ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р І Ш Е Н Н Я

іменем України

20.08.08 р.                     Справа № 18/101пн

за позовом: Державного підприємства „Донецька вугільна енергетична компанія” м. Донецьк

до відповідача: Відкритого акціонерного товариства Державної холдінгової компанії „Донвуглереммаш” м. Макіївка, Донецької області

про спонукання виконати певні дії та стягнення 1772,06грн.

Суддя господарського суду Донецької області О.В.Овсяннікова

розглянув у відкритому судовому засіданні господарського суду справу за участю представників сторін:

від позивача: Коваленко А.С.-дов.

від відповідача: Анушкевич О.В.-дов.

Державне підприємство „Донецька вугільна енергетична компанія” м. Донецьк звернулось з позовом про спонукання Відкритого акціонерного товариства Державної холдінгової компанії „Донвуглереммаш” м. Макіївка, Донецької області виконати належним чином обов’язки за договором та стягнути з нього 1772,06грн. пені за порушення терміну виконання робіт.

В обґрунтування вимог позивач посилається на те, що відповідачем не були виконані ремонтні роботи у строк, передбачений договором, а тому він зобов’язаний виконати ці роботи та сплатити штраф.

Відповідач проти позову заперечує з посиланням на те, що устаткування було передано в ремонт несвоєчасно, що і призвело до порушення строків виконання робіт.

Розглянувши матеріали справи, вислухавши доводи та пояснення представників сторін, суд встановив наступне.

16.05.2007 року сторонами був укладений договір № 02-01/1-КР57

на капітальний ремонт гірничошахтного устаткування, згідно з п.1.1 якого позивач (Замовник) доручив, а відповідач (Виконавець) прийняв на себе зобов’язання по наданню послуг з капітального ремонту гірничошахтного устаткування.

Відповідно до п.2.3 договору Виконавець приступає до виконання робіт не пізніше 5-ти календарних днів з моменту одержання 100% оплати за послуги по ремонту.

Пунктом 3.2. договору передбачено, що виконання робіт має здійснюватися за графіком, складеним на підставі дефектного акту. При складанні графіка сторонам слід врахувати, що тривалість капітального ремонту не повинна перевищувати 3-х місяців з моменту 100% передплати за роботи.

Попередня оплата у сумі 30000,00грн. була здійснена позивачем 06.12.2007 року платіжним дорученням № 331, але устаткування було передано в ремонт лише 13.02.2008 року і при тому воно було не вкомплектованим.

21.03.2008 року устаткування було доукомплектовано і в той же день був складений дефектний акт.

Графік виконання робіт не складався і не узгоджувався, тому строк виконання ремонтних робіт не встановлений.

14.08.2008 року відремонтоване устаткування було повернуто позивачу, що підтверджується актом здачі-прийомки виконаних робіт № 44, підписаним сторонами.

Враховуючи, що графік виконання робіт не складався, строки виконання робіт не узгоджені, у суда не має підстав вважати порушеними строки виконання робіт.

Обчислення позивачем строків виконання робіт, виходячи з дати отримання відповідачем попередньої оплати, є хибним, оскільки устаткування в ремонт було передано 21.03.2008 року, а строк повернення устаткування з ремонту – 11.03.2008 року, тобто повернення устаткування з ремонту до його отримання у ремонт, є абсолютно неможливим.

Відповідно до ст. 526 Цивільного кодексу України зобов’язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог-відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Беручи до ваги, що факт порушення відповідачем строків виконання робіт позивачем не доведений, а відремонтоване устаткування повернуто, підстав для задоволення позову не має.

Керуючись ст.ст.33,43,49, ст.ст. 82,84-85 Господарського процесуального кодексу України, на підставі ст. 526 Цивільного кодексу України, суд. -

В И Р І Ш И В :

Державному підприємству „Донецька вугільна енергетична компанія” м. Донецьк у позові до Відкритого акціонерного товариства „ДХК” Донвуглереммаш” м. Макіївка, Донецької області про спонукання виконати певні дії та стягнення 1772,06грн. – відмовити.

Рішення оголошено 20.08.2008 року і набуває законної сили після закінчення десятиденного строку на його оскарження.

Суддя О.В.Овсяннікова

Рішення підписано 20.08.2008 року.

Суддя