Помощь «Пермдорстрою» в достройке перинатального центра окажут восемь компаний

Губернатор Пермского края Олег Чиркунов попросил пермские строительные компании завершить отделочные работы перинатального центра. Помощь со стороны понадобилась из-за того, что генподрядчик строительства «Пермдорстрой» не может выполнить запланированный объем работ в установленный срок. Об этом в своем блоге на wordpress написал губернатор. По его словам, согласно обязательствам перед федеральным центром, к 15 октября должны быть завершены работы по строительству перинатального центра: «По нашим внутренним планам к 1 июля должна была быть завершена общестроительная часть работ. Подрядчик, „Пермдорстрой“, заявлял о задержке на 12 дней, но в результате в этот срок не уложился». В своем блоге премьер правительства края Валерий Сухих сообщил, что соглашение заключено с руководителями ОАО «Стройпанелькомплект», ОАО «Пермский завод силикатных панелей», ООО «Строительно-монтажный трест №6», ОАО «Строительно монтажный трест №14», ООО «Век-Строй», ООО «Универсалстройпроект», ЗАО «Тех-Спектр», ЗАО «Гражданстройпроект»: «Каждый взял на себя обязательства по исполнению определенного объема работ на определенной территории. Общий пункт один. Все работы в основном должны быть закончены 31.07.2011». Строительство краевого перинатального центра в Камской долине Перми началось в 2008 году. Он будет расположен рядом с федеральным кардиоцентром. Центр родовспоможения будет рассчитан на 130 мест. Предполагалось, что строительство центра стоимостью 1,5 млрд руб. должно было завершиться в конце прошлого года. После того как краевые власти подверглись публичной критике по строительству перинатального центра со стороны премьера правительства РФ Владимира Путина, чиновники активно подключились к достройке объекта. Сдать объект чиновники пообещали в октябре 2011 года.