Атомные ледоколы скинутся на дно

Правительство в срочном порядке нашло 4 млрд руб. на дноуглубление в Обской губе для терминала «Утренний», о выделении которых президента РФ просил глава и совладелец НОВАТЭКа Леонид Михельсон. Средства будут сняты с программы строительства трех атомных ледоколов. Как утверждают в «Росатоме» и подтверждают источники “Ъ”, близкие к Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), на постройке ледоколов это не должно отразиться, так как сроки их сдачи уже перенесены. Но в госкорпорации ожидают, что средства будут возмещены при корректировке бюджета с 2021 года.

Как стало известно “Ъ”, в правительстве нашли 4 млрд руб., которые нужны для дноуглубительных работ в Обской губе в 2019 году в интересах терминала «Утренний» НОВАТЭКа. По предложению «Росатома» деньги будут перенаправлены со строительства головного ледокола «Арктика» и двух серийных «Сибирь» и «Урал», рассказали “Ъ” источники, знакомые с ситуацией. По их словам, соответствующее решение направлено президенту Владимиру Путину вице-премьером Максимом Акимовым.

Представитель господина Акимова Сергей Извольский подтвердил “Ъ” факт отправки письма, отказавшись от дополнительных комментариев. В «Росатоме» “Ъ” подтвердили перенос 4 млрд руб. со строительства трех атомных ледоколов на дноуглубление для «Утреннего». Срок сдачи ледоколов сдвинулся вправо, в связи с чем высвободились средства, пояснили в госкорпорации,— чтобы деньги не возвращать в бюджет, их было решено перенаправить. Еще 2 млрд руб. на дноуглубление планируется направить в 2020 году. Деньги будут возмещены «Росатому» за счет средств бюджета с 2021 года, надеются там. В ОСК отметили, что строительство таких сложных объектов, как ледоколы, особенно требует своевременного и ритмичного финансирования.

Однако в данной ситуации для Балтийского завода (ведет строительство трех атомных ледоколов) гораздо важнее увеличение итоговой суммы контракта по ледоколам с учетом повышения НДС до 20%, заключили в ОСК (подробнее о проблеме см. “Ъ” от 29 марта).

В Минпромторге “Ъ” сообщили, что не получали предложений по переносу средств со строительства ледоколов. Источники “Ъ” утверждают, что фактически перераспределение средств было согласовано и зафиксировано в постановлении правительства от 24 апреля о переносе сроков сдачи трех ледоколов. Согласно документу, «Арктика» должна быть сдана в 2020 году, «Сибирь» в 2021 году и «Урал» в 2022 году. Стоимость строительства головного ледокола — 37 млрд руб., из которых ранее на 2019 год было заложено 4,3 млрд, а на 2020-й — ничего, так как ледокол уже должен был быть сдан. Теперь на 2019 год заложено 2,3 млрд руб., а на 2020 год — 1,9 млрд руб. На «Сибирь» бюджет потратит 41,1 млрд руб., из которых в 2019 году будет выделено 2,5 млрд руб., (в прошлой редакции 4,7 млрд руб.), в 2020 году — 2,2 млрд руб. (4,1 млрд руб.), а в 2021 году — 4,1 млрд руб. Схожие корректировки предусмотрены и для «Урала».

Как сообщал “Ъ”, в конце февраля глава и совладелец НОВАТЭКа Леонид Михельсон в своем обращении к президенту просил поручить правительству в срочном порядке выделить из бюджета 4 млрд руб. на дноуглубление (см. “Ъ” от 1 марта). В письме отмечалось, что для своевременного запуска первой линии «Арктик СПГ 2» в конце 2022 года соответствующие работы необходимо начать в 2019 году, заложив необходимые расходы при ближайшей корректировке бюджета. Теперь в НОВАТЭКе “Ъ” сообщили, что президентом и правительством «даны все необходимые поручения для своевременного финансирования строительства объектов федеральной инфраструктуры терминала "Утренний" и морского подходного канала в Обской губе Карского моря, в том числе связанные с финансированием работ в 2019 году, за счет средств бюджета». В то же время сейчас, согласно плану развития инфраструктуры, в рамках проекта «Севморпуть» на строительство терминала «Утренний» и реконструкцию морского канала в Обской губе заложено 152,6 млрд руб., в том числе 112 млрд руб. из бюджета, большая часть которых не подтверждена.