Минздрав расторгает

Министерство здравоохранения Башкирии добилось в суде расторжения контракта с генеральным подрядчиком реконструкции корпуса уфимской городской клинической больницы №21 (ГКБ №21) ЗАО «Валстрой». Истец заявлял, что подрядчик не выполнил строительные работы в срок. Компания, выигравшая контракт стоимостью 46,7 млн руб. в ноябре 2011 года, в срыве сроков обвиняет заказчика.

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд Челябинска удовлетворил жалобу минздрава республики и ГКБ №21 по иску к генподрядчику ЗАО «Валстрой».

Истцы просили суд расторгнуть госконтракт на реконструкцию здания лечебного корпуса городской больницы для размещения в нем приемно-диагностического отделения и регионального сосудистого центра. Контракт стоимостью 46,7 млн руб. был заключен в ноябре 2011 года. Завершить работы подрядчик должен был до 31 марта 2012 года. В июле башкирский арбитраж признал контракт «незаключенным», поэтому не стал его расторгать.

Как следует из материалов суда, представители истцов настаивали, что «Валстрой» не закончил в срок строительные работы и не сделал это на момент подачи иска в феврале текущего года.

Ответчик не согласился с претензиями, переложил ответственность на минздрав и администрацию ГКБ. Как заявил в суде представитель «Валстроя», нарушение сроков «обусловлено неисполнением встречных обязательств со стороны заказчика»: проектная документация была получена после истечения срока выполнения работ по контракту — в апреле 2012 года. Разрешение на строительство, оформленное в январе того же года, истекло в ноябре и не было продлено. Работы, выполненные на объекте, «Валстрой» оценил в 15 млн руб.

• ЗАО «Валстрой» зарегистрировано в декабре 1999 года в селе Верхнеяркеево. Уставный капитал компании — 90 тыс. руб. По данным портала Kartoteka.ru, собственниками компании являются физические лица. По данным финансовой отчетности, в 2011 году при выручке «Валстроя» 18,3 млн руб. убыток составил 97 тыс. руб. С 2011 по 2013 год, указано в Kartoteka.ru, компания заключила 14 госконтрактов общей стоимостью 119,7 млн руб., большинство из которых — на реконструкцию республиканских больниц и поликлиник.

Апелляционная инстанция, в свою очередь, признала контракт заключенным и даже частично исполненным, но все равно расторгла его, сославшись на то, что «Валстрой» нарушил сроки.

Это не единственный иск республиканских медучреждений к «Валстрою» о расторжении с ним госконтрактов. В январе арбитражный суд Башкирии расторг договор компании с республиканской детской клинической больницей. Решения первой инстанции подтвердили в апелляции и кассации. В настоящее время продолжается слушание по иску ГКБ №21, которая пытается расторгнуть контракт от апреля этого года.

Генеральный директор ЗАО «Валстрой» Линарис Адгамов вчера заявил „Ъ“, что намерен обжаловать решение апелляции. «Мы не готовы мириться с таким отношением к себе. Я считаю, что с нами расторгают контракты, потому что я не иду на поводу у определенных лиц, которые просят, чтобы я передал выполнение работ субподрядным организациям»,— отметил он.

В пресс-службе министерства здравоохранения Башкирии вчера от комментариев воздержались, мотивировав это отсутствием руководства ведомства.

Старший партнер группы правовых компаний «Интеллект-С» Роман Речкин полагает, что «апелляционная инстанция не обосновала, почему неисполнение госконтракта в данном случае является существенным». «Однако вероятность отмены судебных актов минимальна, поскольку по общему правилу кассационный суд не исследует фактические обстоятельства дела и не переоценивает доказательства, проверяя только правильность применения закона»,— заявил юрист.