«Мострансгаз» «готовит сани летом…»

«Мострансгаз» «готовит сани летом…»

Новости проектов и регионов

После многомесячной интенсивной эксплуатации газопроводов в зимних условиях для работников ООО «Мострансгаз» наступает не менее ответственный весенне-летний период, в течение которого требуется выполнить огромный объем работ по подготовке газотранспортных объектов к очередной зиме. Таким образом, для газовиков значение известной русской пословицы «готовь сани летом, а телегу зимой» остается актуальным круглый год.

Ход подготовки объектов ООО «Мострансгаз» к осенне-зимней эксплуатации 2004–2005 гг., в числе других важных вопросов, рассмотрел Координационный Совет Общества на своем 4-ом заседании, прошедшем на базе Таманского Управления эксплуатации газопроводов под председательством Генерального директора Общества А. С. Голубничего. Подготовка охватывает широкий комплекс проведения планово — предупредительных работ, различных видов внутритрубной диагностики, выполнение плана капитального ремонта и реконструкции объектов газового хозяйства.

Директор по производству Б. М. Буховцев в своем докладе подробно доложил, какие из запланированных работ уже завершены, по каким качество и сроки выполнения не вызывают сомнений, а по каким появившееся отставание может стать причиной немалых трудностей и потому требует незамедлительной реакции и мобилизации дополнительных сил и средств. Особенно это касается проведения работ на линейной части магистральных газопроводов, объектах электрохимзащиты, подготовки газораспределительных и компрессорных станций, подземных хранилищ газа, энерго- , водо- и теплоснабжения к работе в зимних условиях.

По мнению докладчика, выполнение графика идет без серьезных сбоев. Так, несмотря на начальный этап подготовительной работы, газовики успели отремонтировать и сдать в эксплуатацию более 21 км газопроводов, что составляет третью часть от запланированных. Проведено обследование 20 подводных переходов (35 ниток) при плане 196 (266 ниток). План капитального и среднего ремонта газоперекачивающих агрегатов (ГПА) выполнен почти на 30 процентов, а это — 23 ГПА из 72 запланированных на год.

Диагностическое обследование выполнено на 14 газораспределительных станциях (ГРС) из 74 запланированных. Стабильно выполняются мероприятия по телемеханизации, подготовке электрооборудования ПС, КТП, ячеек ЗРУ, а также в части КИПиА.

По ходу обсуждения Генеральный директор ООО «Мострансгаз» А. С. Голубничий внес некоторые коррективы по срокам и последовательности выполнения планово– предупредительных, диагностических, ремонтных и других работ и обязал должностных лиц, включая своих заместителей и директоров по направлениям деятельности, впредь строго придерживаться утвержденных «Газпромом» программ, связанных с подготовкой к осенне–зимней эксплуатации газопроводов.

Служба по связям с общественностью и работе с регионами ООО «Мострансгаз»

Последние новости по теме