Руководить строительством Нововоронежской АЭС-2 будет нижегородская структура «Росатома»

Генпроектировщик и подрядчик строительства Нововоронежской АЭС-2 (НВ АЭС-2) — московское ОАО «Атомэнергопроект» (АЭП) — будет передан под управление нижегородской объединенной компании ОАО «НИАЭП» — ЗАО «Атомстройэкспорт» (НИАЭП-АСЭ). Обе компании входят в «Росатом». Причиной стал срыв АЭП сроков запуска первого энергоблока НВ АЭС-2 — единственного объекта, на котором компания ведет непосредственно строительство: ввод блока перенесен с конца 2014 года на начало 2015-го. Между тем третий блок Ростовской АЭС, где аналогичные работы выполняло НИАЭП-АСЭ, будет сдан уже в нынешнем году вместо запланированного 2015-го. «Несмотря на то что на базе АЭП уже фактически шло формирование инжинирингового дивизиона (компания получила в свой контур управления семь предприятий, выполняющих строительно-монтажные работы на отраслевых стройках), практика показала, что НИАЭП-АСЭ более эффективно», — пояснил первый замгендиректора «Росатома» Александр Локшин. «Вопрос о том, останется ли АЭП генподрядчиком проекта или же его сменит непосредственно НИАЭП-АСЭ, продолжает прорабатываться», — уточнил „Ъ“ источник в «Росатоме». Гендиректор АЭП Марат Мустафин уже покинул свой пост, вместо него врио стал его первый заместитель Леонид Егоров. Нововоронежская АЭС-2 возводится с 2008 года. Объем инвестиций в первые два энергоблока оценивается в 220 млрд руб.