ОЦЕНИВАНИЕ РИСКА ПРИ ОПЕРАЦИЯХ БУРЕНИЯ И ЗАКАНЧИВАНИЯ СКВАЖИНЫ

1. Способ оценивания риска при заканчивании скважины, содержащий этапы, на которых:
получают, используя входной интерфейс, затраты времени ниже роторного стола и множество параметров скважины на промысле для одного или нескольких плановых спусков;
определяют, используя по меньшей мере один процессор, одно или несколько значений непродуктивного времени, которые соответствуют одному или нескольким плановым спускам, на основании параметров скважины на промысле;
образуют, используя по меньшей мере один процессор, распределение непродуктивного времени и распределение затрат времени ниже роторного стола с помощью одного или нескольких испытаний по методу Монте-Карло; и
выводят, используя графический дисплей, результаты модели переноса риска, основанные на суммарных затратах времени НРС со стороны ниже роторного стола и распределении непродуктивного времени, полученного в результате одного или нескольких испытаний по методу Монте-Карло.
2. Способ по п. 1, в котором некоторое количество испытаний по методу Монте-Карло пользователь подает в качестве входного параметра.
3. Способ по п. 1, в котором распределение непродуктивного времени основано на параметре частоты наступления связанного с непродуктивным временем события и параметре уровня серьезности непродуктивного времени, связанного с одним или несколькими плановыми спусками.
4. Способ по п. 3, в котором параметр частоты наступления связанного с непродуктивным временем события является функцией параметра конфигурации компоновки низа бурильной колонны.
5. Способ по п. 3, в котором уровень серьезности непродуктивного времени является функцией параметра размера ствола скважины, параметра глубины, параметра длины пробуренной скважины и параметра максимального изменения направления ствола скважины, связанных с одним или несколькими плановыми спусками.
6. Способ по п. 3, в котором уровень серьезности непродуктивного времени для каждого планового спуска умножают на бинарную частотную функцию, чтобы вычислить распределение непродуктивного времени.
7. Способ по п. 1, в котором в результатах модели переноса риска учитывают конкретную страну или промысел на основании коэффициента модификатора местоположения.
8. Способ по п. 1, в котором результаты модели переноса риска образуют степень будущего риска, которой оценивается характеристика непродуктивного времени в будущем.
9. Способ по п. 1, в котором модель переноса риска содержит непродуктивное время на суше и шельфе.
10. Способ по п. 1, в котором в модели переноса риска результаты модели переноса риска преобразуют из связанного с непродуктивным временем риска в финансовый риск.
11. Устройство для оценивания фактического времени простоя на основании операций бурения при использовании модели переноса риска, содержащее:
нетранзиторную память;
процессор, связанный с нетранзиторной памятью, при этом процессор получает исполняемые компьютером инструкции, сохраняемые в нетранзиторной памяти, которые при исполнении процессором побуждают устройство выполнять следующее:
принимать множество промысловых параметров, которые соответствуют множеству плановых спусков, через входной интерфейс;
определять связанный с непродуктивным временем риск для каждого из плановых спусков на основании промысловых параметров;
получать суммарный связанный с непродуктивным временем риск при использовании одного или нескольких испытаний по методу Монте-Карло; и
выводить суммарный связанный с непродуктивным временем риск через пользовательский интерфейс, при этом некоторое количество испытаний по методу Монте-Карло принимается через входной интерфейс.
12. Устройство по п. 11, в котором связанный с непродуктивным временем риск основан на параметре частоты наступления связанного с непродуктивным временем события и параметре уровня серьезности непродуктивного времени, связанных с одним или несколькими плановыми спусками.
13. Устройство по п. 12, в котором параметр частоты, наступления связанного с непродуктивным временем события является функцией параметра конфигурации компоновки низа бурильной колонны.
14. Устройство по п. 12, в котором уровень серьезности непродуктивного времени является функцией параметра размера ствола скважины, параметра глубины, параметра длины пробуренной скважины и параметра максимального изменения направления ствола скважины, связанных с одним или несколькими плановыми спусками.
15. Устройство по п. 12, в котором уровень серьезности непродуктивного времени для каждого планового спуска умножается на частотную бинарную функцию для вычисления распределения непродуктивного времени.
16. Устройство по п. 11, в котором в результатах связанного с непродуктивным временем риска учитывается конкретная страна или промысел на основании коэффициента модификатора местоположения.
17. Устройство по п. 11, в котором результаты связанного с непродуктивным временем риска содержат непродуктивное время на суше и шельфе.
18. Система, содержащая:
входной интерфейс;
пользовательский интерфейс;
процессор, связанный с входным интерфейсом и пользовательским интерфейсом, при этом процессор принимает исполняемые компьютером инструкции, сохраняемые в памяти, которые при исполнении процессором вызывают следующее:
прием множества промысловых параметров, которые соответствуют множеству плановых спусков, через входной интерфейс;
определение связанного с непродуктивным временем риска для каждого из плановых спусков на основании промысловых параметров;
получение суммарного связанного с непродуктивным временем риска при использовании одного или нескольких испытаний по методу Монте-Карло; и
вывод суммарного связанного с непродуктивным временем риска через пользовательский интерфейс,
при этом некоторое количество испытаний по методу Монте-Карло принимается через входной интерфейс.
19. Система по п. 18, в которой связанный с непродуктивным временем риск основан на параметре частоты наступления связанного с непродуктивным временем события и параметре уровня серьезности непродуктивного времени, связанных с одним или несколькими плановыми спусками.
20. Способ, система и устройство для магнитного обнаружения оборудования, внешнего по отношению к скважинной трубе до выполнения определенных показанных и описанных скважинных работ.