Ледовая арена на контроле депутатов

Фото: Пресс-служба ЗС НСО

Сегодня члены комитета Законодательного собрания по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и тарифам обсудили возведение ледовой арены. Вопрос в повестку профильного комитета внепланово внес депутат Сергей Конько. Накануне стройку с проверкой посетил заместитель генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин. Правоохранитель указал на неукоснительное соблюдение сроков и обязал привлечь к возведению объекта новых рабочих.

Ввести в эксплуатацию ледовую арену в Новосибирске планируют к 1 ноября 2022 года. Об этом заместителю генпрокурора РФ Дмитрию Демешину сообщил директор по строительству подрядной организации ООО «Элинальфа» Денис Синюк.

Депутат ЗС НСО Сергей Конько

Фото: Пресс-служба ЗС НСО

«Появилась информация, что сроки ввода в эксплуатацию переносятся с октября на ноябрь. Следующая информация — что необходимо усилить работу на объекте и привлечь туда дополнительных людей. Привлечение дополнительных людей проблематично за счет того, что подрядным организациям выплачено где-то 30% от выполненных ими работ. Кроме того, государственная экспертиза до конца еще не закончена, не все еще пройдено, то есть работы выполняются, а экспертизы нет»,— заявил на комитете Сергей Конько. По его словам, после сдачи ЛДС не все подрядные компании смогут выплатить заработную плату рабочим.

Как отметил Евгений Покровский, депутаты контролируют строительство арены и неоднократно посещали объект, однако вопрос с выплатой заработной платы должны решать компетентные органы.

И. о. министра строительства Новосибирской области Алексей Колмаков сообщил, что во время строительства ледовой арены ведомство столкнулось с рядом факторов, которые оказали значительное влияние и на стоимость объекта, и на сроки его возведения. «Мы хапнули не только COVID, рост цен на строительные материалы, но и санкционные ограничения на поставку оборудования. Начиная с марта нам пришлось менять оборудование из США, Франции, Германии и ряда других стран. Это все происходит в ручном режиме. Сроки переноса ввода в эксплуатацию обусловлены как раз этой причиной — заменой большого объема импортного оборудования на аналоги»,— рассказал он.

Невыплата зарплаты у генподрядчика с подрядными организациями сформировалась в 2020 и 2021 годах, все свои обязательства правительство региона перед генподрядчиком выполнило в 100% объеме, добавил представитель ведомства. «Сейчас идет корректировка проектной документации, и я думаю, она будет последней и связана с оборудованием. Плюс корректировка обусловлена дополнительным объемом работ, которые установлены уже в период проведения строительно-монтажных работ. Все меры мы к этому объекту принимаем»,— сообщил замминистра.

Заместитель председателя комитета по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам Вадим Агеенко

Фото: Пресс-служба ЗС НСО

Проблему с невыплатой зарплаты необходимо решить, отметили депутаты. «Ранее губернатор области обратился к застройщикам с просьбой оказать помощь с рабочими. На арене действительно большой объем отделочных работ. Фирмы, в свою очередь, направили туда свои бригады, однако генподрядчик из Кемерова перестал платить, поэтому возникло напряжение, и заместитель генпрокурора приехал, чтобы в этом разобраться. Я думаю, вопрос скоро решится»,— сообщил журналистам после заседания комитета заместитель председателя Вадим Агеенко.

Ледовая арена на 10,5 тыс. зрителей в Новосибирске возводилась к молодежному чемпионату мира по хоккею (МЧМ). Однако Международная федерация хоккея (IIHF) на внеочередном заседании отменила проведение МЧМ в России, перенеся его в Канаду. Власти Новосибирской области заявили, что, несмотря на перенос чемпионата, объект будет сдан в срок. В конце января вице-губернатор Новосибирской области Роман Теленчинов говорил журналистам, что ввод объекта планируется к октябрю. «Отставания от графика больше нет. У нас есть согласованный всеми сторонами график с вводом объекта в эксплуатацию до 1 октября 2022 года. Этот график будет выполнен полностью»,— говорил он.

Строительство многофункциональной ледовой арены осуществляется в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография». Шестиэтажный комплекс ледовой арены общей площадью 55 тыс. кв. м будет включать в себя основную арену на 10,5 тыс. зрителей и тренировочную арену с трибунами на 200 зрителей. Также здесь будут спортивный, тренажерный залы, спортивные раздевалки для команд, офисы делегаций и необходимые вспомогательные помещения.