ПСО «Казань» остается в игре

В Самаре не будут менять генерального подрядчика строительства стадиона к играм чемпионата мира по футболу. По словам первого вице-премьера Игоря Шувалова, им останется ПСО «Казань», но стоимость строительства вырастет почти на 1 млрд рублей. Кроме того, из-за сложной экономической ситуации в стране проект будет упрощен, что, по словам господина Шувалова, никак не помешает проведению чемпионата в Самаре. Как уточнил глава региона Николай Меркушкин, строительство можно будет удешевить, в том числе за счет экономии на внутренней отделке, в целом же «мало что изменится».

О том, что ПСО «Казань» останется генеральным подрядчиком строительства стадиона к играм чемпионата мира по футболу, в среду журналистам сообщил первый вице-премьер Игорь Шувалов.

«Продолжит строительство стадиона ПСО „Казань”, проектная документация передается Министерству спорта, она будет в тех пределах, в которых это возможно, упрощена для того, чтобы сэкономить на подрядных работах», — сказал первый вице-премьер по итогам выездного совещания на строящемся стадионе к ЧМ‑2018 в Самаре.

Игорь Шувалов пояснил, что реализовать проект в тех объемах, которые планировались изначально, сегодня невозможно. «Когда принималось решение правительством РФ о проектных работах, мы считали, что будет целесообразно, если проекты будут заказывать областные администрации. Губернатор лучше знает, чем федеральные чиновники, какой стадион построить в столице своего региона. Это было бы правильно и по сей день, если бы мы не переживали сложные экономические обстоятельства, в том числе сложности с исполнением федерального бюджета. Мы сейчас должны экономить каждую копейку, и в этих условиях необходимо построить стадион, ввести его в эксплуатацию, чтобы он достойно принял игры чемпионата мира по футболу. Но все это никак не повредит и не помешает проведению матчей чемпионата здесь», — объяснил господин Шувалов.

Губернатор Самарской области Николай Меркушкин, в свою очередь, уточнил, что сэкономить можно будет, в том числе, на внутренней отделке стадиона. «Мало что изменится, потому что основная конструкция стадиона уже практически готова. Часть зданий, которые должны построить стационарно, например, по подаче электроэнергии, будут блочные. Блочные варианты дешевле, чем капитальные сооружения. И за счет этого определенная сумма будет сэкономлена. Для нас это даже лучше: после чемпионата мира часть этих сооружений будет отсюда „выводиться”. Но могу твердо сказать: мы совместно сделаем все, чтобы стадион был качественно подготовлен к чемпионату мира», — добавил глава региона.

Игорь Шувалов также сообщил, что сметная стоимость строительства стадиона будет увеличена до 18,2 млрд руб. «Но это не та сметная стоимость, на которой настаивал подрядчик. Он называл совершенно другую сумму, значительно выше. Эта сумма, которую мы утвердили сейчас, сопоставима со стоимостью других стадионов, которые мы строим в городах, которые будут принимать чемпионат мира», — пояснил господин Шувалов.

Кроме того, первый вице-премьер сообщил, что проектную документацию всех строящихся стадионов к ЧМ‑2018 передадут Минспорту. «Хочу поддержать это решение. Проектно-сметную документацию готовят регионы, а строятся объекты на федеральные деньги. Будет намного лучше, если вся документация будет на уровне федеральных властей. Им намного проще будет работать с подрядчиками», — добавил, в свою очередь, Николай Меркушкин.

В завершение Игорь Шувалов заявил следующее: «Мы больше не считаем, что есть какие-то сложности со строительством стадиона в Самаре. Все работы будут завершены в срок».

На запрос „Ъ“ в ПСО «Казань» вчера не ответили.

Напомним, подрядчиков строительства семи стадионов к чемпионату мира по футболу 2018 года правительство России определило в конце марта 2014 года. Чтобы сэкономить время, их выбирали без конкурса, прежде всего учитывался опыт создания подобных объектов. В итоге было принято решение, что стадион в Самаре в районе Радиоцентра на 45 тыс. мест построит ООО «Производственно-строительное объединение „Казань“». Компания, зарегистрированная в марте 2002 года в столице Татарстана, построила девять объектов для Универсиады‑2013, в том числе и футбольный стадион «Казань-арена» на 45 тыс. человек.

Заказчиком строительства стадиона, который сейчас готов более чем на 50 %, является ФГУП «Спорт-инжиниринг», проект по заказу областных властей выполнил институт ТеррНИИгражданпроект.

О возможной смене подрядчика в начале мая заявило правительство Самарской области. Решение связывали с требованиями ПСО «Казань» увеличить сметную стоимость строительства до 22 млрд руб. Первоначальная стоимость оценивалась в 13,16 млрд руб., в конце мая Главгосэкспертиза утвердила смету в 17,37 млрд руб.

Депутат губернской думы, заместитель председателя комитета по строительству и транспорту Алексей Чигенев пояснил „Ъ“, что смена подрядчика — «сложный процесс, связанный с разрывом контракта и заключением нового». «Он бы мог занять по времени от полугода до года, поэтому, если думать о времени, решение о том, что ПСО „Казань“ останется генподрядчиком, является абсолютно логичным», — говорит господин Чигенев. Положительно он оценил и передачу проектной документации по стадиону в Минспорта РФ: «Тот, кто платит деньги, тот и должен быть заказчиком».