СПОСОБ ВОЗВЕДЕНИЯ КИРПИЧНЫХ СТЕН МНОГОЭТАЖНОГО ЖИЛОГО ЗДАНИЯ В ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ

Способ возведения кирпичных стен многоэтажного жилого здания в зимних условиях, включающий каменно-монтажные работы, поэтажную кладку каменных конструкций с использованием противоморозных химических добавок, отличающийся тем, что здание делят на технологические блоки по 4-5 этажей, при этом ведется параллельный строительный поток с отставанием от потока каменно-монтажных работ на один этаж, включающий монтаж стационарной системы отопления возводимого блока этажей, герметизацию помещений при установке проектных оконных и дверных блоков в соответствующие проемы стен здания и подготовку поверхности стен к началу штукатурного цикла, при этом вводят в действие систему отопления для термообработки растворного шва взведенного блока, последующий блок возводят после подачи тепла во внутренний объем возведенного блока.