ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ

20.02.14р. Справа № 904/5614/13

За позовом Товариства з обмеженою
відповідальністю "Будсервіс-Груп",

м. Дніпропетровськ

до Приватного підприємства "Будторг", м.
Донецьк

про стягнення заборгованості за
договором підряду

Суддя Петрова В.І.

Представники:

від позивача: Чмух Ю.В., дов. від 10.01.14р.

від відповідача: не з"явився

СУТЬ СПОРУ:

Товариство з обмеженою
відповідальністю "Будсервіс-Груп"
звернулося до господарського суду
Дніпропетровської області з позовом до
Приватного підприємства "Будторг" про
стягнення заборгованості за виконані
підрядні роботи за договором підряду
№29/03-12/3 від 29.03.2012р. у розмірі 48 384,00 грн.,
пені у розмірі 3 648,63грн., 3% річних у
розмірі 1 165,19грн.

Позовні вимоги обгрунтовує неналежним
виконанням відповідачем умов договору
підряду №29/03-12/3 від 29.03.2012р., укладеного
між сторонами, в частині повної та
своєчасної оплати виконаних підрядних
робіт.

Відповідач позов не визнає, зазначає,
що позивач виконав роботи з порушенням
встановленого договором строку. Крім
того, протягом гарантійного строку,
визначеного в п. 8.2. договору,
відповідачем було виявлено ряд
суттєвих недоліків у результатах
роботи позивача, що свідчать про
неякісне виконання та/або виконання з
відхиленням від проектно-кошторисної
документації робіт позивачем. У зв"язку
із тим, що позивачем не було усунуто
виявлені недоліки в роботах,
відповідач 25.03.2013р. уклав договір
підряду №25/03-13 з ТОВ "БІЗНЕСПРОМ ТК"
на усунення даних недоліків. 16.05.2013р.
відповідач та ТОВ "БІЗНЕСПРОМ ТК"
підписали акти приймання - передачі
виконаних робіт на загальну суму 56
507,51грн. та проведено відповідні
розрахунки в повному обсязі.
Відповідач вважає, що правомірно
притримав оплату за виконані роботи
перед позивачем за договором підряду №
29/03-12/3 від 29.03.2012р. в розмірі 48 384,00грн. В
той же час, у позивача виникла
заборгованість перед відповідачем у
розмірі 56 507,51грн. на підставі умов
договору підряду №29/03-12/3 від 29.03.2012р. та
вимог Цивільного кодексу України. У
зв'язку з цим, 20.05.2013р. відповідач
направив позивачу лист, в якому
містилася заява в порядку ст. 601
Цивільного кодексу України про
зарахування зустрічних вимог та
припинення зобов'язання відповідача
перед позивачем у сумі 48 384,00 грн., яке
виникло за договором підряду № 29/03-12/3
від 29.03.2012р. Однак, як стверджує
відповідач, позивач проігнорував
вказані вимоги. Відповідач вважає, що,
оскільки між сторонами виникли
зустрічні однорідні вимоги, то
зобов'язання відповідача перед
позивачем у розмірі 48 384,00грн. було
припинено у зв'язку із зарахуванням
зустрічних однорідних вимог.

12.12.2013р. ухвалою суду провадження у
справі було зупинено до перегляду
Дніпропетровським апеляційним
господарським судом рішення
господарського суду Дніпропетровської
області від 28.10.2013р. у справі №904/6861/13 за
позовом Приватного підприємства
"Будторг" до Товариства з обмеженою
відповідальністю "Будсервіс-Груп" про
визнання зобов"язання припиненим
зарахуванням зустрічних однорідних
вимог та відшкодування витрат на
усунення недоліків у роботі за
договором підряду.

24.01.2014р. ухвалою суду провадження у
справі було поновлено, оскільки
постановою Дніпропетровського
апеляційного господарського суду від
15.01.2014р. рішення господарського суду
Дніпропетровської області від 28.10.2013р.
залишено без змін.

Під час розгляду справи по суті
відповідач - Приватне підприємство
"Будторг" змінило своє
місцезнаходження, а саме: з м.
Дніпропетровська, вул. Ударників, 27
(а.с.101), на м. Донецьк, пр. Веселий, 46
(а.с.166-168), у зв"язку з чим справа стала
підсудною господарському суду
Донецької області. Однак, враховуючи
положення ч.3 ст.17 Господарського
процесуального кодексу України,
господарський суд Дніпропетровської
області розглянув справу по суті.

У судовому засіданні оголошувалась
перерва згідно ст. 77 Господарського
процесуального кодексу України.

20.02.2014 року по даній справі
оголошено вступну та резолютивну
частини рішення відповідно до ст. 85
Господарського процесуального кодексу
України.

Розглянувши матеріали справи,
заслухавши представників сторін,
господарський суд, -

ВСТАНОВИВ:

29.03.2012р. між Приватним підприємством
"Будторг" (генпідрядник) та Товариством
з обмеженою відповідальністю
"Будсервіс-Груп" (підрядник) був
укладений договір підряду №29/03-12/3, за
умовами якого підрядник зобов"язався у
відповідності до затвердженої
генпідрядником проектно-кошторисної
документації та в обумовлений
договором строк виконати для
генпідрядника комплекс робіт "пристрій
теплового пункту" на об"єкті
будівництва Склад №1 "Складський
комплекс із
адміністративно-побутовими
приміщеннями", розташованого за
адресою: с. Щасливе Бориспільського
району Київської області (далі- об"єкт),
а генпідрядник - надати підряднику
фронт робіт, прийняти виконані
підрядником роботи та оплатити їх.
Об"єми робіт визначаються проектною
документацією генпідрядника,
узгодженої підрядником та
затвердженої генпідрядником (п.1.1.
договору).

Згідно п.12.1. договору договір вступає в
силу в день його підписання сторонами
за умови виконання підрядником п.2.2.
договору та діє до 31.12.2012р., але в
будь-якому разі до виконання сторонами
своїх зобов"язань за договором.

За п.1.2. договору склад, об"єм, ціна та
вартість робіт передбачені в
документації, вказаній у п.1.3. договору.

Відповідно до п.1.3. договору невід"ємною
частиною договору є наступна
документація (далі -
проектно-кошторисна документація):
договірна ціна, графік виконання робіт,
проектна документація, технічне
завдання на виконання робіт.

Пунктом 1.4. договору передбачено, що
забезпечення виконання робіт
необхідним технологічним,
електротехнічним обладнанням,
вантажопідйомними машинами та/або
механізмами, апаратурою, інструментом
та робочою силою покладається на
підрядника, що входить у вартість
робіт.

Згідно п.1.5. договору матеріали та
обладнання, необхідні для виконання
робіт, надає підрядник, що входять у
вартість робіт, окрім тих матеріалів,
які вказані у договірній ціні як
поставка генпідрядника.

За п.2.3. договору підрядник розпочинає
роботи з моменту підписання договору
та зобов"язується виконати весь об"єм
робіт в строк до 24.04.2012р.

Згідно п.3.1. договору вартість робіт, з
урахуванням матеріалів підрядника,
визначається договірною ціною та
складає 161 646,00грн., в т.ч. ПДВ 20% - 26
941,00грн.

Відповідно до п.7.5. договору якщо під
час здачі-приймання виконаних робіт
будуть виявлені недоліки якості, що
виникли з вини підрядника або
субпідрядників, генпідрядник має право
не приймати виконані роботи до
усунення недоліків, а також затримати
оплату неякісно виконаних підрядних
робіт до усунення підрядником своїми
силами та за свій рахунок вказаних
недоліків. Вказані недоліки підрядник
зобов"язаний усунути протягом 5 днів з
дня виявлення генпідрядником
недоліків та/або відхилень.
Генпідрядник також має право усунути
дані недоліки за власний рахунок або за
рахунок грошових коштів, що підлягають
сплаті підряднику на підставі актів
приймання виконаних робіт (із
відповідним зменшенням сум, які
підлягають до виплати генпідряднику).

Пунктом 7.6. договору передбачено, що
після спливу строку для усунення
підрядником недоліків якості
виконаних робіт підрядник надає
генпідряднику акт приймання виконаних
робіт за формою КБ-2в для його
підписання. Якщо виконані роботи
відповідають вимогам договору,
генпідрядник приймає виконані роботи
та підписує акт приймання виконаних
робіт протягом 10 робочих днів з моменту
надання підрядником даного акту.

Згідно ч.1 ст.837 Цивільного кодексу
України за договором підряду одна
сторона (підрядник) зобов'язується на
свій ризик виконати певну роботу за
завданням другої сторони (замовника), а
замовник зобов'язується прийняти та
оплатити виконану роботу.

Як вбачається із матеріалів справи та
підтверджується сторонами, позивач
виконав підрядні роботи, передбачені
договором, на загальну суму 161 646,00грн.,
про що свідчать акти приймання
виконаних будівельних робіт №1 та №2,
підписані сторонами 31.05.2012р. без
будь-яких зауважень (а.с.13-27).

Відповідно до ч.1 ст. 854 Цивільного
кодексу України якщо договором підряду
не передбачена попередня оплата
виконаної роботи або окремих її етапів,
замовник зобов'язаний сплатити
підрядникові обумовлену ціну після
остаточної здачі роботи за умови, що
роботу виконано належним чином і в
погоджений строк або, за згодою
замовника, - достроково.

За п.4.1. договору оплата робіт
здійснюється генпідрядником у
безготівковій формі шляхом
зарахування грошових коштів на
поточний рахунок підрядника у
наступному порядку:

- передплата 113 262,00грн., в т.ч. ПДВ 20% 18
877,00грн., яка включає в себе 100% оплату
матеріалів у розмірі 92 526,00грн., 30%
оплату робіт у розмірі 20 736,00грн. -
генпідрядник перераховує на поточний
рахунок підрядника в строк до 02.04.2012р.
(п.4.1.1. договору);

- остаточний розрахунок між сторонами у
розмірі 48 384,00грн., в т.ч. ПДВ 20% 8 064,00грн.
здійснюється генпідрядником після
виконання підрядником всього
комплексу робіт, передбачених п.1.1.
договору, на підставі підписаних
сторонами актів приймання-передачі
виконаних робіт протягом 3 банківських
днів з моменту підписання актів
приймання-передачі (п.4.1.2. договору).

Відповідач сплатив передплату у
розмірі 113 262,00грн. (а.с.49).

Оскільки акти приймання виконаних
будівельних робіт №1 та №2 підписані
сторонами 31.05.2012р., враховуючи
положення п.4.1.2. договору, відповідач
повинен був сплатити залишок у розмірі
48 384,00грн. до 05.06.2012р. включно.

Відповідач зазначає, що не сплатив
залишок у розмірі 48 384,00грн.,
посилаючись на п.4.2. договору, згідно
якого генпідрядник має право
притримати платежі за роботи, виконані
підрядником із порушенням будівельних
норм та/або правил, та/або
проектно-кошторисної документації, до
усунення підрядником виявлених
порушень. Факт порушення будівельних
норм та/або правил, та/або
проектно-кошторисної документації
фіксується актом, підписаним
представниками обох сторін. У випадку
відмови підрядника підписати даний
акт, генпідрядник має право в
односторонньому порядку скласти акт із
залученням незацікавленої особи. Під
незацікавленою особою сторони
розуміють будь-яку юридичну особу. При
цьому даний акт є підтвердженням факту
порушення будівельних норм та/або
правил, та/або проектно-кошторисної
документації.

Доводи відповідача про притримання
платежів після підписання актів
виконаних робіт є безпідставними,
оскільки з матеріалів справи
вбачається, що відповідач
(генпідрядник) підписав акти виконаних
робіт за травень 2012р. на суму 161 646,00 грн.
без будь-яких зауважень, а тому не мав
правових підстав застосовувати
положення п.4.2. договору щодо
притримання оплати за виконані роботи.
Враховуючи положення ст.530 Цивільного
кодексу України, відповідач повинен
був розрахуватися з позивачем за
виконані роботи у строки, передбачені
п.4.1. договору. До того ж, відповідач не
надав доказів повідомлення позивача
(підрядника) про притримання оплати за
виконані роботи, як того вимагає ст.595
Цивільного кодексу України.

Посилання відповідача на те, що
протягом гарантійного строку,
визначеного в п. 8.2. договору, ним було
виявлено ряд суттєвих недоліків у
результатах роботи позивача, судом
також не беруться до уваги, оскільки
даний факт не доведено ПП "Будторг", що
підтверджується рішенням
господарського суду Дніпропетровської
області від 28.10.2013р., яке залишено без
змін постановою Дніпропетровського
апеляційного господарського суду від
15.01.2014р., у зв"язку з чим даним рішенням
ПП "Будторг" відмовлено у задоволенні
позовних вимог щодо зарахування
зустрічних однорідних вимог між ним та
ТОВ "Будсервіс-Груп" (а.с.151-154, 179-182).

Враховуючи умови договору та вимоги
ст.35 Господарського процесуального
кодексу України щодо недоведеності
факту зарахування зустрічних
однорідних вимог на суму 48 384,00грн., суд
вважає, що станом на момент розгляду
справи заборгованість відповідача
перед позивачем за договором підряду
№29/03-12/3 від 29.03.2012р. складає 48 384,00грн., що
підтверджується матеріалами справи.

Згідно ч. 1 ст. 193 Господарського кодексу
України, суб'єкти господарювання та
інші учасники господарських відносин
повинні виконувати господарські
зобов'язання належним чином відповідно
до закону, інших правових актів,
договору, а за відсутності конкретних
вимог щодо виконання зобов'язання -
відповідно до вимог, що у певних умовах
звичайно ставляться. До виконання
господарських договорів
застосовуються відповідні положення
Цивільного кодексу України з
урахуванням особливостей,
передбачених цим Кодексом.

Одностороння відмова від зобов'язання
або одностороння зміна його умов не
допускається, якщо інше не встановлено
договором або законом (ст. 525 ЦК
України).

Відповідно до приписів статті 629
Цивільного кодексу України договір є
обов'язковим до виконання.

За ч.1 ст. 625 Цивільного кодексу України
боржник не звільняється від
відповідальності за неможливість
виконання ним грошового зобов'язання.

Згідно статті 610 Цивільного кодексу
України порушенням зобов"язання є його
невиконання або виконання з порушенням
умов, визначених змістом зобов"язання
(неналежне виконання).

У разі порушення зобов"язання
настають правові наслідки, встановлені
договором або законом, зокрема, сплата
неустойки (ст. 611 Цивільного кодексу
України).

Статтею 546 Цивільного кодексу України
передбачено, що виконання зобов'язання
може забезпечуватися, зокрема,
неустойкою. Одним із видів неустойки є
пеня, яка обчислюється у відсотках від
суми несвоєчасно виконаного грошового
зобов'язання за кожен день
прострочення виконання.

За ч.6 ст. 232 Господарського кодексу
України нарахування штрафних санкцій
за прострочення виконання
зобов'язання, якщо інше не встановлено
законом або договором, припиняється
через шість місяців від дня, коли
зобов'язання мало бути виконано.

Згідно п.9.5. договору у разі прострочки
оплати виконаних робіт, передбачених
договором, генпідрядник несе
відповідальність у вигляді пені в
розмірі 1% від суми простроченого
платежу за кожний день прострочки, але
не більше подвійної облікової ставки
НБУ за кожний день прострочки оплати
виконаних робіт.

Відповідно до п.2.5. постанови пленуму
Вищого господарського суду України №14
від 17.12.2013р. "Про деякі питання практики
застосування законодавства про
відповідальність за порушення
грошових зобов'язань" (далі - Постанова
№14) умова договору про сплату пені за
кожний день прострочення виконання
зобов'язання не може розцінюватися як
установлення цим договором іншого, ніж
передбачений частиною шостою статті 232
ГК України, строку, за який
нараховуються штрафні санкції.

Отже, оскільки договором підряду
№29/03-12/3 від 29.03.2012р. не встановлено
інший строк, за який нараховується
пеня, застосуванню підлягає ч.6 ст. 232
Господарського кодексу України.

Позивач просить стягнути з відповідача
пеню у розмірі 3 648,63грн. за період з
06.06.2012р. по 06.12.2012р. Розрахунок суми пені
здійснений позивачем з дотриманням
обмежень, встановлених ч.6 ст.232
Господарського кодексу України, за
подвійною обліковою ставкою НБУ,
розмір пені за якою менше розміру пені
за ставкою 1%. Сума та період для
нарахування пені позивачем взято
правильно.

Господарський суд, перерахувавши пеню,
встановив, що вона розрахована
правильно.

Відповідно до ч. 2 ст. 625 Цивільного
кодексу України боржник, який
прострочив виконання грошового
зобов"язання, на вимогу кредитора
зобов"язаний сплатити суму боргу з
урахуванням встановленого індексу
інфляції за весь час прострочення, а
також три проценти річних від
простроченої суми, якщо інший розмір
процентів не встановлений договором
або законом.

Позивач просить стягнути з відповідача
3 % річних у розмірі 1 165,19грн. за період з
06.06.2012р. по 25.03.2013р.

Господарський суд, перерахувавши 3%
річних, встановив, що вони розраховані
правильно.

Заява позивача про забезпечення позову
від 23.01.2014р. не підлягає задоволенню,
оскільки суд не знаходить підстав,
передбачених ст.66 Господарського
процесуального кодексу України.

На підставі викладеного, керуючись
ст.ст.49, 82-85 Господарського
процесуального кодексу України,
господарський суд, -

ВИРІШИВ:

Позов задовольнити повністю.

Стягнути з Приватного підприємства
"Будторг" (83057, м. Донецьк, пр. Веселий, 46,
) на користь Товариства з
обмеженою відповідальністю
"Будсервіс-Груп" (49000, м.
Дніпропетровськ, вул. Набережна
Перемоги, 42 Г, )
заборгованість за виконані підрядні
роботи за договором підряду №29/03-12/3 від
29.03.2012р. у розмірі 48 384,00 грн. (сорок вісім
тисяч триста вісімдесят чотири грн.),
пеню у розмірі 3 648,63грн. (три тисячі
шістсот сорок вісім грн. 63коп.), 3% річних
у розмірі 1 165,19грн. (одна тисяча сто
шістдесят п"ять грн. 19коп.) та 1 720,50грн.
(одна тисяча сімсот двадцять грн. 50коп.)
судового збору.

Наказ видати після набрання рішенням
законної сили.

Повне рішення складено 25.02.2014р.

Суддя В.І. Петрова