ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 лютого 2014 року Справа № 910/4236/13

Вищий господарський суд України у
складі колегії суддів:

Плюшка І.А. - головуючого,

Барицької Т.Л.,

Самусенко С.С.

розглянувши у відкритому судовому
засіданні касаційну

скаргу Товариства з обмеженою
відповідальністю «Будівельна компанія
«ГЕОС»

на постанову Київського апеляційного
господарського суду від 07 листопада 2013
року

у справі № 910/4236/13

господарського суду міста Києва

за позовом Товариства з
обмеженою відповідальністю
«Будівельна компанія «ГЕОС»

до Публічного акціонерного
товариства «Трест Київпідземшляхбуд-2»

про стягнення
заборгованості

за зустрічним

позовом Публічного акціонерного
товариства «Трест Київпідземшляхбуд-2»

до Товариства з обмеженою
відповідальністю «Будівельна компанія
«ГЕОС»

про стягнення пені, збитків
та безпідставно отриманих грошових
коштів

за участю представників

позивача - Кравченко Т.І.,

Коновчук Л.М.

відповідача - Дзера Ю.М.,

Саушева В.В.,

Гарбуз С.О.,

Коховський С.П.

ВСТАНОВИВ:

У березні 2013 року Товариство з
обмеженою відповідальністю
"Будівельна компанія "ГЕОС" звернулося
з позовом до Публічного акціонерного
товариства "Трест Київпідземшляхбуд-2"
про стягнення заборгованості в розмірі
7948902,18 грн. за договором №53 на
будівництво житлового будинку №7 у
другому мікрорайоні житлового масиву
"Позняки" у Дарницькому районі м. Києва
від 15 грудня 2010 року.

Під час розгляду справи у суді першої
інстанції, у квітні 2013 року Публічне
акціонерне товариство "Трест
Київпідземшляхбуд-2" звернулося з
зустрічним позовом до Товариства з
обмеженою відповідальністю
"Будівельна компанія "ГЕОС" про
стягнення пені у розмірі 6687101,92 грн.,
збитків у розмірі 2897220,28 грн., грошових
коштів отриманих без достатньої
правової підстави, у розмірі 6024183,08 грн.

У липні 2013 року Публічне акціонерне
товариство "Трест Київпідземшляхбуд-2"
подало заяву про збільшення зустрічних
позовних вимог, відповідно до якої
просило суд стягнути з Товариства з
обмеженою відповідальністю
"Будівельна компанія "ГЕОС" 6687101,92грн.
пені, 5047008,40 грн. збитків, 5033835,95 грн.
грошових коштів, отриманих без
достатньої правової підстави та 168902,40
грн. витрат на проведення експертизи.

Рішенням господарського суду мста
Києва від 03 липня 2013 року (суддя Бойко
Р.В.) залишеним без змін постановою
Київського апеляційного
господарського суду від 07 листопада 2014
року (судді Буравльов С.І., Андрієнка
В.В., Шапран В.В.) у справі № 910/4236/13 у
задоволенні первісного позову
Товариства з обмеженою
відповідальністю "Будівельна компанія
"ГЕОС" відмовлено. Зустрічний позов
Публічного акціонерного товариства
"Трест Київпідземшляхбуд-2" задоволено
частково. Стягнуто з Товариства з
обмеженою відповідальністю
"Будівельна компанія "ГЕОС" на користь
Публічного акціонерного товариства
"Трест Київпідземшляхбуд-2" 6671909,29 грн.
пені, 4770800,15 грн. збитків, 4429217,87 грн.
коштів, набутих без достатньої
правової підстави, 168902,40 грн. коштів,
сплачених за проведення експертизи. В
іншій частині зустрічного позову
відмовлено.

Не погоджуючись з вищезазначеними
рішенням та постановою Товариство з
обмеженою відповідальністю
«Будівельна компанія «ГЕОС»
звернулось до Вищого господарського
суду України з касаційною скаргою в
якій просить постанову Київського
апеляційного господарського суду від 07
листопада 2014 року та рішення
господарського суду мста Києва від 03
липня 2013 року скасувати та прийняти
нове рішення, яким задовольнити
позовні вимоги за первісним позовом та
у задоволенні зустрічного позову
відмовити у повному обсязі.

В обґрунтування зазначених вимог
заявник касаційної скарги посилається
на неправильне застосування судом
першої та апеляційної інстанцій норм
матеріального та процесуального права.

Колегія суддів, обговоривши доводи
касаційної скарги, перевіривши
матеріали справи, перевіривши юридичну
оцінку обставин справи та повноту їх
встановлення, дослідивши правильність
застосування господарськими судами
першої та апеляційної інстанцій норм
процесуального права, вважає, що
касаційна скарга не підлягає
задоволенню з огляду на наступне.

Судами попередніх інстанцій
встановлено, що 15 грудня 2010 року між
Відкритим акціонерним товариством
"Трест Київпідземшляхбуд-2",
правонаступником якого є Публічне
акціонерне товариство "Трест
Київпідземшляхбуд-2" (генпідрядник), та
Товариством з обмеженою
відповідальністю "Будівельна компанія
"ГЕОС" (головний підрядник) укладено
договір № 53 на будівництво житлового
будинку № 7 у 2-му мікрорайоні житлового
масиву "Позняки" у Дарницькому районі м.
Києва.

Відповідно до п. 1.1 договору сторони
домовились здійснити будівництво
об'єкта: Житловий будинок № 7 секція № 4
з 2-го по 22-й поверх, секція № 5 з 11-го по
24-й поверх, секція № 6 з 13-го по 24-й
поверх у 2-му мікрорайоні житлового
масиву "Позняки" у Дарницькому районі м.
Києва.

Згідно з п. 1.2 договору головний
підрядник виконує роботи з будівництва
об'єкту з будівництвом інженерних
мереж в межах будівельного майданчика,
благоустроєм, озелененням території,
зовнішнім освітленням, виконанням
пусконалагоджувальних робіт у
відповідності із затвердженою
проектно-кошторисною документацією і
технічною характеристикою об'єкта.

Як встановлено в п. 1.3 договору, початок
робіт - по секції № 4 - з 25 січня 2011 р.,
закінчення - липень 2012 р., заселення -
вересень 2012 р. По секціям № 5, № 6 -
початок робіт - лютий 2011 р., закінчення -
липень 2012 р., заселення - вересень 2012 р.

Відповідно до п. 2.1 договору вартість
будівництва є договірною ціною
зазначеного об'єкта, яка визначається
відповідно до норм ДБН Д.1.1-1-2000, з
урахуванням фактично виконаних
обсягів робіт і вартості матеріалів і
обладнання, узгоджених замовником.
Договірна ціна визначена: без
оздоблення квартир, без вартості
обладнання, з урахуванням оздоблення й
встановлення сантехфаянсу, ванн та
електроплит у службових квартирах і
квартирах, які передаються Головному
управлінню житлового забезпечення
КМДА, оздоблення місць загального
користування, інженерних мереж,
благоустрою, озеленення території,
зовнішнього освітлення в межах
будівництва, пусконалагоджувальних
робіт і на день укладення договору
орієнтовно складає - 73695416,67 грн., крім
того ПДВ 20% - 14739083,33 грн., разом з ПДВ -
88434500,00 грн.

Згідно з п. 2.2 договору договірна ціна є
динамічною. Договірна ціна може
переглядатись в разі зміни нормативно
законодавчих актів, зміни
проектно-кошторисної документації та у
випадку збільшення вартості
матеріально-технічних ресурсів. Зміна
ціни допускається в разі надання
генпідрядником, в письмовій формі,
додаткових обсягів робіт, не
передбачених проектом.

Як передбачено п.п. 3.1.1 договору,
головний підрядник зобов'язаний
побудувати об'єкт у встановлені п. 1.3
цього договору терміни, включаючи
можливі роботи, які чітко не вказані в
технічній характеристиці об'єкта, але
необхідні для повного спорудження
об'єкта та нормальної його
експлуатації.

Генпідрядник зобов'язаний підписувати
ф. КБ-2в, ф. КБ-3 у дводенний термін після
подання її головним підрядником та
розраховуватися з ним за виконані
роботи до 15 числа наступного за звітним
місяцем (п.п. 3.2.7 договору).

На думку позивача за первісним позовом
спір між сторонами виник у зв'язку з
неналежним виконанням відповідачем за
первісним позовом обов'язку щодо
оплати виконаних на підставі договору
будівельних робіт. В свою чергу,
відповідач звернувся до позивача із
зустрічним позовом, в якому стверджує,
що вартість виконаних позивачем робіт
є значно завищеною, а самі роботи мають
численні недоліки, тому просить суд,
зокрема, стягнути з позивача
безпідставно отримані кошти та збитки.

Стосовно первісних позовних вимог
Товариства з обмеженою
відповідальністю "Будівельна компанія
"ГЕОС" про стягнення заборгованості за
договором № 53 на будівництво житлового
будинку №7 у другому мікрорайоні
житлового масиву "Позняки" у
Дарницькому районі м. Києва від 15
грудня 2010 року в розмірі 7948902,18 грн.,
необхідно зазначити наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 173 ГК України
господарським визнається зобов'язання,
що виникає між суб'єктом
господарювання та іншим учасником
(учасниками) відносин у сфері
господарювання з підстав, передбачених
цим Кодексом, в силу якого один суб'єкт
(зобов'язана сторона, у тому числі
боржник) зобов'язаний вчинити певну дію
господарського чи
управлінсько-господарського характеру
на користь іншого суб'єкта (виконати
роботу, передати майно, сплатити гроші,
надати інформацію тощо), або утриматися
від певних дій, а інший суб'єкт
(управнена сторона, у тому числі
кредитор) має право вимагати від
зобов'язаної сторони виконання її
обов'язку.

Згідно з ч. 1 ст. 837 ЦК України за
договором підряду одна сторона
(підрядник) зобов'язується на свій
ризик виконати певну роботу за
завданням другої сторони (замовника), а
замовник зобов'язується прийняти та
оплатити виконану роботу.

Як передбачено ч. 1 ст. 875 ЦК України, за
договором будівельного підряду
підрядник зобов'язується збудувати і
здати у встановлений строк об'єкт або
виконати інші будівельні роботи
відповідно до проектно-кошторисної
документації, а замовник
зобов'язується надати підрядникові
будівельний майданчик (фронт робіт),
передати затверджену
проектно-кошторисну документацію, якщо
цей обов'язок не покладається на
підрядника, прийняти об'єкт або
закінчені будівельні роботи та
оплатити їх.

На виконання умов договору в період з
січня 2011 року по травень 2012 року
позивачем за первісним позовом
виконувались передбачені договором
будівельні робити.

В матеріалах справи містяться акти
приймання виконаних будівельних робіт
та довідки про вартість виконаних
робіт форми КБ-2в та форми КБ-3 за період
з січня 2011 року по травень 2012 року, що
підписані представниками та скріплені
печатками сторін, на загальну суму
48174011,97 грн.

За змістом ч. 4 ст. 882 ЦК України
передання робіт підрядником і
прийняття їх замовником оформляється
актом, підписаним обома сторонами. У
разі відмови однієї із сторін від
підписання акта про це вказується в
акті і він підписується другою
стороною.

Відповідно до ст. 854 ЦК України якщо
договором підряду не передбачена
попередня оплата виконаної роботи або
окремих її етапів, замовник
зобов'язаний сплатити підрядникові
обумовлену ціну після остаточної здачі
роботи за умови, що роботу виконано
належним чином і в погоджений строк
або, за згодою замовника, - достроково.

Пунктом 3.2.7 договору передбачено
обов'язок генпідрядника підписувати ф.
КБ-2в, ф. КБ-3 у дводенний термін після
подання її головним підрядником та
розраховуватися з ним за виконані
роботи до 15 числа наступного за звітним
місяцем.

Відповідачем за первісним позовом було
здійснено оплату за виконані позивачем
в період з січня 2011 року по травень 2012
року роботи на загальну суму 46082861,87
грн., при цьому сума коштів у розмірі
26040166,24 грн. була сплачена відповідачем
шляхом перерахування грошових коштів
на рахунок позивача, доказом чого є
долучені до матеріалів справи копії
платіжних доручень.

Крім того, між позивачем та
відповідачем було укладено ряд угод
про зарахування зустрічних вимог та
підписано протоколи про залік взаємних
вимог на загальну суму 18317856,94 грн.

За результатами переведення боргів
відповідача за первісним позовом перед
субпідрядними організаціями, що
виконували роботу на об'єкті позивача,
шляхом підписання відповідних
трьохсторонніх договорів відповідачем
здійснено оплату робіт на суму
761358,50грн.

В п. 3.1.11 договору сторони погодили, що
головний підрядник зобов'язаний
відраховувати генпідряднику кошти за
послуги генпідряду в розмірі 2% від
вартості виконаних робіт. Відтак, суму
коштів у розмірі 963480,19 грн. було
зараховано відповідачем на підставі
двосторонніх актів наданих послуг
генпідряду.

Належним чином засвідчені копії
платіжних доручень, угод про
зарахування зустрічних вимог,
протоколів про залік взаємних вимог,
договорів про переведення боргу та
актів здачі-прийняття послуг
генпідряду містяться в матеріалах
справи.

Факту здійснення відповідачем
розрахунків за договором на суму 46082861,87
грн. позивачем за первісним позовом
належними та допустимими доказами не
спростовано.

Стосовно зустрічних позовних вимог
Публічного акціонерного товариства
"Трест Київпідземшляхбуд-2" про
стягнення з Товариства з обмеженою
відповідальністю "Будівельна компанія
"ГЕОС" 5047008,40 грн. збитків, судова
колегія зазначає наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 853 ЦК України
замовник зобов'язаний прийняти роботу,
виконану підрядником відповідно до
договору підряду, оглянути її і в разі
виявлення допущених у роботі відступів
від умов договору або інших недоліків
негайно заявити про них підрядникові.
Якщо замовник не зробить такої заяви,
він втрачає право у подальшому
посилатися на ці відступи від умов
договору або недоліки у виконаній
роботі.

Згідно з ч. 3 ст. 853 ЦК України якщо після
прийняття роботи замовник виявив
відступи від умов договору підряду або
інші недоліки, які не могли бути
встановлені при звичайному способі її
прийняття (приховані недоліки), у тому
числі такі, що були умисно приховані
підрядником, він зобов'язаний негайно
повідомити про це підрядника.

За результатами перевірок, проведених
комісіями у складі представників
позивача та відповідача, сторонами
складено та підписано дефектні акти,
якими засвідчено наявність недоліків у
виконаних позивачем роботах та
зазначено у чому саме такі недоліки
полягають.

Зокрема, в адресованих позивачу листах
від 17 серпня 2012 року, 12 вересня 2012 року,
10 жовтня 2012 року відповідач повідомляв
про наявність недоліків у виконаній
роботі, вимагав їх усунення, а також
просив направити уповноважених
представників для складання дефектних
актів.

Враховуючи те, що дефектні акти були
складені та підписані комісіями у
складі представників обох сторін, та
враховуючи зміст листування між
сторонами, відповідач за первісним
позовом своєчасно повідомляв
підрядника про наявність недоліків у
виконаних роботах.

Відповідно до ч. 4 ст. 853 ЦК України у
разі виникнення між замовником і
підрядником спору з приводу недоліків
виконаної роботи або їх причин на
вимогу будь-кого з них має бути
призначена експертиза. Витрати на
проведення експертизи несе підрядник,
крім випадків, коли експертизою
встановлена відсутність порушень
договору підряду або причинного
зв'язку між діями підрядника та
виявленими недоліками. У цих випадках
витрати на проведення експертизи несе
сторона, яка вимагала її призначення, а
якщо експертизу призначено за
погодженням сторін, - обидві сторони
порівну.

З метою перевірки відповідності
обсягів виконаних підрядних робіт
затвердженій проектно-кошторисній
документації та поданих до сплати
обсягів робіт відповідачем за
первісним позовом було укладено
відповідний договір з Комунальним
підприємством виконавчого органу
Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)
"Київекспертиза". Перевірці підлягали
будівельно-монтажні роботи, які
виконувались ТОВ "ГЕОС" за період з
лютого 2011 року по травень 2012 року.

В результаті перевірки 06 червня 2013 року
КП "Київекспертиза" було складено
висновок № 09/105-211., яким встановлено, що
загальна вартість перевірених робіт -
48174011,97 грн., завищення вартості
виконаних робіт на загальну суму 6520368,07
грн., фактична вартість виконаних робіт
- 41653643,90 грн., якість деяких видів робіт
є низькою та потребує додаткових
витрат на усунення недоліків.

Згідно з ч. 1 ст. 858 ЦК України якщо
робота виконана підрядником з
відступами від умов договору підряду,
які погіршили роботу, або з іншими
недоліками, які роблять її непридатною
для використання відповідно до
договору або для звичайного
використання роботи такого характеру,
замовник має право, якщо інше не
встановлено договором або законом, за
своїм вибором вимагати від підрядника:

1) безоплатного усунення недоліків у
роботі в розумний строк;

2) пропорційного зменшення ціни роботи;

3) відшкодування своїх витрат на
усунення недоліків, якщо право
замовника усувати їх встановлено
договором.

Відповідно до п. 4.3 договору у випадку,
якщо генпідрядником будуть виявлені
неякісно виконані роботи, то головний
підрядник своїми силами у погоджений
із генпідрядником термін повинен
переробити неякісно виконані роботи.
При невиконанні головним підрядником
цього обов'язку, генпідрядник вправі
залучити іншу організацію для
виправлення недоліків з оплатою витрат
іншій організації за рахунок головного
підрядника.

З метою усунення допущених позивачем
за первісним позовом порушень та
виправлення недоліків відповідачем за
первісним позовом було укладено
наступні договори з підрядними
організаціями:

- Контракт № 61 від 29 жовтня 2012 року
(підрядник - Товариство з обмеженою
відповідальністю "Міськбудметал");

- Контракт № 58 від 23 жовтня 2012 року
(підрядник - Товариство з обмеженою
відповідальністю
"Інвестиційно-будівельна компанія "Моя
фортеця");

- Контракт № 63 від 02 листопада 2012 року
(підрядник - Товариство з обмеженою
відповідальністю
"Інвестиційно-будівельна компанія "Моя
фортеця");

- Контракт № 24-1 від 22 квітня 2013 року
(підрядник - Товариство з обмеженою
відповідальністю "ВК Основа Євро");

- Контракт № 25-1 від 23 квітня 2013 року
(підрядник - "Укрпартнербуд").

На виконання зазначених договорів
підрядними організаціями було
виконано роботи по усуненню недоліків
та виправленню браку на загальну суму
3817578,16 грн., що підтверджується актами
приймання виконаних будівельних робіт,
підписаними представниками обох
сторін договорів та скріпленими
печатками.

Доказами доведено, що відповідачем за
первісним позовом було здійснено
оплату виконаних робіт шляхом
укладення з відповідними
організаціями договорів (угод) про
зарахування зустрічних однорідних
вимог, а саме: угода від 29 березня 2013
року на суму 277904,00 грн., угода від 29
березня 2013 року на суму 1401823,32 грн.,
угода від 31 травня 2013 року на суму 1790935,39
грн. та угода від 31 травня 2013 року на
суму 346915,45 грн.

Також, для виконання робіт по усуненню
недоліків відповідачем за первісним
позовом було передано ТОВ
"Інвестиційно-будівельна компанія "Моя
фортеця" будівельних матеріалів на
суму 953221,99 грн. згідно актів приймання
передачі, підписаних в листопаді 2012
року та грудні 2012 року.

Отже загальна вартість понесених
відповідачем за первісним позовом
витрат, спричинених неналежним
виконанням позивачем за первісним
позовом умов договору та допущенням
останнім недоліків у виконаних роботах
складає 4770800,15 грн.

Згідно з ст. 611 ЦК України у разі
порушення зобов'язання настають
правові наслідки, встановлені
договором або законом, зокрема: 1)
припинення зобов'язання внаслідок
односторонньої відмови від
зобов'язання, якщо це встановлено
договором або законом, або розірвання
договору; 2) зміна умов зобов'язання; 3)
сплата неустойки; 4) відшкодування
збитків та моральної шкоди.

Відповідно до ст. 224 ГК України учасник
господарських відносин, який порушив
господарське зобов'язання або
установлені вимоги щодо здійснення
господарської діяльності, повинен
відшкодувати завдані цим збитки
суб'єкту, права або законні інтереси
якого порушено. Під збитками
розуміються витрати, зроблені
управненою стороною, втрата або
пошкодження її майна, а також не
одержані нею доходи, які управнена
сторона одержала б у разі належного
виконання зобов'язання або додержання
правил здійснення господарської
діяльності другою стороною.

Як передбачено ч. 1 ст. 225 ГК України, до
складу збитків, що підлягають
відшкодуванню особою, яка допустила
господарське правопорушення,
включаються: вартість втраченого,
пошкодженого або знищеного майна,
визначена відповідно до вимог
законодавства; додаткові витрати
(штрафні санкції, сплачені іншим
суб'єктам, вартість додаткових робіт,
додатково витрачених матеріалів тощо),
понесені стороною, яка зазнала збитків
внаслідок порушення зобов'язання
другою стороною; неодержаний прибуток
(втрачена вигода), на який сторона, яка
зазнала збитків, мала право
розраховувати у разі належного
виконання зобов'язання другою
стороною; матеріальна компенсація
моральної шкоди у випадках,
передбачених законом.

Враховуючи наведене, колегія суддів
погоджується з висновком місцевого
суду про те, що зустрічні позовні
вимоги ПАТ "Трест Київпідземшляхбуд-2" в
частині стягнення з ТОВ "Будівельна
компанія "ГЕОС" збитків у розмірі 4770800,15
грн. є обґрунтованими та такими що
підлягають задоволенню. Витрати у сумі
276209,28 грн. на усунення недоліків по
улаштуванню на об'єкті цегляної кладки
задоволенню не підлягають, оскільки
належних доказів понесення зазначених
витрат відповідачем за первісним
позовом не надано.

Стосовно зустрічних позовних вимог ПАТ
"Трест "Київпідземшляхбуд-2" про
стягнення з ТОВ "Будівельна компанія
"ГЕОС" коштів у сумі 5033835,95 грн.,
отриманих без достатньої правової
підстави.

Позивач за зустрічним позовом
зазначає, що оскільки вартість
фактично виконаних робіт в період з
січня 2011 року по травень 2012 р. склала
41653643,90 грн., а оплату відповідачем за
зустрічним позовом здійснено на суму
46082861,87 грн., кошти у розмірі 4429217,87 грн. є
такими, що отримані головним
підрядником без достатньої правової
підстави.

Крім того, позивач за зустрічним
позовом стверджує, що кошти у сумі 604618,08
грн. були визнані ТОВ "Будівельна
компанія "ГЕОС" в якості завищення
обсягів робіт по муруванню зовнішніх
та внутрішніх стін керамічною цеглою.

Договір вступає в силу з моменту його
підписання сторонами і діє до повного
виконання сторонами своїх зобов'язань
(п. 7.6 договору).

Проте не виконавши в повному обсязі
передбачені договором роботи, в травні
2012 року позивач за первісним позовом
припинив виконання всіх
будівельно-монтажних робіт та залишив
об'єкт будівництва.

25 червня 2012 року відповідачем за
первісним позовом разом із
представниками замовника будівництва
було підписано акт, яким засвідчено
факт відсутності позивача за первісним
позовом на об'єкті та припинення ним
відповідних робіт.

Вбачається, що з метою закінчення
будівництва та введення об'єкта в
експлуатацію відповідачем за
первісним позовом було залучено інші
підрядні організації.

Наказом від 29 червня 2012 року, який
підписаний головою правління ПАТ
"Трест Київпідземшляхбуд-2", було
створено комісію для проведення
прийому-передачі об'єкту незавершеного
будівництва "Житловий будинок № 7
секція № 4 з 2-го по 22-й поверх, секція №5
з 11-го по 24-й поверх, секція № 6 з 13-го по
24-й поверх у 2-му мікрорайоні житлового
масиву "Позняки" у Дарницькому районі м.
Києва", а директором ТОВ "Будівельна
компанія "ГЕОС" підписано наказ від 04
липня 2012 року про створення комісії для
проведення передачі вказаного об'єкту.

Доводи касатора про те, що ним було лише
зупинено дію договору в порядку п. 6.3
договору у зв'язку із наявністю у
генпідрядника заборгованості за
виконані роботи,колегія суддів
зазначає наступне.

Встановлено, що об'єкт на якому
здійснювалось будівництво, залишено
позивачем за первісним позовом в
травні 2012 року.

Відповідно до п. 6.3 договору головний
підрядник може зупинити дію договору у
разі заборгованості генпідрядника за
виконані роботи більше 30 календарних
днів. Крім того, прийнявши рішення про
призупинення робіт, позивач за
первісним позовом зобов'язаний був в
порядку п. 6.4 договору повідомити
генпідрядника про прийняте рішення не
менше, ніж за 15 днів до вступу в дію
такого рішення, чого позивачем
здійснено не було.

Оскільки позивач за первісним позовом
відповідного повідомлення про
призупинення робіт на об'єкті в порядку
п. 6.4 договору відповідачу не надіслав,
тому колегія суддів вважає, що договір
№53 від 15 грудня 2010 року укладений між
сторонами фактично припинив свою дію в
травні 2012 року.

06 червня 2013 року висновком КП
"Київекспертиза" № 09/105-211 встановлено,
що реальний обсяг виконаних позивачем
за первісним позовом робіт не
відповідає тим, а тому зафіксовані
сторонами у актах приймання-передачі
виконаних робіт, що свідчить про
наявність у виконаних позивачем
роботах невідповідність її умовам
договору в частині обсягу робіт, тобто
наявні недоліки щодо кількості
виконаних робіт.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 858 ЦК України,
якщо робота виконана підрядником з
відступами від умов договору підряду,
які погіршили роботу, або з іншими
недоліками, які роблять її непридатною
для використання відповідно до
договору або для звичайного
використання роботи такого характеру,
замовник має право, якщо інше не
встановлено договором або законом, за
своїм вибором вимагати від підрядника,
зокрема пропорційного зменшення ціни
роботи.

Отже, з урахуванням результатів
проведеної КП "Київекспертиза"
перевірки та за наслідками
застосування положень п. 2 ст. ч. 1 ст. 858
ЦК України, виконані відповідачем за
первісним позовом роботи підлягають
оплаті у сумі 41653643,90 грн. При цьому, як
встановлено судом відповідачем було
оплачено вартість таких робіт на
загальну суму 46082861,87 грн.

Відповідно до ст. 1212 ЦК України особа,
яка набула майно або зберегла його у
себе за рахунок іншої особи
(потерпілого) без достатньої правової
підстави (безпідставно набуте майно),
зобов'язана повернути потерпілому це
майно. Особа зобов'язана повернути
майно і тоді, коли підстава, на якій
воно було набуте, згодом відпала.
Положення цієї глави застосовуються
також до вимог про: повернення
виконаного за недійсним правочином;
витребування майна власником із чужого
незаконного володіння; повернення
виконаного однією із сторін у
зобов'язанні; відшкодування шкоди
особою, яка незаконно набула майно або
зберегла його у себе за рахунок іншої
особи.

Статтею 1213 ЦК України передбачено, що
набувач зобов'язаний повернути
потерпілому безпідставно набуте майно
в натурі. У разі неможливості повернути
в натурі потерпілому безпідставно
набуте майно відшкодовується його
вартість, яка визначається на момент
розгляду судом справи про повернення
майна.

Підставою для оплати відповідачем за
первісним позовом суми коштів у
розмірі 46082861,87 грн. була наявність
договору та підписаних сторонами актів
приймання-передачі виконаних робіт.

Однак, у зв'язку із припиненням у травні
2012 року дії договору як правової
підстави здійснення оплати вартості
виконаних робіт та внаслідок
реалізації відповідачем передбаченого
п. 2 ст. ч. 1 ст. 858 ЦК України права на
пропорційне зменшення вартості робіт
до 41653643,90грн. після припинення дії
договору, відповідно правова підстава
для оплати суми коштів у розмірі 42902217,87
грн. відпала, а тому такі кошти за своєю
правовою природою є безпідставно
набутим майном.

Доводи позивача за первісним позовом
про необхідність застосування у даній
справі висновків Верховного Суду
України, викладених в постанові
Верховного Суду України від 22 січня 2013
року у справі № 5006/18/13/2012, судом
відхиляються з огляду на наступне.

Так, у справі № 5006/18/13/2012 між сторонами
існував чинний на момент прийняття
рішення договір підряду як правова
підстава для здійснення оплати
вартості виконаних робіт, що виключало
висновок про відсутність правової
підстави володіння коштами.

Натомість в даній справі судом
встановлено факт припинення договору з
травня 2012 року.

Крім того, на відміну від обставин
справи № 5006/18/13/2012, генпідрядником
після припинення дії Договору було
реалізовано право на пропорційне
зменшення ціни робіт внаслідок
допущення підрядником недоліків у
таких роботах, а вартість робіт,
зазначена в актах, не спростована
висновком експертизи.

Отже, колегія вважає, що обставини
справи № 5006/18/13/2012 не є подібними
правовідносинами, які виникли між
сторонами у даній справі, і зазначена
постанова Верховного Суду України
прийнята за інших фактичних обставин.

До того ж, в п. 4 оглядового листа Вищого
господарського суду України від 18
лютого 2013 року № 01-06/374/2013 "Про практику
вирішення спорів, пов'язаних із
виконанням договорів підряду (за
матеріалами справ, розглянутих у
касаційному порядку Вищим
господарським судом України)" наведено
правову позицію про відсутність
підстав для повернення коштів на
підставі ст. 1212 Цивільного кодексу
України саме з огляду наявність
чинного договору. В даній справі судом
встановлено факт припинення договору,
тобто правові підстави згодом відпали.

Заявлена до стягнення сума коштів у
розмірі 604618,08 грн., визначена як
безпідставно набуте майно у зв'язку з
визнанням відповідачем за зустрічним
позовом завищення вартості робіт по
муруванню зовнішніх та внутрішніх стін
керамічною цеглою, позивачем за
зустрічним позовом нормативно та
документально не обґрунтована, а тому в
цій частині зустрічний позов
задоволенню не підлягає.

Враховуючи зазначене, колегія суддів
Вищого господарського суду України
погоджується з висновками судів
попередніх інстанцій про те, що вимога
позивача за зустрічним позовом
підлягає задоволенню в частині
стягнення з відповідача за зустрічним
позовом коштів, отриманих без
достатньої правової підстави у сумі
4429217,97 грн.

Стосовно доводів заявника касаційної
скарги про те, що виявлені позивачем
недоліки не можуть вважатись як
неналежне виконання головним
підрядником зобов'язань за договором,
оскільки були виявлені внаслідок
внесення змін у проектну документацію
після виконання таких робіт, колегія
суддів зазначає наступне.

Відповідно до ст. 857 ЦК України робота,
виконана підрядником, має відповідати
умовам договору підряду, а в разі їх
відсутності або неповноти - вимогам, що
звичайно ставляться до роботи
відповідного характеру. Виконана
робота має відповідати якості,
визначеній у договорі підряду, або
вимогам, що звичайно ставляться, на
момент передання її замовникові.

Таким чином, виконані підрядником
роботи повинні відповідати
нормативним актам у відповідній сфері.

Крім того, обов'язок головного
підрядника при здійсненні будівництва
окрім вимог проекту та технічної
документації, дотримуватись
будівельних норм і правил випливає зі
змісту п. 6.1 Договору.

Як зазначено у висновку КП
"Київекспертиза", недоліки допущені
відповідачем та завищення вартості
робіт пов'язані з невірним
застосуванням коефіцієнтів на
загальновиробничі витрати та РЕКНів.
Дані показники є показниками, що
встановлюються в нормативному порядку
та закріплюються у державних
будівельних нормах.

Тому, у разі невідповідності
застосованих в проектній документації
показників тим, що передбачені ДБН,
відповідач за первісним позовом
зобов'язаний був застосовувати
коефіцієнти, встановлені саме у
нормативних актах та ДБН.

За прострочення виконання
зобов'язання, зокрема прострочення
здачі об'єкта в експлуатацію,
відповідач за первісним позовом
нарахував та просить стягнути з
позивача пеню за період з 01 серпня 2012
року по 01 лютого 2013 року у розмірі 6687101,92
грн.

Відповідно до ст. 611 ЦК України у разі
порушення зобов'язання настають
правові наслідки, якими зокрема є
сплата неустойки.

Згідно з ч. ч. 1, 2 ст. 883 ЦК України
підрядник відповідає за недоліки
збудованого об'єкта, за прострочення
передання його замовникові та за інші
порушення договору (за недосягнення
проектної потужності, інших
запроектованих показників тощо), якщо
не доведе, що ці порушення сталися не з
його вини. За невиконання або неналежне
виконання обов'язків за договором
будівельного підряду підрядник
сплачує неустойку, встановлену
договором або законом, та відшкодовує
збитки в повному обсязі.

Як передбачено п.п. 5.2.1 договору, за
несвоєчасне введення об'єкта в
експлуатацію з вини головного
підрядника, головний підрядник сплачує
генпідряднику пеню у розмірі 0,1 % від
вартості будівельно-монтажних робіт за
цим договором за кожен день
прострочення, починаючи з дня
наступного за датою закінчення робіт,
передбаченого п. 1.3 цього Договору, але
не більше подвійної облікової ставки
НБУ.

Сертифікат серії ІУ № 11 про
готовність об'єкта до експлуатації
видано замовникові будівництва 01
лютого 2013 року на підставі акта
готовності об'єкта до експлуатації від
31 січня 2013 року.

Порушення відповідачем за зустрічним
позовом умов договору стало наслідком
порушення строків закінчення
будівництва та введення об'єкта в
експлуатацію, що свідчить про
наявність підстав для застосування до
відповідача за зустрічним позовом
відповідальності у вигляді пені.

З урахуванням зменшення суми основного
боргу, колегія суддів погоджується з
перерахунком місцевого суду та
задоволення вимоги позивача за
зустрічним позовом та стягненню пені у
розмірі 6671909,29 грн. за період з 01 серпня
2012 року по 31 січня 2013 року включно.

За таких обставин, місцевий суд дійшов
правильного висновку про часткове
задоволення зустрічних позовних вимог
та стягнення з Товариства з обмеженою
відповідальністю "Будівельна компанія
"ГЕОС" на користь Публічного
акціонерного товариства "Трест
Київпідземшляхбуд-2" 4770800,15 грн. збитків,
4429217,87 грн. коштів, набутих без
достатньої правової підстави, 168902,40
грн. вартості проведення експертизи та
6671909,29 грн. пені.

Вимоги позивача за первісним позовом
про стягнення з відповідача
заборгованості у розмірі 3371826,08 грн.
задоволенню не підлягають оскільки
вартість фактично виконаних
відповідачем за первісним позовом в
період з січня 2011 року по травень 2012
року будівельних робіт з урахуванням
пропорційного зменшення
генпідрядником ціни роботи становить
41653643,90 грн., а сплачена відповідачем
сума коштів у розмірі 4429217,87 грн.
підлягає поверненню відповідачу як
безпідставно набуте майно.

Стосовно доводів позивача за первісним
позовом про те, що на виконання умов
договору останнім виконано будівельні
роботи на загальну суму 2949104,16 грн., яка
відповідачем не оплачена, а тому
просить стягнути її в судовому порядку,
суд апеляційної інстанції встановив
наступне.

В якості доказу на виконання таких
робіт позивач посилається на складені
та підписані ним в односторонньому
порядку акти приймання-передачі
виконаних робіт за серпень 2012 р.

Договір підряду № 53 від 15 грудня 2010 р.
припинив свою дію в травні 2012 року.
Тому у разі виконання позивачем
будь-якого роду робіт на об'єкті після
травня 2012 року, правова підстава для
оплати таких робіт відсутня, а тому
вимоги про стягнення з відповідача
2949104,16 грн. на підставі договору є
безпідставними.

Враховуючи те, що підстави для
стягнення заборгованості з
відповідача за виконання робіт в
період з січня 2011 року по травень 2012
року у розмірі 3371826,08 грн. відсутні, тому
вимоги позивача за первісним позовом
про стягнення з відповідача пені, 3 %
відсотків річних та інфляційних втрат
також задоволенню не підлягають.

Колегія суддів погоджується з
висновками судів попередніх інстанцій
про те, що підстави для задоволення
первісних позовних вимог Товариства з
обмеженою відповідальністю
"Будівельна компанія "ГЕОС" відсутні,
оскільки в суді встановлено загальну
вартість виконаних позивачем за
первісним позовом робіт та відсутність
заборгованості відповідача за
первісним позовом з оплати підрядних
робіт.

Колегія суддів вищого господарського
суду дійшла висновку про те, що
оскаржувана постанова суду
апеляційної інстанції та рішення суду
першої інстанції прийняті з повним,
всебічним та об'єктивним з'ясуванням
обставин, які мають значення для
справи, а також з дотриманням норм
матеріального і процесуального права,
у зв'язку з чим, правові підстави для
задоволення касаційної скарги
відсутні.

Таким чином, доводи заявника
касаційних скарг про порушення і
неправильне застосування судами
першої та апеляційної інстанцій норм
матеріального та процесуального права
під час прийняття оскаржуваних
процесуальних документів не знайшли
свого підтвердження, в зв'язку з чим
підстав для зміни чи скасування
законного та обґрунтованого судового
рішення колегія суддів Вищого
господарського суду України не вбачає.

З огляду на зазначене, Вищий
господарський суд України дійшов
висновку, що постанову суду
апеляційної інстанції слід залишити
без змін, а касаційну скаргу - без
задоволення.

На підставі наведеного вище і
керуючись ст.ст. 1115, 1117, 1119, 11110, 11111
Господарського процесуального кодексу
України,-

ПОСТАНОВИВ:

1. Касаційну скаргу Товариства з
обмеженою відповідальністю
«Будівельна компанія «ГЕОС» залишити
без задоволення.

2. Постанову Київського
апеляційного господарського суду від 07
листопада 2014 року зі справи № 910/4236/13
залишити без змін.

Головуючий суддя
І. А. Плюшко

Судді
Т. Л. Барицька

С. С. Самусенко