Не ударить в лед лицом

Не ударить в лед лицом

Стоимость строительства ЛДС в Новосибирске увеличилась с 20,7 до 22,5 млрд рублей

Стоимость ледовой арены, станции метро и еще восьми объектов, которые должны появиться в Новосибирске к молодежному чемпионату мира по хоккею (МЧМ), выросла до 22,5 млрд руб. В начале года КСП оценивала затраты в 20,7 млрд руб. В региональном минстрое объяснили рост стоимости повышением цен на стройматериалы и оборудование, добавив, что корректировка сметы только началась — общее подорожание может составить до 30%. Вместе с нехваткой иностранных рабочих рост цен на материалы уже привел к отставанию от графика работ. Ледовая арена, которую необходимо сдать до осени 2022 года, выполнена на 46%. Эксперты строительной отрасли предупреждают, что оговоренные 30% могут не покрыть продолжающийся рост цен.

Министерство строительства Новосибирской области корректирует смету строительства объектов к МЧМ по хоккею, который должен пройти в Новосибирске и Омске с 26 декабря 2022 года по 6 января 2023 года. По словам регионального министра строительства Ивана Шмидта, общая стоимость проекта на данный момент превышает 22,5 млрд руб. (федеральный бюджет — более 8 млрд руб., областной — 14,2 млрд руб.). Она увеличилась после пересчета затрат по двум контрактам на строительство ледовой арены. «Скорее всего, удорожание будет еще большим, потому что цены растут. Я думаю, что и стоимость арены мы будем корректировать еще неоднократно, потому что увеличение цен на материалы, механизмы и ресурсы составляет до 40% с начала года»,— уточнил господин Шмидт „Ъ-Сибирь“. В июле правительство области вслед за изменением федерального законодательства утвердило распоряжение, которое позволяет увеличить смету этого проекта на 30%. Каждое изменение в смету должно проходить через экспертизу. «Заключен практически первый в РФ договор с Главгосэкспертизой на экспертное сопровождение корректировки проекта поэтапно»,— пояснил Иван Шмидт, выступая в четверг на сессии заксобрания региона.

О проведении МЧМ в Новосибирске стало известно в мае 2018 года. Позже часть матчей было решено перенести в соседний Омск. Для проведения чемпионата в Новосибирске будет построена ледовая арена на 10,5 тыс. зрителей. Генподрядчиком строительства было выбрано московское ООО «Элинальфа». Часть строительных работ началась в 2018 году. На начало 2021 года, по данным отчета Контрольно-счетной палаты (КСП), общая стоимость строительства десяти спортивных и инфраструктурных объектов составляла 20,7 млрд руб. (7,4 млрд руб. — федеральное финансирование,13 млрд руб. — областное, 98 млн руб. — бюджет Новосибирска и 105,2 млн руб. — внебюджетные источники). Из них на ледовую арену приходилось 10,2 млрд руб.

Еще одной проблемой при реализации проекта, по словам министра, является нехватка рабочей силы, начавшаяся с оттока трудовых мигрантов из-за пандемии. По его данным, сейчас на объекте трудятся около 500 рабочих. В планах на октябрь — увеличить их количество до 700 человек. При этом потребность составляет около 1–1,2 тыс. человек, сказал министр. Летом на участке работали студенческие отряды, но с началом учебного года прекратили. Сейчас к работам привлечены около 50 осужденных.

Иван Шмидт сообщил, что работы по строительству на данный момент выполнены на 46%. Отставание от первоначального графика составляет от четырех до шести месяцев. Он пояснил, что основной задачей сейчас является закрытие теплового контура арены, которое будет проводиться нестандартно — путем отсечения отдельных сегментов. «Я думаю, что это позволит нам как раз выполнить те работы, которые необходимы, чтобы ввести объект в срок. Пока сомнений в том, что мы его введем, нет»,— сказал он.

Присутствовавшие на сессии депутаты также не сомневаются, что объект удастся сдать в срок. «Имиджевая потеря будет огромная, если не будет у нас чемпионата. Положение будет таким перед Москвой, что нам уже никто никогда ничего не даст»,— сказал заместитель председателя комитета заксобрания по строительству, ЖКХ и тарифам Вадим Агенко. Он также предложил привлекать к работам больше осужденных. Зампредседателя комитета заксобрания по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности Валентин Сичкарев отметил, что проект «нельзя не выполнить даже по морально-этическим соображениям». «Мы же понимаем, что по внешней повестке нашу страну ставят в такое положение, что мы должны мобилизоваться и показать всему миру то, на что мы способны. По советской истории: когда касалось престижа Родины — разбивались в кровь. Тут на карту поставлен престиж страны»,— добавил он.

Политолог Алексей Макаркин считает, что региональные власти задействуют все ресурсы, чтобы успеть в срок и не допустить вынужденного вмешательства федерального центра. «Это событие, которое сорвать нельзя. Тем более в ситуации, когда в международной федерации хоккея на льду недавно сменился президент — Люк Тардиф. Новому руководству международной федерации нужно показать, что Россия может провести чемпионат во всей красе. Начинать с каких-то шероховатостей было бы глубоко неправильно”»,— считает господин Макаркин. Одним из вариантов помощи, по словам политолога, может стать участие в реализации проекта военно-строительных сил Минобороны.

Эксперты строительной отрасли подтверждают, что стоимость издержек на стройматериалы продолжит увеличиваться и в следующем году. Гендиректор ГК «Смарт инжинирс» Хусейн Плиев отмечает, что стройматериалы выросли в цене по некоторым позициям с начала года на 80–100%. Наиболее заметно росли и продолжают расти в цене металл (включая трубы и металлические двери), оборудование для лифтов, арматура, пиломатериалы, кирпичные изделия, продукция стекольных заводов и бетон, который с начала этого года подорожал на 25%. «Риски удорожания проекта ЛДС более чем на 30%, на мой взгляд, велики. Большая часть придется на стройматериалы (бетон, металл) и рабочих»,— считает эксперт.