"Звездочку" подвели поставщики

Передаче Министерству обороны до конца 2015 года ракетного крейсера "Маршал Устинов", стоящего на ремонте в Северодвинске, помешали недооценка заказчиком объема работ и проблемы с поставками, утверждают в Объединенной судостроительной корпорации (ОСК). Подрядчик, АО "Центр судоремонта "Звездочка"", передаст корабль ВМФ не ранее второго полугодия 2016 года. Причем, по словам собеседника "Ъ", сроки еще могут сдвинуться. Для модернизации до сих пор не поставлено все необходимое оборудование, а строительство отдельных агрегатов продолжается.

Сроки передачи ВМФ ракетного крейсера "Маршал Устинов" сдвинулись на вторую половину 2016 года из-за комплекса проблем, от поставок контрагентов до изначальной недооценки объема работ. Еще в начале года представители северодвинского акционерного общества "Центр судоремонта "Звездочка"", на котором ремонтируется и модернизируется корабль, заявляли о проведении ходовых испытаний в третьем квартале текущего года и передаче судна Министерству обороны в четвертом квартале.

Однако сроки пришлось перенести почти на год. Согласно сообщению предприятия, сегодня корабль проходит швартовые испытания, следовательно, к заводским ходовым испытаниям еще не приступал. Выход в открытое море, по словам собеседника "Ъ" в ОСК, состоится не ранее июня 2016 года. Соответственно, министерство получит ракетный крейсер не ранее второй половины следующего года. При этом собеседник отметил, что сроки передачи "могут сместиться вправо", так как некоторые проблемы остаются нерешенными. Например, для ремонта и модернизации корабля до сих пор не поставлено все необходимое оборудование. "На сегодня закрыт больший объем поставок. Значительные проблемы возникли из-за того, что оборудование длительного цикла изготовления было поставлено со значительными задержками", — объяснил он.

По словам собеседника из Центра судоремонта, проблемы с поставками затрагивали механическую часть и электронику. К примеру, предприятие долгое время не могло получить турбогенератор с петербургского Пролетарского завода. "Один из основных турбогенераторов был демонтирован, и мы долгое время ждали замены. Другой подрядчик почти на год затянул установку магистрального кабеля. Соответственно, сроки удлинились", — сказал он.

Директор по маркетингу Пролетарского завода Виктор Дымов подчеркнул, что договорные обязательства перед "Звездочкой" выполнены. По его словам, со "Звездочкой" заключен договор и дополнительное соглашение, которое продлевает срок поставки. О причинах заключения допсоглашения господин Дымов предпочел не рассказывать.

Параллельно начавшимся швартовым испытаниям идет достройка нескольких агрегатов корабля, которые впоследствии будут смонтированы на крейсер, добавил собеседник в ОСК. По его словам, модернизация коснется замены электронной начинки, управляющих систем и компонентной базы вооружения крейсера: "Электронно-лучевые дисплеи будут заменены на плазменные, замена ждет и микропроцессоры".

Отдельной проблемой остается невозможность доступа сотрудников предприятия к документации на корабль: ""Маршал Устинов" был построен в начале 1980-х годов в украинском Николаеве. Вся документация осталась в филиале проектанта корабля на Украине".

Кроме того, реальные объемы ремонтных работ "более чем вдвое превысили планируемые". Корабль был передан заводу в июле 2011 года. Из-за затянувшихся согласований ремонтных ведомостей и прочих документов ремонт начался только в 2012 году. "С 2010 года с предприятием заключали контракты на сервисное обслуживание. И лишь в 2014 году, когда стало ясно, что масштабы ремонта выходят за рамки сервисного обслуживания, с предприятием заключили новый контракт — на модернизацию и ремонт", — сказал собеседник в корпорации.

Он отказался назвать сумму контракта, сказав лишь, что счет в нем идет на миллиарды рублей.

В пресс-службе ОСК заявили, что прием корабля министерством во второй половине 2016 года согласован заказчиком. "Корабль будет передан ВМФ России во второй половине 2016 года. Этот срок утвержден заказчиком и зафиксирован в соответствующем постановлении правительства РФ от 2015 года. Обусловлен такой срок большим дополнительным объемом работ по модернизации радиоэлектронных систем крейсера", — пояснили в пресс-службе.

Сумму контракта в пресс-службе также отказались назвать: эта информация является закрытой. "На сегодняшний день на крейсере проведен большой объем ремонтно-восстановительных работ: завершен ремонт пятого и шестого газотурбогенераторов, ведется установка крышек сходных люков, ремонт палуб, наружная окраска корабля", — сообщили на предприятии.

Ракетный крейсер "Маршал Устинов" относится к кораблям проекта 1164, по которому также были построены флагманы Черноморского и Тихоокеанского флота "Москва" и "Варяг". Еще один крейсер — "Украина" — должен был стать четвертым в серии, но остался недостроенным. В 2013 году в СМИ появилась информация о том, что по завершении работ на "Маршале Устинове" на "Звездочке" приступят к ремонту "Москвы" и "Варяга". Также появлялась информация о передаче "Маршала Устинова" Тихоокеанскому флоту — возможно, на замену "Варягу", который в это время будет стоять в Северодвинске. Однако, пока работы по первому крейсеру не завершены, говорить о загрузке предприятия новыми заказами преждевременно.

Ракетный крейсер "Москва" принимает участие в военной операции в Сирии, прикрывая российскую авиабазу Хмеймим с помощью радаров и дальнобойного комплекса ПВО. В начале недели стало известно, что "Варяг" сменит "Москву" возле побережья арабской республики по окончании российско-индийских военно-морских учений "Индра".