Комплекс «Екатеринбург ЭКСПО» подорожал до 7,3 млрд рублей

Как рассказал вчера свердловский министр экономики Михаил Максимов, смета на строительство выставочного комплекса «Екатеринбург ЭКСПО» будет увеличена с 4,5 млрд рублей до 7,3 млрд рублей из-за изменений масштабов проекта. Напомним, пуск первой очереди комплекса приурочен к проведению в Екатеринбурге 14-17 июля выставки «Иннопром-2011». «Изначально планировалось, что площадь комплекса составит 90 тыс. кв. м с перспективой увеличения до 200 тыс. кв. м. Понимая, что этот комплекс строится не только под „Иннопром”, а в целом для города, причем на перспективу в 10-20 лет, план был пересмотрен, и первая очередь выросла до 150 тыс. кв. м с возможностью увеличения, а весь проект был разбит на два пусковых комплекса», — сообщил господин Максимов. В первый комплекс войдет три павильона по 10 тыс. кв. м и один на 20 тыс. кв. м, соединенные галереями, где и пройдет «Иннопром-2011». В дальнейшем будет построен современный конгресс-холл и функциональная входная группа. По его словам, финансирование будет осуществляться за счет нескольких источников: из бюджета области через «Корпорацию развития Среднего Урала», которая занимается реализацией проекта, выделяется 2 млрд рублей, еще 300 млн рублей вкладывает группа «Синара». Кроме того, область взяла кредит в Сбербанке России в размере 5 млрд рублей на 10 лет под 11% годовых. «Под этот кредит было дано поручительство со стороны ГУП «Птицефабрика „Среднеуральская”», но это временная мера. Летом будет выпущена допэмиссия акций „Корпорации развития Среднего Урала” на сумму 3 млрд рублей, и регион поручится за кредит госгарантиями на эту сумму. Осенью поручительство птицефабрики будет снято», — отметил Михаил Максимов. По его оценкам, часть комплекса, предназначенная для проведения «Иннопрома», на сегодняшний день готова на 70%. Планируется, что все работы будут завершены к середине июня.