Реконструкцию аэропорта в Орле отложили из-за замечаний госэкспертизы к проекту

Реконструкцию аэропорта в Орле отложили из-за замечаний госэкспертизы к проекту

В Орле завершение реконструкции аэропорта Южный перенесли с 29 декабря 2023 года на 8 октября 2024-го в связи с изменением проекта из-за замечаний госэкспертизы. Об этом «Ъ-Черноземье» рассказали в правительстве региона.

«Заданием на проектирование объект был определен как посадочная площадка. Однако, в соответствии с действующими нормами Российской Федерации на проектирование объектов авиационной инфраструктуры, необходимо выполнить комплекс проектных работ для аэропорта гражданской авиации. В связи с этим экспертами был выдан большой объем замечаний, что потребовало внесения существенных изменений в проект и повлекло увеличение сроков исполнения контракта [на проектирование и реконструкцию]»,— рассказали в облправительстве.

В правительстве Орловской области также сообщили, что направили НАО «Ирмаст-Холдинг» как подрядчику претензии за просрочку сроков разработки проектно-сметной документации и получения положительного заключения госэкспертизы. Согласно порталу госзакупок, московская компания дважды оштрафована за просрочку исполнения обязательств контракта — на 944,3 тыс. руб. в августе 2023 года и на 2,3 млн руб. в ноябре 2023-го.

Ранее увеличение стоимости реконструкции аэропорта с 1 млрд до 1,4 млрд руб. в правительстве региона объяснили уточнением сметной документации на этапе проектирования. Средства выделены из федерального бюджета.

В 1990-х аэропорт в Орле был базовым для ныне разорившейся авиакомпании «Трансаэро». В 2000 году регулярные рейсы из Орла в Москву прекратились. В 2010-м объект был исключен из госреестра гражданских аэродромов РФ. С этого времени региональные власти уже несколько раз безуспешно предпринимали попытки восстановить его или найти другое использование для площадки.

Подробнее о реконструкции аэропорта в Орле — в материале «Ъ-Черноземье».

Читайте нас в Telegram

и во ВКонтакте