«Самара Арену» подвинули к чемпионату

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о переносе сроков ввода в эксплуатацию стадиона «Самара Арена», который строится к играм чемпионата мира по футболу, с 2017‑го на 2018 год. В правительстве Самарской области пояснили, что такое решение не отразится на сроках выполнения работ на объекте. Они, как и планировалось, будут завершены в декабре 2017 года, а продление сроков необходимо для получения всей необходимой документации на ввод стадиона в эксплуатацию.

Постановление правительства РФ о переносе сроков ввода в эксплуатацию стадиона «Самара Арена», который строится к играм чемпионата мира по футболу 2018 года, с 2017‑го на 2018 год было подписано премьер-министром Дмитрием Медведевым 17 апреля. Документ был опубликован вчера на официальном интернет-портале правовой информации. В каком конкретно месяце объект планируется сдать в эксплуатацию, не сообщается.

Напомним, строительство стадиона в Самаре ведется на территории Радиоцентра в границах Московского, Ракитовского, Волжского шоссе, Ташкентской и Демократической улиц с 2014 года. Ввести в эксплуатацию арену планировалось в декабре 2017 года. Осенью прошлого года стало известно об отставании в монтаже металлоконструкций стадиона. Тогда в эфире телеканала «Матч ТВ» Виталий Мутко заявил, что по темпам строительства «Самары Арены» есть вопросы у ФИФА: на тот момент, по его словам, это был единственный стадион, который находится в «красной зоне».

В ноябре господин Мутко лично посетил площадку, где ведется строительство «Самара Арены». По итогам своего визита вице-премьер сообщил, что за последние два-три месяца виден «колоссальный прогресс» в части строительства стадиона. Однако, по его словам, на тот момент сохранялось полуторамесячное отставание по монтажу металлоконструкций.

Для того, чтобы выйти на проектные сроки, подрядчик строительства стадиона — ПСО «Казань», в том числе, увеличил штат рабочих. Недавно в интервью „Ъ“ вице-губернатор Самарской области Александр Фетисов говорил, что на площадке работают более 2000 человек и 137 единиц техники. До конца месяца количество рабочих планируется увеличить до 2,5 тыс. человек.

«По-прежнему существует небольшое отставание от графика по монтажу металлоконструкций, но оно не критическое. В работе задействованы шесть кранов большой грузоподъемностью. На монтаже металлоконструкций заняты 400 человек и более 30 кранов. Из 96 блоков на опоры установили более 50 элементов конструкции», — рассказывал господин Фетисов.

По последним данным на 5 апреля, на 100  % смонтированы наружные тепловые сети стадиона, монолитные работы завершены на 99 %, на 50 % — ливневая и хозяйственно-бытовая канализация. Кроме того, подходят к концу работы по монтажу и остеклению наружных витражей. Параллельно ведутся отделочные работы: штукатурка, шлифовка, устройство утепления и стяжки пола.

На запрос „Ъ“ в ФГУП «Спорт-Инжиниринг» пока не ответили. Руководитель пресс-службы ООО «ПСО „Казань“» Светлана Брайловская сообщила: «Для нас ничего не меняется. Мы работаем по графику, сроки завершения строительства — конец 2017 года». Как пояснил вчера „Ъ“ Александр Фетисов, решение о переносе сроков ввода в эксплуатацию стадиона не отразится на сроках выполнения работ на объекте. «Они, как и планировалось, будут завершены в декабре 2017 года. Небольшой люфт необходим лишь для получения всей необходимой документации на ввод объекта в эксплуатацию. Сейчас работы на площадке ведутся на пределе всех мощностей. Еженедельно увеличивается количество рабочей силы и техники. Нет сомнений, что строители со своей задачей справятся», — заявил господин Фетисов.

Матчи чемпионата мира по футболу пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России. Стадион в Самаре примет шесть матчей чемпионата: четыре матча групповой стадии, матч 1/8 и четвертьфинал.