ФОКи не выходят на финиш

Администрация Нижнего Новгорода обратилась в суд за расторжением концессионного соглашения с фирмой «Регион-НН», которая не построила два физкультурно-оздоровительных комплекса в Нижегородском и Сормовском районах. За несостоявшийся проект в Нижегородском районе мэрия насчитала почти 122 млн руб. убытков. В компании «Фирст-НН», которая является учредителем концессионера, просят бюджет рассчитаться за другой ФОК, построенный в Приокском районе, и сомневаются, что власти найдут новых инвесторов на проекты замороженных ФОКов. Добавим, что Приокский ФОК, сдача которого откладывается уже два года, власти обещают открыть в конце февраля, но пуско-наладка оборудования опять упирается в финансовый вопрос.

Директор департамента строительства администрации Нижнего Новгорода Юрий Щеголев сообщил журналистам, что неисполненные концессионные соглашения с ООО фирма «Регион-НН» на строительство двух ФОКов расторгаются по суду. В областном арбитражном суде есть иск от администрации Нижнего Новгорода, касающийся расторжения соглашения от 5 июня 2014 года и взыскания с концессионера 121,9 млн руб. (85,9 млн руб. ущерба и 36 млн руб. неустойки). Как пояснили „Ъ“ в мэрии, они намерены взыскать часть бюджетных средств, вложенных в проект ФОКа на ул. Родионова (Нижегородский район). По законсервированному проекту ФОКа на пр. Кораблестроителей в Сормове будут «сопоставимые суммы» ущерба.

Напомним, в 2014 году фирма «Регион-НН» обязалась по концессии построить два ФОКа и зарегистрировать их в муниципальную собственность, окупая затраты за счет концессионных платежей из бюджета. Однако оба проекта из-за финансовых проблем концессионера не раз сдвигались по срокам и в итоге были заморожены. В ФОК на ул. Родионова инвестор вложил 80 млн руб., сделав свайное поле и ростверк. Начатый в Сормовском районе проект также сделан на уровне нулевого цикла. Обе стройки были законсервированы до лучших времен, пока в бюджетах не найдут денег на их достройку, либо не привлекут новых частных инвесторов.

Руководство фирмы «Регион-НН» было недоступно для комментариев. Гендиректор ООО «Фирст-НН» (компания-учредитель фирмы «Регион-НН») Александр Калиничев вчера затруднился прокомментировать иск мэрии к дочерней фирме, но покритиковал администрацию за то, что она до сих пор не расплатилась за ФОК, построенный компанией на ул. Тропинина в Приокском районе Нижнего Новгорода. «За Приокский ФОК нам администрация должна заплатить порядка 500 млн руб. Если эти деньги поступят в ближайшее время, будет возможность вырулить из процедуры банкротства. Мы строили его на заемные средства и должны банкам. Объект сдан, акты подписаны, но денег от администрации нет. Они получили ФОК, а мы в штопоре», — посетовал господин Калиничев. Напомним, в июне 2006 года «Фирст-НН» вошел в процедуру банкротства на стадии наблюдения, и сейчас арбитражный суд рассматривает требования кредиторов. Со ссылкой на то, что должник ведет хозяйственную деятельность, арбитражный суд отказал временному управляющему Елене Шуваловой в аресте средств на счетах компании.

Александр Калиничев также сообщил „Ъ“, что сомневается, что городские власти найдут инвесторов на проекты в Нижегородском и Сормовском районах, так как экономические условия сильно изменились с 2014 года, когда затевался этот проект.

Что касается ФОКа на ул. Тропинина, несмотря на то, что он построен, пока нет ясности, когда именно он откроется для посетителей. Юрий Щеголев сообщил, что ориентировочно Приокский ФОК откроется в конце февраля, но точную дату назвать затруднился. По информации источника „Ъ“ в администрации города, проблемы с открытием ФОКа также косвенно связаны с долгами. Необходима пуско-наладка поставленного по гарантии сложного оборудования (система замораживания искусственного льда на катке и другие), однако субподрядчики, не получившие оплаты, не горят желанием заниматься этим вопросом. На оперативном совещании глава администрации Нижнего Новгорода Сергей Белов также не добился от подчиненных четкого ответа, когда заработает Приокский ФОК. Сити-менеджер, раздраженный этой ситуацией, попросил на этой неделе организовать ему встречу с подрядчиком, чтобы разобраться с проблемой.

Отметим, что в декабре 2016 года депутаты заксобрания Нижегородской области внесли поправки в бюджет, касающиеся финансирования строительства социальных объектов в Нижнем Новгороде. В рамках договоренностей губернатора с депутатами так называемого «городского лобби» на эти цели было добавлено около 1,2 млрд руб., в том числе 450 млн руб. заложили на оплату строительства ФОКа на ул. Тропинина. Почему эти деньги пока не дошли до строителей, и предстоит выяснить чиновникам.