В Смольном заявили, что строительные работы на Фрунзенском радиусе отстают более чем на три месяца

Отставание от сроков на Фрунзенском радиусе («фиолетовая» ветка — станции «Проспект Славы», «Дунайский проспект» и «Шушары») составляет от трех до четырех месяцев. Об этом “Ъ-СПб” сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

«Мы вынуждены констатировать, что ОАО «Метрострой» на данный момент не укладывается в производственную программу, на объекте работают всего 387 человек, из необходимых 3 тыс. Отставание на объекте составляет от трех до четырех месяцев. Соответственно, к 20 декабря текущего года станции участка Фрунзенского радиуса сданы ОАО «Метрострой» не будут»,— заявили в КРТИ.

При этом новые сроки открытия станций пока не сообщают ни в самом комитете, ни в «Метрострое».

В КРТИ также заявили, что компания не отработала аванс, выданный на строительство линии в августе, он составляет 1,8 млрд рублей. Напомним, в 2018 году цена контракта на строительство участка Фрунзенского радиуса была увеличена на 8 млрд и теперь составляет 33,9 млрд руб.

За срыв сроков ввода станций метрополитена, на ОАО «Метрострой» могут быть наложены штрафные санкции: пени за каждый день просрочки и штраф за ненадлежащие исполнение обязательств в размере 0,5% от стоимости контракта, добавили в КРТИ.

Как сообщал в начале ноября “Ъ-СПб”, вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин выразил сомнение в вводе станций Фрунзенского радиуса в срок. Вчера данную информацию еще раз подтвердили в Смольном.