ТГК-4 пошла на мировую

ТГК-4 решила без суда договориться с генподрядчиком по строительству новых мощностей на Калужской, Дягилевской и Ливенской ТЭЦ — ЗАО "Центр научно-технических инноваций энергетики" (ЦНТИ). Подрядные договоры по этим станциям будут расторгнуты, а судебное разбирательство по возврату аванса в размере 974 млн руб., выплаченного ЦНТИ, будет прекращено. Однако ввод новых мощностей в любом случае уже просрочен, а кто и когда будет достраивать эти объекты, неизвестно.

В понедельник совет директоров ТГК-4 рассмотрит вопрос об одобрении расторжения трех договоров с ЗАО ЦНТИ. Как сообщил "Ъ" глава ТГК-4 Евгений Абрамов, все соглашения уже подготовлены к подписанию. По его словам, для их одобрения необходимо консолидированное голосование акционеров и "Системного оператора". На данный момент ЦНТИ уже не ведет никаких работ по подряду, отметил топ-менеджер. Источник "Ъ", близкий к ТГК-4, сообщил, что генкомпания примет выполненные ЦНТИ работы, не будет требовать возврата аванса и заберет из суда свой иск на 974 млн руб. Однако опоздание с введением мощностей уже неизбежно: сроки, изначально установленные для этих инвестпроектов, уже прошли.

О конфликте между ЦНТИ и ТГК-4 стало известно 17 июля, когда генкомпания подала в арбитражный суд Москвы иск "о неисполнении обязательств по договорам", предметом иска была заявлена сумма 974 млн руб., выплаченная подрядчику в качестве аванса по строительству Калужской, Дягилевской и Ливенской ТЭЦ.

ЦНТИ — эта малоизвестная на рынке компания, получившая подряды в ТГК-4 еще в 2007 году. Господин Абрамов подчеркивает, что ЦНТИ выиграл тендер "при другом составе акционеров" (ONEXIM Holdings Ltd, владеющий сейчас 50% голосующих акций генкомпании, стал ее основным акционером в 2008 году). Данных о ЦНТИ, кроме сведений, внесенных в ЕГРЮЛ при его регистрации в 2005 году, практически нет, телефон, указанный в этом реестре, не функционирует. При этом все упоминающиеся в открытых источниках контракты ЦНТИ связаны только с ТГК-4 и были заключены во времена РАО "ЕЭС России". Источник "Ъ" на энергорынке отметил, что, по его сведениям, ЦНТИ сейчас проходит процедуру ликвидации.

ЦНТИ еще к октябрю 2008 года должен был реконструировать газовую турбину на 30 МВт на Калужской ТЭЦ (стоимость проекта 900 млн руб.), установить на Дягилевской ТЭЦ парогазовые мощности на 188 МВт (6,3 млрд руб.) и построить к концу июля этого года газотурбинную установку на 31 МВт на Ливенской ТЭЦ (1,3 млрд руб.). Но на всех трех объектах работы до июля 2009 года были лишь в начальной стадии. При этом, по словам Евгения Абрамова, по проектам Дягилевской и Ливенской ТЭЦ были проавансированы закупки турбин и начаты проектные работы, а для Калужской ТЭЦ было закуплено оборудование и начаты работы по устройству фундамента.

Неспособность подрядчика выполнить работу не является сейчас системной проблемой для энергетической отрасли, считает Александр Селезнев из "Уралсиба". По его мнению, после прихода новых инвесторов чаще могут возникать вопросы, связанные с ценой договоров, которые заключались предыдущим менеджментом. Елена Юшкова из компании "Ак Барс Финанс" считает, что ситуации, когда подрядчик не выдерживает сроков строительства, возможны и в будущем, но добавляет, что сейчас, когда ряд энергокомпаний пересматривает свои инвестпрограммы в сторону уменьшения, подрядчики будут больше держаться за имеющиеся у них контракты.