ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА СЕВАСТОПОЛЯ
РІШЕННЯ

"12" листопада 2008 р.

справа № 5020-3/134

За позовом          Управління капітального будівництва

Севастопольської міської державної адміністрації

(99011, м. Севастополь, вул. Леніна, 2)

до                    Закритого акціонерного товариства "КримНДОпроект"

(99011, м. Севастополь, вул. Демидова, 13)

про стягнення 59542,88 грн.,

Суддя Головко В.О.,

Представники сторін:

позивача –Марчук М.М., головний спеціаліст, довіреність № б7/653 від 03.06.2008,

відповідача –Дементьєв М.С., представник, довіреність № б/н від 11.11.2008.

СУТЬ СПОРУ:

Управління капітального будівництва Севастопольської міської державної адміністрації (далі –Позивач) звернулось до суду з позовною заявою до Закритого акціонерного товариства "КримНДОпроект" (далі –Відповідач) про стягнення неустойки за договором підряду № 071282 від 27.11.2007 в сумі 59542,88 грн., з яких: 28204,47 грн. –пеня за прострочення виконання робіт; 31338,41 грн. –штраф.

Позовні вимоги мотивовані неналежним виконанням відповідачем умов договору щодо строків виконання підрядних робіт.

Відповідач у відзиві на позовну заяву вважає позовні вимоги необґрунтованими, оскільки після отримання від позивача всіх вихідних даних виконав роботи у встановлений договором строк, навіть достроково.

В судовому засіданні 11.11.2008 в порядку частини третьої статті 77 Господарського процесуального кодексу України оголошувалася перерва до 12.11.2008.

Згідно зі статтями 20, 22, 811 Господарського процесуального кодексу України у судовому засіданні представникам сторін роз’яснені їх процесуальні права та обов’язки.

Розглянувши матеріали справи, дослідивши надані докази, заслухавши представників сторін, суд -

в с т а н о в и в:

Між Управлінням капітального будівництва Севастопольської міської державної адміністрації (Замовник) та Закритим акціонерним товариством "КримНДОпроект" (Підрядник) укладено договір на виконання проектної документації № 071282 від 27.11.2007 (далі –Договір).

Згідно з пунктом 1.1 цього договору Замовник доручає, а Підрядник приймає на себе зобов’язання виконати робочий проект щодо об’єкта "Транспортна магістраль від VII мікрорайону Камишової бухти до заводу "Маяк" – (ІІ черга)" відповідно до чинного законодавства України, норм і правил та в строк, передбачений цим Договором.

Замовник зобов’язується до початку робіт надати всі необхідні вихідні дані для проектування (топогеодезичні дослідження, технічні умови всіх інженерних служб міста для забезпечення життєдіяльності об'єкта та інші данні, необхідні для розробки проектної документації (п.1.3 Договору).

Згідно з пунктом 2.1 Договору початком строку розробки проектної документації відповідно до цього Договору вважається дата надходження попередньої оплати на розрахунковий рахунок Підрядника та надання Замовником всіх вихідних даних для проектування, зазначених в пункті 1.3 Договору.

Тривалість виконання робіт становить 60 календарних днів з можливою пролонгацією, яка оформлюється додатковою угодою (п.2.2 Договору).

В пункті 2.3 Договору сторони визначили, що в разі затримки надання Замовником всіх вихідних даних для проектування та затримки перерахування попередньої оплати строк закінчення виконання робіт збільшується, про що складається додаткова угода із зазначенням нових строків виконання робіт за цим Договором.

Відповідно до пункту 3.1 Договору договірна ціна за виконання робіт згідно з цим Договором підтверджується протоколом погодження договірної ціни та становить 447691,60 грн. з ПДВ.

Оплата робіт здійснюється Замовником у вигляді попередньої оплати в розмірі 100% договірної ціни, зазначеної в пункті 3.1 Договору, протягом 10 банківських днів на підставі виставленого Підрядником рахунку (п.3.4 Договору).

Відповідно до підпунктів 5.1.1, 5.1.2 пункту 5.1 Договору Замовник зобов’язується забезпечити Підрядника усіма вихідними даними, необхідними для виконання проектних робіт, та оплатити виконані роботи в строк і в обсязі, передбачені цим Договором.

Згідно з підпунктом 5.2.1 пункту 5.2 Підрядник зобов’язується виконати проектні роботи відповідно до завдання на проектування у встановлений цим Договором строк і передати їх Замовнику в порядку, передбаченому цим Договором.

За невиконання чи неналежне виконання зобов’язань, передбачених цим Договором, сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України та цього Договору. Підрядник несе відповідальність за строки виконання та якість розробки проектної документації. У випадку порушення строку виконання проектних робіт Підрядник сплачує пеню в розмірі 0,1% від вартості робіт за Договором за кожен день прострочення, а за прострочення понад 30 днів додатково сплачує штраф в розмірі 7% від вартості робіт за Договором. У випадку порушення строку оплати виконаних робіт Замовник сплачує пеню в розмірі 0,1% від вартості робіт за Договором за кожен день прострочення, а за прострочення понад 30 днів додатково сплачує штраф в розмірі 7% від вартості робіт за Договором (п.6.1, 6.2, 6.9, 6.10 Договору).

Вважаючи, що Відповідач порушив умови Договору щодо строків виконання проектних робіт, Позивач звернувся до нього з претензією, в якій просив перерахувати на рахунок Замовника пеню і штраф за прострочення виконання зобов’язань за договором.

Втім, Відповідач в добровільному порядку не перерахував витребувану Позивачем суму.

Зазначене стало причиною для звернення Позивача до суду з даним позовом.

Суд вважає позовні вимоги Управління капітального будівництва Севастопольської міської державної адміністрації необґрунтованими та такими, що не підлягають задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до пункту 4 Прикінцевих та перехідних положень Цивільного кодексу України, прийнятого 16.01.2003, та пункту 4 Прикінцевих положень Господарського кодексу України дані кодекси застосовуються до правовідносин, що виникли після набрання ними чинності, тобто після 01.01.2004.

Судом встановлено, що правовідносини між сторонами виникли після 01.01.2004, тому при вирішенні спору суд керується Цивільним кодексом України в редакції 2003 року та Господарським кодексом України.

Згідно з положеннями статті 193 Господарського кодексу України, статей 525, 526 Цивільного кодексу України зобов’язання повинні виконуватись належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог –відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться. Одностороння відмова від зобов’язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Відповідно до пункту 2.1 Договору, початком строку розробки проектної документації вважається дата надходження попередньої оплати на розрахунковий рахунок Підрядника та надання Замовником всіх вихідних даних для проектування. Таким чином, для початку перебігу строку виконання проектних робіт за цим Договором потрібні дві умови: перша –перерахування Замовником 100% попередньої оплати; друга –надання Замовником Підряднику всіх вихідних даних для проектування.

Як вбачається з матеріалів справи авансовий платіж за Договором здійснений Позивачем 13.12.2007, а останні технічні умови передані Підряднику лише 13.03.2008 та отримані ним 17.03.2008.

Отже, початком строку виконання підрядних робіт є 13.03.2008 –дата виконання обох умов, визначених в пункті 2.1 Договору.

Акт здавання-прийняття робіт за договором № 071282 від 27.11.2007 підписаний сторонами 14.04.2008, що свідчить про дострокове виконання робіт за Договором.

Таким чином, позовні вимоги Управління капітального будівництва Севастопольської міської державної адміністрації не ґрунтуються на законі, а тому задоволенню не підлягають.

Суд не приймає до уваги посилання Позивача на пункт 2.3 Договору щодо обов’язкового укладення додаткової угоди в разі затримки надання Замовником всіх вихідних даних для проектування, з огляду на таке.

Чинне господарське та цивільне законодавство України не передбачає відповідальності за неукладення додаткової угоди до договору. Не встановлено такої відповідальності і в Договорі № 071282 від 27.11.2007.

Відповідно до частини першої статті 188 Господарського кодексу України, частини першої статті 651 Цивільного кодексу України зміна або розірвання договору допускається лише за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або законом. Зміна або розірвання договору вчиняється в такій самій формі, що й договір, що змінюється або розривається, якщо інше не встановлено договором або законом чи не випливає із звичаїв ділового обороту (ст. 654 ЦК України).

Отже, для зміни договору потрібна ініціатива, принаймні, однієї сторони цього Договору. Аналіз змісту підпунктів 5.1.5, 5.2.4 Договору дає підстави вважати, що у випадку затримки в передаванні Підряднику вихідних даних, Замовник мав надіслати останньому пропозицію щодо збільшення строків виконання проектних робіт.

Проте, в будь-якому випадку Відповідач не повинен відповідати за прострочення виконання проектних робіт, оскільки як такого прострочення не сталося, роботи виконані Закритим акціонерним товариством "КримНДОпроект" у встановлений Договором строк –до спливу 60 календарних днів, визначених за правилами пункту 2.1 Договору.

Крім того, пунктом 6.6 Договору встановлено, що сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно виникло не з її вини (умислу або необережності), в тому числі, якщо воно було викликане обставинами непереборної сили.

Відповідно до статті 49 Господарського процесуального кодексу України суд відносить судові витрати на рахунок позивача.

Керуючись ст. ст. 188, 193 Господарського кодексу України, ст. ст. 525, 526, 654 Цивільного кодексу України, ст. ст. 49, 77, 82-85 Господарського процесуального кодексу України, суд -

В И Р І Ш И В:

1.          В задоволенні позову відмовити у повному обсязі.

Суддя                                                                                                              В.О. Головко

Рішення оформлено відповідно до

вимог статті 84 Господарського

процесуального кодексу України

і підписано 17.11.2008.

Розсилка:

1.          Управління капітального будівництва

Севастопольської міської державної адміністрації

(99011, м. Севастополь, вул. Леніна, 2)

2.          Закрите акціонерне товариство "КримНДОпроект"

(99011, м. Севастополь, вул. Демидова, 13)

3.          Справа

4.          Наряд