СПОСОБ ОБЕСПЕЧЕНИЯ И СБОРКИ БЛОКОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ ЛЕСОВ, КАЖДЫЙ ИЗ КОТОРЫХ БУДЕТ СОБРАН ИЗ ОТДЕЛЬНЫХ КОМПОНЕНТОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ ЛЕСОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ, В ЧАСТНОСТИ ДЛЯ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО ЗАВОДА

1. Способ обеспечения и сборки блоков строительных лесов, каждый из которых будет собран из отдельных компонентов строительных лесов, для строительства промышленного предприятия, в частности, нефтеперерабатывающего завода, включающий следующие этапы:
a) обеспечение трехмерного плана строительства промышленного предприятия;
b) обеспечение графика строительства промышленного предприятия с указанием отдельных секций строительства промышленного предприятия, которые необходимо реализовать одновременно и/или последовательно;
c) выбор и изображение блоков строительных лесов, которые необходимо использовать в отдельных секциях строительства промышленного предприятия, на трехмерном плане строительства;
d) определение продолжительности монтажа, необходимой для установки соответствующего блока строительных лесов;
e) определение продолжительности демонтажа, необходимой для демонтажа соответствующего блока строительных лесов;
f) разделение графика строительства на временные интервалы;
g) вычисление каждого отдельного временного интервала с учетом продолжительности монтажа и демонтажа блоков строительных лесов, соответствующего количества компонентов строительных лесов одинаковой конструкции, которые необходимо использовать одновременно;
h) определение максимального количества компонентов строительных лесов одинаковой конструкции, которые необходимо использовать одновременно во всех временных интервалах;
i) обеспечение для строительства промышленного предприятия максимального количества компонентов строительных лесов исключительно одинаковой конструкции или обеспечение максимального количества компонентов строительных лесов одинаковой конструкции, включая определенный запас компонентов строительных лесов одинаковой конструкции;
j) начало сборки блоков строительных лесов, которые необходимо использовать в соответствующей секции строительства, из компонентов строительных лесов, каждый из которых необходим для этой цели на месте выполнения работ в определенный момент времени, выбранный в зависимости от каждой указанной продолжительности монтажа, не позднее, чем до начала строительства в соответствующей секции строительства, указанный в графике строительства.
2. Способ по п. 1, согласно которому во время строительства промышленного предприятия нижеследующие этапы выполняют с интервалами, в частности, ежедневно: получение информации о текущем состоянии хода строительства промышленного предприятия и определение отклонений хода строительства от плана строительства промышленного предприятия;
адаптация графика строительства к текущему состоянию хода строительства, причем этапы 1f) и 1g) повторяют; и
увеличение определенного запаса компонентов строительных лесов одинаковой конструкции для дальнейшего строительства промышленного предприятия, если максимальное количество компонентов строительных лесов одинаковой конструкции, используемых одновременно в будущих временных интервалах адаптированного графика выполнения работ, превышает количество доступных компонентов строительных лесов одинаковой конструкции.
3. Способ по п. 1, согласно которому график строительства разделяют на равные временные интервалы.
4. Способ по п. 3, согласно которому график строительства разделяют на временные интервалы продолжительностью 8, 12 или 24 часа.
5. Способ по п. 1, согласно которому время монтажа соответствующего блока строительных лесов определяют на основании количества компонентов строительных лесов, требуемых для монтажа блока строительных лесов и/или на основании проектной высоты блока строительных лесов.
6. Способ по п. 1, согласно которому определение количества компонентов строительных лесов одинаковой конструкции, используемых одновременно во всех временных интервалах, в каждом случае осуществляют с учетом времени перемещения компонентов строительных лесов из соответствующего места выполнения работ или хранения в соответствующую секцию строительства.
7. Способ по п. 1, согласно которому на этапах d) и е) способа оценивают доступные метеорологические и/или климатические данные для географического местоположения подлежащего возведению промышленного объекта.
8. Способ по п. 1, согласно которому этапы d) и е) выполняют с учетом оценки доступного количества строительных лесов или в котором обеспечивают количество доступных строительных лесов для выполнения этапов d) и е) способа.
9. Способ по п. 1, согласно которому используют компьютерное программное обеспечение.
10. Способ по п. 9, согласно которому с помощью компьютерного программного обеспечения, а также блока передачи и приема, связанного с программным обеспечением, по меньшей мере часть строительных лесов обеспечивают посредством рабочего заказа на сборку блоков строительных лесов для соответствующей секции строительства из компонентов строительных лесов, необходимых для указанных блоков строительных лесов, в месте расположения указанной соответствующей секции строительства с помощью радиосвязи.
11. Способ по п. 9, согласно которому с помощью компьютерного программного обеспечения, а также блока передачи и приема, связанного с программным обеспечением, транспортных рабочих обеспечивают транспортным заказом для транспортировки указанных компонентов строительных лесов, требуемых для сборки указанных блоков строительных лесов, к месту расположения указанной соответствующей секции строительства с помощью радиосвязи.
12. Способ по п. 10, согласно которому прием и/или выполнение заказа подтверждают с помощью беспроводного мобильного устройства и документируют прием и/или выполнение заказа электронными средствами с помощью программного обеспечения.