ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРФЕЙС ДЛЯ ПЛАНИРОВАНИЯ НАЗНАЧЕННЫХ РЕСУРСОВ

1. Способ отображения задач рабочего проекта, в котором задачи отображаются в линейном представлении по времени для каждого ресурса, которому назначаются одна или более задач, причем способ содержит этапы, на которых:
предоставляют электронное изображение (105) планирования ресурсов для отображения одной или более задач (145, 150, 155) рабочего проекта;
предоставляют строку в отображении (105) планирования ресурсов для каждого из ресурсов (130, 135, 140), которым могут назначаться одна или более задач (145, 150, 155);
принимают в отображение (105) планирования ресурсов выбранную задачу (150), назначенную выбранному ресурсу (135); и
если выбранная задача (150), принятая в отображение (105) планирования ресурсов, приводит к избыточному выделению для выбранного ресурса (135) при заданном начальном времени, перемещают одну или более других расположенных в настоящее время в этой строке задач (155), которые могут быть выполнены после принятой выбранной (150) задачи, на более поздние начальные времена, соответствующие этим одной или более другим задачам (155), чтобы предотвратить избыточное выделение.
2. Способ по п.1, в котором этап, на котором принимают в отображение планирования ресурсов выбранную задачу, назначенную выбранному ресурсу, включает в себя этап, на котором принимают вставку выбранной задачи в строку в отображении планирования ресурсов, ассоциированную с выбранным ресурсом.
3. Способ по п.2, в котором этап, на котором принимают в отображение планирования ресурсов выбранную задачу, назначенную выбранному ресурсу, включает в себя этап, на котором принимают вставку выбранной задачи в позиции на строке в отображении планирования ресурсов, ассоциированной с выбранным ресурсом, в соответствии с заданным начальным временем для выбранной задачи.
4. Способ по п.1, в котором этап, на котором принимают вставку выбранной задачи, включает в себя этап, на котором принимают задачу из меню незапланированных задач в отображение планирования ресурсов.
5. Способ по п.1, который содержит этап, на котором, если выбранная задача, принимаемая в отображение планирования ресурсов, приводит к избыточному выделению для выбранного ресурса при заданном начальном времени, предоставляют графическую индикацию избыточного выделения для выбранного ресурса при заданном начальном времени.
6. Способ по п.5, который дополнительно содержит этапы, на которых:
принимают выбор графической индикации;
добавляют дополнительную строку под строкой в отображении планирования ресурсов, ассоциированной с выбранным ресурсом; и
отображают задачу, вызывающую избыточное выделение, в этой дополнительной строке, чтобы обеспечить графическое представление избыточного выделения выбранного ресурса.
7. Способ по п.6, который дополнительно содержит этап, на котором принимают перемещение задачи, вызывающей избыточное выделение, на другой ресурс для урегулирования избыточного выделения.
8. Способ по п.1, который дополнительно содержит этап, на котором принимают перемещение задачи, в настоящее время назначенной первому ресурсу и в настоящее время расположенной в строке в отображении планирования ресурсов, ассоциированной с первым ресурсом, на строку в отображении планирования ресурсов, ассоциированную со вторым ресурсом, для переназначения задачи, в настоящее время назначенной первому ресурсу, на второй ресурс.
9. Способ по п.8, который дополнительно содержит этап, на котором отображают отображение планирования ресурсов, причем задача, в настоящее время назначенная первому ресурсу, теперь назначена второму ресурсу.
10. Способ по п.1, который дополнительно содержит этап, на котором размещают неназначенную задачу в строке в отображении планирования ресурсов, которая не соотносится с ресурсом, причем неназначенная задача размещается с учетом нужного начального времени.
11. Способ по п.10, который дополнительно содержит этап, на котором принимают перемещение неназначенной задачи на строку в отображении планирования ресурсов, ассоциированную с нужным ресурсом, для назначения неназначенной задачи нужному ресурсу.
12. Способ по п.1,
в котором совокупность задач, содержащихся в отображении назначения ресурсов, иерархически связаны друг с другом;
в котором, по меньшей мере, одна задача находится на первом уровне ассоциированного проекта; и
в котором другие задачи находятся на одном или более нижних уровнях ассоциированного проекта.
13. Способ по п.12, который дополнительно содержит этап, на котором обеспечивают отображение отображения планирования, показывая только те задачи, которые занимают выбранный иерархический уровень по отношению к другим задачам ассоциированного проекта.
14. Способ по п.13, который дополнительно содержит этапы, на которых:
принимают выбор другого иерархического уровня для просмотра задач, занимающих этот другой иерархический уровень; и
обеспечивают отображение отображения планирования, показывая только те задачи, которые занимают этот другой иерархический уровень.
15. Способ отображения задач рабочего проекта, причем способ содержит этапы, на которых:
предоставляют электронное отображение (105) планирования ресурсов для отображения одной или более задач (145, 150, 155) рабочего проекта;
предоставляют строку в отображении (105) планирования ресурсов для каждого из ресурсов (130, 135, 140), которым могут назначаться одна или более задач (145, 150, 155);
принимают в отображение (105) планирования ресурсов одну или более выбранные задачи (150, 155), назначенные первому ресурсу (135);
отображают одну или более выбранные задачи (150, 155) в линейном представлении по времени в строке в отображении (105) планирования ресурсов, ассоциированной с первым ресурсом (135);
предоставляют возможность перемещения данной задачи (155) из строки в отображении (105) планирования ресурсов, ассоциированной с первым ресурсом (135), на вторую строку в отображении (106) планирования ресурсов, ассоциированную со вторым ресурсом (140), для назначения данной задачи (155) второму ресурсу (140); и
отображают отображение (105) планирования ресурсов, показывая данную задачу (155), размещенную во второй строке, ассоциированной со вторым ресурсом (140).
16. Способ по п.15, который содержит этап, на котором, если перемещение данной задачи на вторую строку в отображении планирования ресурсов, ассоциированную со вторым ресурсом, для назначения данной задачи второму ресурсу приводит к избыточному выделению для второго ресурса в начальное время, ассоциированное с данной задачей, перемещают одну или более в настоящее время размещенных во второй строке других задач, которые могут быть выполнены после данной задачи, на более поздние начальные времена, соответствующие этим одной или более другим задачам, чтобы урегулировать избыточное выделение.
17. Способ по п.15, который содержит этапы, на которых, если перемещение данной задачи на вторую строку в отображении планирования ресурсов, ассоциированную со вторым ресурсом, для назначения данной задачи второму ресурсу приводит к избыточному выделению для второго ресурса в начальное время, ассоциированное с данной задачей, предоставляют в отображении планирования ресурсов графическую индикацию избыточного выделения для второго ресурса, и предоставляют возможность ручного перемещения данной задачи на другой ресурс для урегулирования избыточного выделения.
18. Способ по п.17, в котором этап, на котором предоставляют возможность ручного перемещения данной задачи, включает в себя этапы, на которых:
принимают выбор графической индикации;
добавляют дополнительную строку под строкой в отображении планирования ресурсов, ассоциированной со вторым ресурсом; и
отображают задачу, вызывающую избыточное выделение, в этой дополнительной строке, чтобы обеспечить графическое представление избыточного выделения второго ресурса.
19. Способ по п.15, который дополнительно содержит этап, на котором назначают резервную задачу данному ресурсу в отображении планирования ресурсов, причем резервной задаче присваивается продолжительность и трудозатраты в процентном выражении, при этом резервная задача планируется параллельно одной или более другим задачам, так что продолжительность этих одной или более других задач учитывает продолжительность и трудозатраты в процентном выражении, присвоенные резервной задаче.
20. Машиночитаемый носитель, содержащий исполняемые компьютером инструкции, которые при исполнении на компьютере выполняют способ отображения задач рабочего проекта, который содержит этапы, на которых:
предоставляют электронное отображение (105) планирования ресурсов для отображения одной или более задач (145, 150, 155) рабочего проекта;
предоставляют строку в отображении (105) планирования ресурсов для каждого из ресурсов (130, 135, 140), которым могут назначаться одна или более задач (145, 150, 155);
принимают в отображение (105) планирования ресурсов одну или более выбранные задачи (150, 155), назначенные первому ресурсу (135);
отображают одну или более выбранные задачи (150, 155) в линейном представлении по времени в строке в отображении (105) планирования ресурсов, ассоциированной с первым ресурсом (135); и
предоставляют возможность перемещения неназначенной или незапланированной задачи (155) в отображение (106) планирования ресурсов и в строку в отображении (106) планирования ресурсов, ассоциированную с нужным ресурсом (140), для назначения неназначенной или незапланированной задачи (155) нужному ресурсу (140).