Дорожающий атом

Строительство двухблочной Нижегородской АЭС в Навашинском районе области обойдется в 240 млрд руб. и перейдет в активную фазу в конце 2014 года — правительство региона приступило к подготовке инвестиционной площадки под АЭС и сопутствующей инфраструктуры. Ранее речь шла о строительстве четырех энергоблоков общей стоимостью более 260 млрд руб. На этапе предпроектных работ рост себестоимости АЭС может быть связан с удорожанием земли, оборудования и собственно строительства, объясняют эксперты, не исключая, что смета и впредь будет корректироваться в сторону увеличения.

Вчера состоялось первое оперативное совещание по строительству Нижегородской АЭС. Новые детали проекта представил директор ОАО «Нижегородская инжиниринговая компания „Атомэнергопроект“» (НИАЭП, генеральный проектировщик станции) Валерий Лимаренко. По его словам, в этом году инжиниринговая компания продолжит работать над проектной документацией и материалами для получения лицензий на сооружение АЭС. Кроме того, планируется завершить инженерные изыскания на площадке будущего строительства, в том числе на территории будущего жилого поселка энергетиков и линейных объектов на окрестных территориях. В 2013–2015 годах компания намерена разработать полный комплект рабочей документации, построить поселок для строителей и сотрудников, инженерные сети и подготовить базу стройиндустрии, где будут производиться строительные материалы и оборудование. Собственно проектирование станции закончится в 2013 году, активное строительство начнется в конце 2014-го — начале 2015 годов. Как ожидается, первый блок АЭС будет введен в эксплуатацию в 2019 году, второй — в 2021 году.

Стоимость строительства энергоблоков и сопутствующей инфраструктуры, по словам господина Лимаренко, составит порядка 240 млрд руб. Эта сумма включает расходы на строительство двух энергоблоков АЭС, объектов производственного назначения, площадки по изготовлению стройматериалов, поселка для строителей и сотрудников, социальной и инженерной инфраструктуры, пояснили „Ъ“ в НИАЭП. «Но это лишь ориентир, окончательная стоимость будет определяться при проектировании», — подчеркивает Валерий Лимаренко.

Представленная вчера информация как по параметрам АЭС, так и по объему инвестиций в проект отличается от данных, звучавших на момент подписания соглашения между ОАО «Концерн Росэнергоатом» и правительством региона в декабре 2008 года. Тогда речь шла о строительстве четырех энергоблоков установленной мощностью не менее 1,15 тыс. МВт каждый. Инвестиции в строительство первых двух энергоблоков оценивались в 134,4 млрд руб., объекты планировалось завершить в 2016-м и 2018 годах. Строительство третьего и четвертого блоков общей стоимостью 134,3 млрд руб. должно было закончиться в 2019-м и 2020 годах.

В ноябре прошлого года федеральное правительство приняло постановление о сооружении Нижегородской АЭС с двумя энергоблоками с вводом их в эксплуатацию в 2019-м и 2021 годах. Тогда же документально была закреплена площадка под будущую АЭС — территория возле поселка Монаково в Навашинском районе. В декабре прошлого года «Росатом» заменил базовый проект для нижегородской площадки с АЭС-2006 на усовершенствованный ВВЭР-ТОИ — типовой оптимизированный и информатизированный проект двухблочной АЭС с реактором технологии ВВЭР (водо-водяной энергетический реактор).

Рост себестоимости строительства атомных электростанций на этапе предпроектных работ и проектирования может быть обусловлен увеличением стоимости земли, оборудования и самих работ по строительству, объясняют эксперты. «Кроме того, на смету проекта влияют инфляция и затраты на обеспечение безопасности АЭС, особенно после случая на «Фукусиме», когда расходы на безопасность всех АЭС были увеличены», — комментирует директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин. Увеличение стоимости проекта строительства атомной станции характерно не только для Нижегородской АЭС, отмечает эксперт. В частности, на предпроектной стадии вырос в стоимости проект АЭС «Белене», и не исключено, что в ходе проектирования и даже строительства Нижегородской АЭС смета проекта будет снова корректироваться в сторону увеличения.

Сокращение количества энергоблоков в составе Нижегородской атомной станции может быть связано с экономической или технологической нецелесообразностью, но большинство существующих или строящихся в России АЭС включают не менее четырех блоков, отмечает главный редактор независимого издания AtomInfo.Ru Александр Уваров. Не исключено, что третий и четвертый энергоблоки Нижегородской АЭС в итоге все же будут построены: хотя проектирование станции ведется с учетом размещения двух энергоблоков, мониторинг площадки под размещение станции изначально проводился для четырехблочной АЭС.