 250кг.) під водою водолазами при відсипанні похилих постелей іншими плавучими засобами в морських умовах відкритого узбережжя [відкритого рейду] (на глибинах менше 2,5 м і понад 12 до 20 м) 1455 кв.м

- Ретельне розрівнювання кам'яних постелей (камінь масою 250кг) під водою водолазами при відсипанні горизонтальних постелей іншими плавучими засобами в морських умовах відкритого узбережжя [відкритого рейду] під тетраподи. 3303 кв.м

- Ретельне розрівнювання кам'яних постелей (камінь масою 250кг.) під водою водолазами при відсипанні похилих постелей іншими плавучими засобами в морських умовах відкритого узбережжя [відкритого рейду] під тетраподи. 7254 кв.м

- Ретельне розрівнювання кам'яних постелей (камінь масою 250кг.) під водою водолазами при відсипанні горизонтальних постелей іншими плавучими засобами в морських умовах відкритого узбережжя [відкритого рейду] (на глибинах менше 2,5 м і понад 12 до 20 м) 3303 кв.м

- Ретельне розрівнювання кам'яних постелей (камінь масою 250кг.) під водою водолазами при відсипанні похилих постелей іншими плавучими засобами в морських умовах відкритого узбережжя [відкритого рейду] (на глибинах менше 2,5 м і понад 12 до 20 м) 1455 кв.м

- Укладання тетраподів масою до 15т в воду плавучими кранами з барж несамохідних біля відкритого узбережжя [відкритого рейду] 7590 шт

- Переміщення плавучих засобів з тетраподами від приоб'єктного складу до місця робіт на перший км у відкритого узбережжя [відкритого рейду] несамохідними баржами при масі тетраподів до 5 т 7590 шт

- Відсипання каменю 15-100 кг в ліжко гравітаційних споруд з несамохідних барж плавучими кранами з грейферним ковшем місткістю до 4 м3 біля відкритого узбережжя для створення будівельного підйому 2,7м 21580 куб.м

- Переміщення матеріалів або скельної породи несамохідними баржами при влаштуванні насипів у відкритого узбережжя на1км. 21580 куб.м

- Відсипання піску в банкет з несамохідних барж кранами плавучими з грейферним ковшем місткістю до 4 м3 біля відкритого узбережжя 15850 куб.м

- Переміщення піску несамохідними баржами при пристрої насипів біля відкритого узбережжя на 1 км 15850 куб.м

- Розрівнювання під водою водолазами піщаних постелей в морських умовах відкритого узбережжя [відкритого рейду] 5790 кв.м

- Відсипання щебеню в банкет з несамохідних барж кранами плавучими з грейферним ковшем місткістю до 4 м3 біля відкритого узбережжя 1860 куб.м

- Переміщення матеріалів або скельної породи несамохідними баржами при влаштуванні насипів у відкритого узбережжя на1км 1860 куб.м

- Грубе розрівнювання під водою водолазами щебеневих горизонтальних постелей в морських умовах відкритого узбережжя [відкритого рейду] 3220 кв.м

- Грубе розрівнювання під водою водолазами щебеневих похилих постелей в морських умовах відкритого узбережжя [відкритого рейду] 2570 кв.м

Зазначені вимоги судом прийняті та розглядаються як остаточні.

Відповідач в судове засідання 18.12.2015р. не зявився, вимоги ухвал суду не виконав, відзив на позов не надав.

Розгляд справи здійснювався без застосування засобів технічної фіксації судового процесу відповідно до ст. 81-1 Господарського процесуального кодексу України.

Відповідно до ст.4-3 Господарського процесуального кодексу України судочинство в господарських судах здійснюється на засадах змагальності.

Розгляд справи відкладався на підставі ст. 77 Господарського процесуального кодексу України.

Під час судового розгляду справи представників сторін було ознайомлено з правами та обовязками у відповідності із ст. 22 Господарського процесуального кодексу України.

Дослідивши матеріали справи, оцінивши подані докази за своїм внутрішнім переконанням та заслухавши представників сторін, суд встановив:

25.12.2009р. між державним підприємством «Одеський морський порт» (замовник) та товариством з обмеженою відповідальністю ПідприємствоМаст-Буд (підрядник) укладено договір підряду №КД-14306 (далі Договір), за умовами якого Генпідрядник бере на себе зобовязання своїми силами і засобами за рахунок Замовника виконати Роботи з будівництва 1-ї черги (гідротехнічні споруди) контейнерного терміналу на Карантинному молу ДІЇ «ОМТП» за рахунок штучно утвореної території: Лот №2 Будівництво огороджувального хвилелому відповідно до отриманої від Замовника проектної документації та в обсязі згідно розділу 5 Технічного завдання, що відображено у договірній ціні, а Замовник зобовязується прийняти результат таких робіт і сплатити Генпідрядникові вартість виконаних робіт. (п.2.1. Договору)

У пункті 2.2 договору сторони погодили, що склад і вартість зазначених робіт відображається в кошторисній документації (Додаток №2), яка є невідємною частиною цього Договору.

Вартість будівництва вказаного Обєкту (Загальна ціна Договору) відповідно до пункту 3.1 Договору визначається Додатком № 2 до цього Договору «Договірна ціна (періодична) на виконання Робіт, що є у погодженому Додатку №1 до цього Договору «Протокол узгодження договірної ціни (періодичної)» і включає всі витрати по виконанню умов договору і складена на момент укладання договору, та відповідає тендерній пропозиції. Вартість будівництва Обєкту складає 622187749,84грн., у тому числі ПДВ 20% - 103697958,31грн.

На підтвердження зазначеної обставини до матеріалів справи долучено протокол договірної ціни, який підписано сторонами та скріплено печатками підприємств (Додаток №1 до Договору).

Додатковою угодою № КД-14306/1 від 17.05.2011р. внесено зміни стосовно графіку внесення та погашення авансу, шляхом викладення додатків №4 та №5 до договору у новій редакції.

Додатковою угодою № КД-14306/2 від 13.06.2013р. внесено зміни у преамбулу договору, зокрема, в частині найменування позивача, а саме: державне підприємство «Одеський морський порт» змінено на державне підприємство "Адміністрація морських портів України", а також змінено реквізити ДП «ОМТП» на реквізити замовника.

На момент розгляду справи до матеріалів справи не надано ані змін, ані доповнень щодо виконання умов Договору.

Пунктом 11.1. Договору визначено, що даний договір набирає чинності з моменту його підписання та скріплення печатками Сторін і діє до завершення розрахунків між Сторонами, а в частині гарантійних зобовязань до закінчення терміну гарантії.

П.4.1.Договору набуває чинності з моменту отримання ДП «ОМТП» дозволу на виконання робіт та дозволу на виконання будівельних робіт та дозволу на проведення робіт на землях водного фонду .

Розділом 4 Договору встановлено, що в термін до 15 робочих днів, з дня набрання чинності цього Договору та отримання замовником відповідного рахунку, замовник починає перерахування генпідряднику авансу, згідно графіку сплати авансу замовником (додаток 4 до цього Договору), у розмірі 9% вартості робіт по цьому Договору, зазначеної в п.3.1, що складає 55996897,49грн. (п.4.1 Договору)

Погашення (зарахування) авансу здійснюється згідно графіку погашення авансу Генпідрядником (Додаток 5 до цього Договору). (п.4.2. Договору)

Оплата за виконані Генпідрядником роботи здійснюється щомісячно проміжними платежами, за фактично виконані обсяги робіт, згідно «Актів приймання виконаних робіт» (№КБ-2в) та «Довідок про вартість виконаних робіт» (за формою №КБ-3), підписаних Замовником і Генпідрядником.

Як зазначає позивач, підрядником виконано робіт за Договором на суму 164931226,87 грн. від загальної їх вартості, що підтверджено довідкою про вартість виконаних будівельних робіт.

У відповідності з ч.1 ст. 530 Цивільного кодексу України якщо у зобовязані встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Проте, як вбачається з матеріалів справи вбачається, що у встановлені строки підрядник не виконав роботи у повному обсязі.

Проаналізувавши вищезазначений договір, судом встановлено, що останній за своєю правовою природою є договором будівельного підряду, а виникли спірні правовідносини за ним за правилами абзацу другого частини 1 статті 193 ГК України - до виконання господарських договорів застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом - регулюються нормами зобовязального права та глави 61 Цивільного кодексу України.

За статтею 837 Цивільного кодексу України за договором підряду одна сторона (Згідно до вимог статті 875 ЦК України за договором будівельного підряду підрядник зобовязується збудувати і здати у встановлений строк обєкт або виконати інші будівельні роботи відповідно до проектно-кошторисної документації, а замовник зобовязується надати підрядникові будівельний майданчик (фронт робіт), передати затверджену проектно-кошторисну документацію, якщо цей обовязок не покладається на підрядника. Прийняти обєкт або закінчені будівельні роботи та оплатити їх.

Договір будівельного підряду укладається на проведення нового будівництва, капітального ремонту, реконструкції (технічного переоснащення) підприємств, будівель (зокрема житлових будинків), споруд, виконання монтажних, пусконалагоджувальних та інших робіт, нерозривно повязаних з місцезнаходженням обєкта.

До договору будівельного підряду застосовуються положення цього Кодексу, якщо інше не встановлено законом.

Строки виконання роботи або її окремих етапів, як визначено в частині 1 статті 846 ЦК України, встановлюються у договорі підряду.

Положеннями розділу 5 Договору передбачені термін і порядок виконання робіт Тривалість (строк) виконання робіт за цим Договором складає 780 календарних днів безпосереднього виконання робіт на обєкті з дня підписання цього Договору при виконанні Замовником своїх зобовязань, перерахованих в п.п. 5.2.1 5.2 цього Договору.

На виконання умов підрядного договору 15.11.2011р. між сторонами складено акт про початок виконання робіт за Договром.

З урахуванням положень п.5.1 Договору, роботи мали бути завершені 02.01.2014р.

Пунктом 5.5.Договору Замовник має право припинити роботи, у разі виробничої необхідності, неможливості надання будівельного майданчика. Припинення та відновлення робіт оформлюється підписами представника технічного нагляду Замовника і Генпідрядником у журналі робіт, або двосторонніми актами припинення та відновлення робіт чи актами простоїв. Період припинення робіт не зараховується у термін виконання робіт по цьому Договору. При цьому Замовник компенсує витрати Генпідрядника з мобілізації (іммобілізації) спеціального обладнання, зайнятого на виконанні робіт.

У разі настання несприятливих погодних умов (шторм, злива, сильний вітер, які перешкоджають роботі будівельної техніки і т.п.), при яких заборонено виробництво робіт.

Відповідно до акту простою по обєкту від 30.12.2013р у звязку із несприятливими погодними умовами в порту Одеса, роботи за договором було призупинено на 181 календарний день.

Таким чином, з урахуванням положень пункту 5.5 спірного Договору щодо домовленості сторін про незарахування періодів припинення робіт до встановленого терміну їх виконання строк виконання робіт за Договором закінчився 02 липня 2014 року. На теперішній час роботи за Договором не виконуються, що було визнано сторонами у судовому засіданні.

Згідно норми статті 204 ЦК України правочин є правомірним, якщо його недійсність прямо не встановлена законом або якщо він не визнаний судом недійсним.

Договір підряду від 25.12.2009 № КД-14306 укладений у письмовій формі, підписаний уповноваженими на це посадовими особами Державного підприємства «Одеський морський торгівельний порт» та товариства з обмеженою відповідальністю «Підприємство «Маст-Буд». Зміст правочину не суперечить актам цивільного і господарського законодавства та моральним засадам суспільства, тому на підставі статті 629 ЦК України цей договір є обовязковим для виконання сторонами.

За правилами статей 525, 526 і 527 ЦК України, які кореспондуються з вимогами статті 193 ГК України, зобовязання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Боржник зобовязаний виконати свій обовязок, а кредитор - прийняти виконання особисто, якщо інше не встановлено договором або законом, не випливає із суті зобовязання чи звичаїв ділового обороту.

Одностороння відмова від зобовязання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

У силу абзацу першого частини першої статті 530 ЦК України якщо у зобовязанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Статтею 509 Цивільного кодексу України закріплено, що зобовязанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобовязана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, сплатити гроші тощо), а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обовязку.

Згідно зі статтею 610 ЦК України порушенням зобовязання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобовязання (неналежне виконання).

Боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобовязання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом (ч. 1 ст. 612 ЦК України).

Суд встановив, що відповідач неналежно виконав умови зобовязання за договором.

Проаналізувавши встановлені обставини по справі, суд дійшов висновку, що ТОВ «Підприємство «Маст-буд» порушило умови підрядного договору, оскільки відповідач прострочив, не виконавши його у встановлений договором строк.

Виконання господарських зобов'язань, як наголошується в частинах першій і другій статті 199 ГК України, забезпечується заходами захисту прав та відповідальності учасників господарських відносин, передбаченими цим Кодексом та іншими законами. За погодженням сторін можуть застосовуватися передбачені законом або такі, що йому не суперечать, види забезпечення виконання зобов'язань, які звичайно застосовуються у господарському (діловому) обігу.

Частинами другою і третьою статті 193 ГК України передбачено, що кожна сторона повинна вжити усіх заходів, необхідних для належного виконання нею зобов'язання, враховуючи інтереси другої сторони та забезпечення загальногосподарського інтересу. Порушення зобов'язань є підставою для застосування господарських санкцій, передбачених цим Кодексом, іншими законами або договором.

Згідно до вимог статті 599 ЦК України зобовязання припиняється виконанням, проведеним належним чином.

Відповідно до ст.11 Цивільного кодексу України, цивільні права і обовязки виникають із дій осіб, що передбачені актами цивільного законодавства, а також з дій осіб, що не передбачені актами цивільного законодавства, але за аналогією породжують цивільні права і обовязки.

Частиною 2 ст.11 Цивільного кодексу України встановлено, що підставами виникнення цивільних прав та обовязків, зокрема, є договори та інші правочини.

Згідно зі ст. 15 ЦК України кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання. Кожна особа має право на захист свого інтересу, який не суперечить загальним засадам цивільного законодавства.

Відповідно до ст.16 ЦК України кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу.

Способами захисту цивільних прав та інтересів можуть бути: 1) визнання права; 2) визнання правочину недійсним; 3) припинення дії, яка порушує право; 4) відновлення становища, яке існувало до порушення; 5) примусове виконання обовязку в натурі; 6) зміна правовідношення; 7) припинення правовідношення; 8) відшкодування збитків та інші способи відшкодування майнової шкоди; 9) відшкодування моральної (немайнової) шкоди; 10) визнання незаконними рішення, дій чи бездіяльності органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб.

Суд може захистити цівільне право або інтерес іншим способом, що встановлений договором або законом. Суд може відмовити у захисті цивільного права та інтересу особи в разі порушення нею положень частин другої-п`ятої статті 13 цього Кодексу.

Відтак, відповідачем порушено умови Договору в частині виконання залишкової частини робіт за договором №КД-14306 від 25.12.2009р.

Відповідно до ст. 33 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог та заперечень.

Відповідач про причини неможливості подальшого виконання робіт не повідомив та не надав будь-яких доказів поважності причин непродовження ним виконання підрядних робіт за умовами договору.

Враховуючи посилиння позивача, що зазначені роботи згідно спірного догвору є специфічними та не кожна організація може виконувати такий вид робіт, суд дійшов висновку про те, що позовні вимоги є доведеними, обґрунтованими і такими, що підлягають задоволенню.

Судові витрати по сплаті судового збору підлягають стягненню з відповідача у відповідності до ст.49 Господарського процесуального кодексу України.

На підставі вищенаведеного, керуючись ст.ст. 11, 509, 526, ч.1 ст. 530, 837, 875 Цивільного кодексу України; ст. 193 Господарського кодексу України, ст.ст. 4-2, 4-3, 22, 43, 44, 49, 82-85 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -

ВИРІШИВ:

Позов державного підприємства "Адміністрація морських портів України" в особі Одеської філії державного підприємства "Адміністрація морських портів України" до товариства з обмеженою відповідальністю "Підприємство "Маст-Буд" про зобов'язання ТОВ "Підприємство "Маст-Буд" виконати умови довгострокового договору підряду від 25.12.2009 р. № КД-14306, шляхом виконання у повному обсязі робіт з будівництва 1-ї черги (гідротехнічні споруди) контейнерного терміналу на Карантинному молу ДП "ОМТП" за рахунок штучно утвореної території: Лот №2 - Будівництво огороджувального хвилелому, у порядку та на умовах, визначених договором від 25.12.2009р. № КД-14306 - задовольнити.

Зобовязати товариство з обмеженою відповідальністю "Підприємство "Маст-Буд" (87500, Донецька область, м.Маріуполь, вул. Богдана Хмельницького, 24А, ідентифікаційний код 33653812) виконати умови довгострокового договору підряду від 25.12.2009 р. № КД-14306, шляхом виконання у повному обсязі робіт, а саме:

Локальний кошторис 2-1-1 на водолазне обстеження (огороджувальний хвилелом):

- Водолазне обстеження дна акваторії при радіусі видимості більше 1 м у морських умовах відкритого узбережжя [відкритого рейду] (на глибинах менше 2,5 м і понад 12 до 20 м) 177700 кв.м

- Підйом з води уламків залізобетонних конструкцій, рейок, труб та ін. масою до 0,6т в морських умовах відкритого узбережжя [відкритого рейду] (на глибинах менше 2,5 м і понад 12 до 20 м) 1шт.

Локальная смета 2-4-2 на Восстановление каменной постілі на ділянці дл. 90м. під 4 массива гіганта (Північна голова хвилелому)

- Відновлення профілю кам'яної постелі. Відсипання каменю 15-100кг в ліжко гравітаційних споруд з несамохідних барж плавучими кранами з грейферним ковшем місткістю до 4 м3 біля відкритого узбережжя - 7300куб.м

- Переміщення матеріалів або скельної породи несамохідними баржами при влаштуванні насипів у відкритого узбережжя на 1км - 7300 куб.м

- Грубе розрівнювання кам'яних постелей (камінь масою 15-100кг.) під водою водолазами при відсипанні горизонтальних постелей іншими плавучими засобами в морських умовах відкритого узбережжя [відкритого рейду] 2900 кв.м.

- Ущільнення підводних кам'яних постелей віброущільненням в морських умовах відкритого узбережжя [відкритого рейду] 2900 кв.м

- Відсипання каменю масою 15-100кг в ліжко гравітаційних споруд з несамохідних барж плавучими кранами з грейферним ковшем місткістю до 4 м3 біля відкритого узбережжя для створення будівельного под'ема.2,0м 2900 кв.м

- Грубе розрівнювання кам'яних постелей (камінь массой15-100кг.) під водою водолазами при відсипанні горизонтальних постелей іншими плавучими засобами в морських умовах відкритого узбережжя [відкритого рейду] 2900 кв.м

- Грубе розрівнювання кам'яних постелей (камінь массой15-100кг.) під водою водолазами при відсипанні похилих постелей іншими плавучими засобами в морських умовах відкритого узбережжя [відкритого рейду] 2520кв.м

- Ущільнення підводних кам'яних постелей віброущільненням в морських умовах відкритого узбережжя [відкритого рейду] 2900 кв.м

- ОСОБА_1 ретельне розрівнювання кам'яних постелей (камінь масою 15-100кг.) під водою водолазами при відсипанні горизонтальних постелей іншими плавучими засобами в морських умовах відкритого узбережжя [відкритого рейду] 1455 кв.м

- Відсипання піску в банкет з несамохідних барж кранами плавучими з грейферним ковшем місткістю до 4 м3 біля відкритого узбережжя 52840 куб.м

- Переміщення піску несамохідними баржами при пристрої насипів біля відкритого узбережжя на 1 км. - 52840 куб.м

- Розрівнювання під водою водолазами піщаних постелей в морських умовах відкритого узбережжя [відкритого рейду] 20120 кв.м

- Відсипання щебеню в банкет з несамохідних барж кранами плавучими з грейферним ковшем місткістю до 4 м3 біля відкритого узбережжя - 7600куб.м

- Переміщення матеріалів або скельної породи несамохідними баржами при влаштуванні насипів у відкритого узбережжя на 1км. 7600 куб.м

- Грубе розрівнювання під водою водолазами щебеневих горизонтальних постелей в морських умовах відкритого узбережжя [відкритого рейду] 16800 кв.м

- Грубе розрівнювання під водою водолазами щебеневих похилих постелей в морських умовах відкритого узбережжя [відкритого рейду] 5020 кв.м

Локальний кошторис 2-4-3 на огороджувальний споруду укісного типу дл. 230м. (В т.ч. 20м сполучення) на аварійній ділянці.:

- Відсипання піску в інші види насипів з несамохідних барж кранами плавучими з грейферним ковшем місткістю до 4 м3 біля відкритого узбережжя 11550 куб.м

- Переміщення піску несамохідними баржами при пристрої насипів біля відкритого узбережжя на 1км 11550 куб.м

- Розрівнювання під водою водолазами піщаних постелей в морських умовах відкритого узбережжя [відкритого рейду] 9775 кв.м

- Відсипання щебеню в контрфільтра товщиною 0,5м з несамохідних барж кранами плавучими з грейферним ковшем місткістю до 4 м3 біля відкритого узбережжя - 8160 куб.м

- Переміщення матеріалів або скельної породи несамохідними баржами при влаштуванні насипів у відкритого узбережжя на1км 8160 куб.м

- Грубе розрівнювання під водою водолазами щебеневих горизонтальних постелей в морських умовах відкритого узбережжя [відкритого рейду] 12720 кв.м

- Грубе розрівнювання під водою водолазами щебеневих похилих постелей в морських умовах відкритого узбережжя [відкритого рейду] 2675 кв.м

- Навантаження й переміщення георешітки плавучими засобами на відкритому узбережжі [відкритому рейді] на перший кілометр 67275т

- Укладання під водою георешітки в морських умовах відкритого узбережжя [відкритого рейду] 11500 кв.м

- Відсипання каменю 15-100кг в ліжко гравітаційних споруд з несамохідних барж плавучими кранами з грейферним ковшем місткістю до 4 м3 біля відкритого узбережжя 51920 куб.м

- Переміщення матеріалів або скельної породи несамохідними баржами при влаштуванні насипів у відкритого узбережжя на 1км 51920 куб.м

- Грубе розрівнювання кам'яних постелей (камінь масою) 15-100кг. під водою водолазами при відсипанні горизонтальних постелей іншими плавучими засобами в морських умовах відкритого узбережжя [відкритого рейду] 8055 кв.м

- Грубе розрівнювання кам'яних постелей (камінь масою 15-100 кг). під водою водолазами при відсипанні похилих постелей іншими плавучими засобами в морських умовах відкритого узбережжя [відкритого рейду] 10260 кв.м

- Відсипання каменю 250кг в ліжко гравітаційних споруд з несамохідних барж плавучими кранами з грейферним ковшем місткістю до 4 м3 біля відкритого узбережжя 19840 куб.м

- Переміщення матеріалів або скельної породи несамохідними баржами при влаштуванні насипів у відкритого узбережжя на1км 19840 куб.м

- Грубе розрівнювання кам'яних постелей (камінь масою 250кг.) під водою водолазами при відсипанні горизонтальних постелей іншими плавучими засобами в морських умовах відкритого узбережжя [відкритого рейду] - 3303 кв.м

- Грубе розрівнювання кам'яних постелей (камінь масою 250кг.) під водою водолазами при відсипанні похилих постелей іншими плавучими засобами в морських умовах відкритого узбережжя [відкритого рейду] 7263 кв.м

- Грубе розрівнювання кам'яних постелей (камінь масою 250кг.) під водою водолазами при відсипанні горизонтальних постелей іншими плавучими засобами в морських умовах відкритого узбережжя [відкритого рейду] (на глибинах менше 2,5 м і понад 12 до 20 м) 3003 кв.м

- Грубе розрівнювання кам'яних постелей (камінь масою 250кг.) під водою водолазами при відсипанні похилих постелей іншими плавучими засобами в морських умовах відкритого узбережжя [відкритого рейду] (на глибинах менше 2,5 м і понад 12 до 20 м) 1455 кв.м

- Ретельне розрівнювання кам'яних постелей (камінь масою 250кг) під водою водолазами при відсипанні горизонтальних постелей іншими плавучими засобами в морських умовах відкритого узбережжя [відкритого рейду] під тетраподи. 3303 кв.м

- Ретельне розрівнювання кам'яних постелей (камінь масою 250кг.) під водою водолазами при відсипанні похилих постелей іншими плавучими засобами в морських умовах відкритого узбережжя [відкритого рейду] під тетраподи. 7254 кв.м

- Ретельне розрівнювання кам'яних постелей (камінь масою 250кг.) під водою водолазами при відсипанні горизонтальних постелей іншими плавучими засобами в морських умовах відкритого узбережжя [відкритого рейду] (на глибинах менше 2,5 м і понад 12 до 20 м) 3303 кв.м

- Ретельне розрівнювання кам'яних постелей (камінь масою 250кг.) під водою водолазами при відсипанні похилих постелей іншими плавучими засобами в морських умовах відкритого узбережжя [відкритого рейду] (на глибинах менше 2,5 м і понад 12 до 20 м) 1455 кв.м

- Укладання тетраподів масою до 15т в воду плавучими кранами з барж несамохідних біля відкритого узбережжя [відкритого рейду] 7590 шт

- Переміщення плавучих засобів з тетраподами від приоб'єктного складу до місця робіт на перший км у відкритого узбережжя [відкритого рейду] несамохідними баржами при масі тетраподів до 5 т 7590 шт

- Відсипання каменю 15-100 кг в ліжко гравітаційних споруд з несамохідних барж плавучими кранами з грейферним ковшем місткістю до 4 м3 біля відкритого узбережжя для створення будівельного підйому 2,7м 21580 куб.м

- Переміщення матеріалів або скельної породи несамохідними баржами при влаштуванні насипів у відкритого узбережжя на1км. 21580 куб.м

- Відсипання піску в банкет з несамохідних барж кранами плавучими з грейферним ковшем місткістю до 4 м3 біля відкритого узбережжя 15850 куб.м

- Переміщення піску несамохідними баржами при пристрої насипів біля відкритого узбережжя на 1 км 15850 куб.м

- Розрівнювання під водою водолазами піщаних постелей в морських умовах відкритого узбережжя [відкритого рейду] 5790 кв.м

- Відсипання щебеню в банкет з несамохідних барж кранами плавучими з грейферним ковшем місткістю до 4 м3 біля відкритого узбережжя 1860 куб.м

- Переміщення матеріалів або скельної породи несамохідними баржами при влаштуванні насипів у відкритого узбережжя на1км 1860 куб.м

- Грубе розрівнювання під водою водолазами щебеневих горизонтальних постелей в морських умовах відкритого узбережжя [відкритого рейду] 3220 кв.м

- Грубе розрівнювання під водою водолазами щебеневих похилих постелей в морських умовах відкритого узбережжя [відкритого рейду] 2570 кв.м

Стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю "Підприємство "Маст-Буд" (87500, Донецька область, м.Маріуполь, вул. Богдана Хмельницького, 24А, ідентифікаційний код 33653812) на користь державного підприємства "Адміністрація морських портів України" (01135, м. Київ, пр-т. Перемоги,14, ідентифікаційний код 38727770) в особі Одеської філії державного підприємства "Адміністрація морських портів України" (65026, м.Одеса, Митна площа,1, ідентифікаційний код 38728457) судовий збір у розмірі 1218,00грн.

Видати наказ після набрання рішенням законної сили.

У судовому засіданні 18.12.2015р. оголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційного скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.

Повний текст рішення складено та підписано 22.12.2015р.

Суддя Ю.В. Сич