Космодром Восточный вошел в критическую стадию

Сегодня вице-премьер Дмитрий Рогозин проинспектировал стройку космодрома Восточный, потребовав от Федерального агентства по специальному строительству (Спецстрой) привлечь к работам все людские ресурсы. Он констатировал, что сейчас наступила «критическая стадия» и судьба первого пуска с космодрома в декабре 2015 года целиком и полностью зависит от усилий самих строителей.

В последний раз вице-премьер приезжал на Восточный 3 марта. Тогда он подверг Спецстрой жесткой критике, назвав агентство ответственным за срыв сроков и потребовав назначить на космодроме полномочного представителя и создать оперативный штаб. Сегодня господин Рогозин констатировал, что «сейчас все те люди, которые до сих пор сидели в Москве и в Хабаровске, согласовывали разного рода бумаги, теперь находятся на космодроме». Он отметил, что обстоятельства вынуждают бывать на стройплощадке чаще, чем планировалось. «Сейчас наступил самый критический момент, когда мы понимаем: либо строители могут предпринять усилия и восстановят координацию среди своих собственных подрядчиков и субподрядчиков, либо они этого не сделают, что скажется на сроках выполнения работ на космодроме,— заявил вице-премьер.— Я исхожу из первого варианта».

Как сообщал ранее “Ъ”, по состоянию на 11 февраля строительная готовность по объектам космодрома составляла не более 52% (по оценкам Федерального космического агентства). Там утверждали, что работы не ведутся на таких критически важных объектах, как комплекс по эксплуатации районов падения и комплекс по переработке строительных отходов и ТБО; по системе телекоммуникационного обеспечения и объектам системы безопасности космодрома. Кроме того, до конца строительства в 2015 году генподрядчик планирует выполнить строительно-монтажные работы на сумму 57,1 млрд руб., притом что контракты заключены на 92,3 млрд руб.: в космическом агентстве говорили, что «35,2 млрд руб. к выполнению даже не планируются». В Спецстрое утверждали, что наращивают количество работников на Восточном (сейчас там находится около 10 тыс. человек) и оценивали строительную готовность космодрома в 80%.

Напомним, что «точка невозврата» в стройке объектов Восточного наступит уже 30 марта — об этом уже заявлял замдиректора Центра эксплуатации наземной и космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) Андрей Охлопков, уточняя, что одной из основных проблем является монтажно-испытательный корпус ракеты-носителя «Союз-2» (отставание составляет более 50 дней). Руководитель оперативно-технической группы ЦЭНКИ Елена Торопова сообщила, что из-за отставания сроков по сдаче помещений космодрома под монтаж сотрудники центра вынуждены сократить сроки своих работ в два раза, чтобы успеть к контрольной дате пуска первой ракеты. «На некоторых объектах отставание по срокам доходит до 300 дней, мы свои монтажные работы сократили в два, а где-то — в три раза. Мы не можем ужать технологическое время, потому что у нас есть определенная циклограмма для пуско-наладочных и автономных испытаний»,— заявила она агентству «Интерфакс», добавив, что сокращение сроков возможно только по механическим работам, которые производят монтажники ЦЭНКИ.

Как строят космодром Восточный

В 2015 году у России впервые с момента распада СССР должен появиться свой космодром — Восточный. Но чем меньше времени остается до первого пуска, тем больше вскрывается проблем, ставящих под угрозу сроки ввода Восточного в строй. Большинство вопросов вызвано постоянными конфликтами между заказчиком (Роскосмос) и генподрядчиком (Спецстрой РФ). Читайте подробнее