Инфография поточных методов строительства с применением сетевыx циклограмм

ВЕСТНИК 2/2009

ИНФОГРАФИЯ ПОТОЧНЫХ МЕТОДОВ СТРОИТЕЛЬСТВА С ПРИМЕНЕНИЕМ СЕТЕВЫХ ЦИКЛОГРАММ

В.М. Лебедев

МГСУ

В проектировании поточного строительства широко используется информационная графика (инфографика) для наглядного изображения (визуализации) промежуточных и окончательных результатов планирования. Использование достижений инфографии -науки об информационной графике весьма актуально при возрастающей сложности проектов и методов их реализации.

В современных условиях широкое использование получают диалоговые (интерактивно-графические) системы, позволяющие человеку при выработке организационных и технологических решений вести разговор с ЭВМ на естественном языке машинной графики, возможности которой в корне меняют общепринятую методику решения задач организационно - технологического проектирования и управления ходом работ. Творческое начало, вносимое человеком, умноженное на способность ЭВМ быстро и безошибочно обрабатывать огромное количество информации, выдавать ее в компактной графической форме главное преимущество автоматизированных систем проектирования и управления [1]. Компьютерно-графическая поддержка основывается на отображении планируемых результатов организационно-технологического проектирования и управления в виде планов- графиков (ПГ), т.е. эскизов, схем, планов, разрезов, картограмм, диаграмм, гистограмм, двухмерных и других графиков, позволяющих количественно и качественно оценить жизнеспособность и эффективность результатов функционирования автоматизированных систем в строительстве.

На основе системотехники строительства, машинной графики и геометрического моделирования сформировалась инфография - научно- практическая дисциплина и направление инженерной деятельности. Значительный вклад в становление инфографии внесли труды В.О. Чулкова [2, 3] и его учеников.

Инфография призвана облегчить преодоление сложности в разработке и внедрении организационно - технологической документации проектов поточного строительства (III 1С), сопряженной со многими факторами (сложность объектов и множество участников строительства, разнородность ресурсов, многокритериальность и вероятностный характер производства и т.д.). Поэтому правомерно стремление использовать для решения таких задач человеко- машинные, в том числе интерактивно-графические системы [4].

Сетевые циклограммы организационно-технологических моделей строительства были предложены С.Н. Булгаковым в 1970г. [5]. Сетевая циклограмма наглядно отображает развитие строительных процессов во времени и пространстве, позволяет использовать средства вычислительной техники для контроля и управления ходом строительства. Исходной моделью для построения сетевой циклограммы служит циклограмма строительного потока по возведению объекта. В нее довносятся элементы сетевых моделей: работы, ожидания, зависимости, события, пронумерованные в соответ-

2/2009 ВЕСТНИК

ствии с организационно-технологической последовательностью их свершения. Цифровая шифровка событий и работ позволяет хранить в памяти компьютерной техники информацию о материально-технических средствах, продолжительности и стоимости строительства, что позволяет оперативно контролировать и корректировать ход выполнения строительно-монтажных работ. Расчетом сетевых циклограмм по известной методике расчета сетевых графиков [6] на любой стадии строительства определяются все данные о работах сети, аналогичные данным, которые получают при расчете обычных сетевых графиков.

Для организации строительного потока на объекте необходимо выявить отдельные технологические узлы или участки (захватки, ярусы) с законченным технологическим циклом возведения. Дифференциация объекта на технологические узлы и участки производится до размеров, позволяющих обеспечить фронт работ для оптимально-минимального числа исполнителей с одновариантной технологической последовательностью выполнения работ. Технология и организация строительно-монтажных работ на этом узле, участке прорабатываются на технологических нормалях, где приводятся: состав процессов, входящих в комплекс для получения готовой продукции (узла, участка); степень расчленения процессов; последовательность их выполнения на узле, участке; возможность совмещения отдельных процессов на одном узле, участке без нарушения технологии и снижения производительности труда; необходимые технологические перерывы, их место и продолжительность, а также продолжительность каждого процесса на участке. Далее строится сетевая циклограмма производства работ на этом узле, участке. На основе технологических нормалей и сетевых циклограмм строительства узлов, участков разрабатываются объектные технологические нормали и сетевые циклограммы строительства.

Сетевые циклограммы были адаптированы автором при разработке и внедрении проектов поточного строительства на годовые программы строительных организаций.

Проекты поточного строительства включали в себя:

- объектные сетевые циклограммы на строительство 27-, 60-, и 90- квартирных жилых домов;

- сводные графики (сетевые циклограммы) поточного строительства на годовые программы;

- графики движения машин и механизмов;

- графики движения рабочей силы на строительстве домов;

- директивные графики освоения капитальных вложений;

- объектные диаграммы освоения капитальных вложений.

Проектирование комплексных потоков осуществлялось на основе объектных потоков. Однотипность домостроения позволяла выделить в каждой серии домов ячейку этаж-секцию, повторяющуюся на всех домах. На производство СМР одной этаж-секции составлялась технологическая нормаль, где работы выполнялись в четкой определенной технологической последовательности до полного завершения (табл. 1).

На основе разработанных технологических нормалей и сетевых циклограмм (рис.1.) возведения ячеек этаж-секций с учетом правильной технологии, организации строительства и соблюдения правил техники безопасности проектировались объектные сетевые циклограммы, отображающие развитие строительных процессов во времени и в пространстве (рис.2.).

Технологическая нормаль совмещенного производства каменных и монтажных работ на 1 -м этаже-захватке

№п/п Нпимено&ание процесса!) Объем роНот Трудоемкость чел-час Исполнители Машины Продолжит смен дни

0 I 1 I I 3

смены

[дюн. К-бо Проф Наин. К-бо 2 1 2 1 2 1 2

1 КппОт нар и бнцтр стен 1 яр *3 28 В 13.32 Каменщик КВ-Ю01 и 1 1

2 К/юдка нар и бнутр ат2щс 28.8 13.32 Каменщик КБ-Ю0.1 Я 1 1

3 К/юдка нар и Шрр стенЗяр 1 н 28.8 332 Каменщик К5-Ю0.1 % 1 1 л • * <- • п -1-

4 Моншп/ш) перекрытия лм и ппп ш 22А 193/0А6 монтажник ткепояш КВ-Ю0.1 4 1 06

1 1 1

5 ЗалЛсаиМпш перекрыш 100 м/п 1.58 1.26 ниша* ПЯ2ЯИНХ №-т1 Ь 1 03

6 Подача кщшча т] шп М 2.38 Такелажник К6Ю0.1 2 1 1.19  1 • г Г1  < •  1  < 1 Л  1 1 1 г г» - л 1  1 1 п п 1 1 1 1 л 1 1 1 1 1 1 1 <

7 Подача растВора 3 н 216 2 Такелажник КЬ-100.1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 J 1 1 1 J 1 1 1 J J I 1 1 J 1 1 -1 1

в Устройства и разборка подмостей ЮмЗ кладки 5.8 0.83 яжшхнх ХБ-Ш1 1 1 0.21 -1 • л

9 Разгрузка материалов ЮО т 172.8 112 ютхлк иш КЕ-Ш1 í 1 28  • 1 -

2/2009

ВЕСТНИК _МГСУ

пере- КРЬ/Т ш

1 .....* ь

ш ! 1

2 /

_____»

ш Г 1

1 71 ¿(Г

ф/ > г 1 2 1 2

.лкл I ! 3

Рис. 1. Сетевая циклограмма возведения одной этаж-захватки: 0-1, 11-13, 22-24- подача раствора и кирпича; 2-3, 12-14, 23-25- кирпичная кладка стен и перегородок; 6-7, 17-18- установка подмостей; 28-29- разборка подмостей; 4-5, 8-9, 15-16, 19-20, 26-27- разгрузка материалов; 9-10, 20-21, 34-35- подача кирпича на следующую ярусо-захватку; 30-31- монтаж плит перекрытия, лестничных маршей и площадок; 32-33- заливка швов плит перекрытия

Рис. 2. Объектная сетевая циклограмма строительства 5-ти этажного 4х секционного крупнопанельного жилого дома: 0-1-земляные работы; 1-2-ус-тройтсво фундаментов; 2-5, 5-7, 7-9, 911, 11-13- возведение коробки 1,2,3,4,5 этажей; 3-4-6-8-10-12-14-спецработы (сантехнические, электромонтажные); 13-15-устройство кровли; 14-17-19-21-23-25-отделочные работы на 5,4,3,2,1 этажах; 16-18-20-22-24-26-ус-тановка сан.тех. приборов, электроарматуры; 2-3,15-16 орг.тех.зависимости

ВЕСТНИК 2/2009

На них видно в любое время место нахождения исполнителей (бригады, звена): в каком подъезде, на каком этаже и в какой организационно-технологической последовательности осуществляется строительство домов. Для формирования годовых программ строительно-монтажных организаций (СМО) и проектирования комплексных потоков застройки кварталов и микрорайонов по участкам объектные сетевые циклограммы укрупнялись и на них показывались начала, работы и окончание работ спецпотоков на объектах (рис. 3.).Годовые комплексные потоки строились по наиболее критическому объектному потоку - возведению коробок зданий. В дальнейшем, в периоде внедрения возможно было оперативное переустройство потоков по любому специализированному потоку.

в V я я 0 да во я во я т а ш а по

Рис. 3. Укрупненная объектная сетевая циклограмма: 0-2- работы нулевого цикла; 2'-13- возведение коробки здания; 3-14- специальные работы (сантехнические, электромонтажные); 13'-15-устройство кровли; 14'-25-отделочные работы; 16-26- установка сантехприборов и электроарматуры; Ф, К, С1 , Кр , От , С2 - буквенные обозначения спец. потоков

Формирование годовых комплексных потоков и их количество определялось в зависимости от мощности СМО. В соответствии с сформированными годовыми комплексными потоками строились графики потребности на годовые программы СМО в материально-технических ресурсах и финансировании.

На период внедрения в течение года укрупненные объектные сетевые циклограммы (рис. 3.) делались в виде полосок шириной 4-5 см.

Годовая программа стройорганизации выполнялась в виде планшета, слева по вертикали обозначались строительные участки, объекты, по горизонтали обозначалось время (рис. 4.). Полоски объектных сетевых циклограмм первоначально временно закреплялись согласно сформированным годовым комплексным потокам с возможностью перемещения - «плавания» в горизонтальном направлении по сетке времени. Это давало возможность ежемесячно оперативно в течение короткого времени перестроить состав, очередность комплексных потоков в соответствии со сложившейся ситуацией по финансированию, людским и материально-техническим ресурсам и другим факторам, далее осуществлялся расчет месячных планов- заданий.

Выводы

Проектирование организационно-технологических моделей строительства объектов следует начинать с разработки технологических нормалей и сетевых циклограмм возведения пространственных ячеек конструктивных элементов с одновариантной технологической последовательностью.

Разработку организационно-технологических моделей строительства объектов следует вести поэтапно от меньшего к большему: ярусо-захватка, конструктивный элемент (ярус), строительный объект.

По возможности следует производить укрупнение сетевых циклограмм согласно правил СПУ

2/2009

ВЕСТНИК _МГСУ

Рис. 4. Планшет годовой программы строительной

организации с «передвижными» объектными

циклограммами: Ф-спец.потоки нулевого цикла; К-спец.потоки по возведению коробок зданий; С1 - потоки сантехнических и электромонтажных работ(черновая разводка); Кр - спец.по-

токи кровельщиков; От -спец.потоки отделочников; С2 - спец.потоки установки сантехнических приборов и электроарматуры

Применение сетевых циклограмм для инфографии при проектировании и управлении ходом строительства объектов и комплексов рекомендуется для всех уровней управления низшего, среднего, высшего.

Библиографический список

1. Гусаков A.A. Основы проектирования организации строительного производства (в условиях АСУ). - М.: Стройиздат, 1977.-285с.

2. Чулков В.О. Инфография: Курс лекций. - ч. 1,2 М.: МИСИ, 1991. - 451с.

3. Переустройство. Организационно-антропотехническая надежность строительства. Серия «Ин-фографические основы функциональных систем» (ИОФС) Под ред. В.О.Чулкова. - М.: СвР - АРГУС. 2005. - 304с., ил.

4. Гусаков A.A. Системотехника строительства. М.: Стройиздат, 1993.- 368с.: ил.

5. Булгаков С.Н. Исследование и разработка методов контроля и регулирования процесса поточного возведения промышленных зданий. Автореферат дис. к.т.н. Харьков,1970.

6. Лебедев В.М. Системотехника поточных методов строительства: монография /Белгород: Изд-во БГТУ им. В.Г.Шухова, 2006.- 208 с.

Рецензент: д.т.н., проф. С.М. Яровенко, МГАКХиС