СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПРИ ВОЗВЕДЕНИИ МОНОЛИТНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД

Key words: system analysis, environmental safety, urban environment, environmental safety model, environmental risk, fuzzy logic.

Safonova Anna Gennad'yevna, junior researcher, adolgopolova@sfedu.ru, Russia, Taganrog, Southern Federal University

УДК 69.05

DOI: 10.24412/2071-6168-2022-2-466-471

СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПРИ ВОЗВЕДЕНИИ МОНОЛИТНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ В ЗИМНИЙ

ПЕРИОД

Т.Х. Бидов, А.О. Хубаев

В данной работе представлен анализ производственной, исполнительной, организационно-технологической, проектно-сметной и иной документации, в которой отражены факторы, влияющие на принятие решений при производстве бетонных работ в зимний период. Сформирована система определения качественных значений организационно-технологических факторов, влияющих на принятие решений при возведении монолитных конструкций типового этажа в зимний период. Установлен критерий результативности производства бетонных работ - сроки возведения типового этажа. В качестве инструмента по оценке эффективности принятых решений принят «Потенциал производства зимнего бетонирования».

Ключевые слова: потенциал зимнего бетонирования, результативность организационно-технологических решений, зимнее бетонирование.

В настоящее время актуальной темой для исследования в строительной области является оптимизация организационно-технических, технологических и управленческих решений при возведении монолитных конструкций в зимний период [1-5]. Связано это со сложностью производственных процессов зимнего бетонирования, несовершенством нормативной базы и отсутствием единых комплексных организационно-технологических подходов при производстве бетонных работ в зимний период.

Ранее были опубликованы работы, в которых описаны факторы, оказывающие влияния на принятие решений при возведении монолитных конструкций в зимний период [6]. Установлено, что наиболее значимыми из них стали:

- Качество организационно-технологической документации;

- Своевременность и точность выполнения мероприятий по защите, уложенного в конструкцию опалубки бетона;

- Квалификация работников и ИТР;

- Температура окружающей среды;

- Применение методов неразрушающего контроля;

- Используемые методы ускоренного твердения бетона.

Ввиду отсутствия единых комплексных подходов по организации производства бетонных работ в зимний период был введен инструмент комплексной оценки результативности организационно-технологических решений [7-10] «Потенциал производственного процесса зимнего бетонирования». Для определения качественных значений потенциала был применен критерий, который описывает сроки строительства. В данной работе была поставлена задача в разработке методики исследования организационно-технологических решений при возведении монолитных конструкций жилых зданий в зимний период, с привязкой к качественному значению - темп возведения типового этажа.

Для решения поставленных задач стало необходимым проведение натурных исследований, заключающимся в сборе и анализе данных по реализованным проектам по устройству железобетонных конструкций в зимний период и по строящимся зданиям из монолитного железобетона.

Натурные исследования были разбиты на следующие этапы:

1 - Разработка проекта программы и методики исследования;

2 - Подготовка исследования;

3 - Проведение исследования;

4 - Обработку полученных данных и составление отчета.

В связи с тем, что исследуемые строительные объекты имеют между собой различия, то и значение срока устройства монолитных железобетонных конструкций одного этажа варьируются между собой. Это значение может варьироваться от 6 дней до 15 и более. Поэтому для оценки результативности необходимо определить единый для всех объектов параметр. Необходим действенный инструмент, который смог бы показать границы возможностей организационно-технических решений производства бетонных работ в зимний период [11,12]. С целью создания такого инструмента, применяем введенное ранее понятие «потенциал производства зимнего бетонирования», показывающий отношение планируемого срока возведения типового этажа к фактическому сроку. Так как для определения диапазона проектных значений, как правило, используется соответствующая единица измерений, и так как точкой опоры служат проектные значения, принимаемые за 100 процентов, то и за единицу измерения показателя «потенциал производства бетонных работ в зимний период» следует принять проценты. Такой подход позволит создать основу для количественной и качественной оценки «потенциала производства зимнего бетонирования» (1).

100%

Тф

где Рс.иг.с. - потенциал производства зимнего бетонирования, Тп - планируемый срок устройства монолитных железобетонных конструкций типового этажа, Тф - фактический срок устройства монолитных железобетонных конструкций типового этажа.

Следующий шаг - подготовка к исследованию. Для этого были сформулированы критерии, необходимые для детального изучения:

- организационно-технологическая документация;

- проектно-сметная документация.

- список ИТР;

- исполнительная документация;

- производственная документация;

Для разработки программы и методики исследования организационно-технологических решений при производстве бетонных работ в зимний период был выявлен перечень документов следующих документов.

1. Организационно-технологическая документация:

- проект организации строительства (ПОС);

- проекты производства работ (ППР) на устройство монолитных железобетонных конструкций надземной, подземной частей здания и на устройство фундамента. Рассматривалась информация следующего характера: наименование фирмы разработчика и наличие о ней сведений; наличие у фирмы разработчика документов, подтверждающих членство СРО на проведение проектно-изыскательных работ; должности сотрудников, утвердивших организационно-технологический документ в работу; должности сотрудников, согласовавших организационно-технологический документ; наличие печати «в производство работ» на организационно-технологическом документе;

- технологические карты (ТК) на бетонирования монолитных конструкций при отрицательных температурах окружающей среды; Необходимо проверить степень проработанности документа в части использования методов зимнего бетонирования и их уместности в существующих условиях на строительной площадке во время производства работ по устройству монолитных железобетонных конструкций;

- карты трудовых процессов (КТП);

- калькуляция затрат труда и машинного времени. Необходимо проверить достоверность расчета трудозатрат посредством проверки правильности подобранных норм времени на производство работ, входящих в процесс устройства монолитных железобетонных конструкций при строительстве жилых зданий и сооружений в условиях отрицательных температур окружающей среды;

- строительный генеральный план (СГП). Проверка правильности составления СГП в частности следующие исследуемые параметры: расстановка на объекте машин, технологического оборудования и оснастки определение границ опасных зон от строящегося здания и работ

машин и механизмов, проверка наличия хозяйственно-бытовых помещений, наличие цехов укрупнительной сборки арматурных конструкций и подготовки (изготовления) опалубочных элементов, подъездные путей к месту производства работ, наличие временного освещения рабочих мест, расположение схем строповок, корректное расположение зон складирования материала (опалубки, арматуры);

- схемы бетонирования. Рассмотреть верность расчета ширины полосы бетонирования, устройства рабочих швов;

- контроль качества работ: входной, операционный, приемочный контроль проектной и технологической документаций предусматривает проверку её легитимности, комплектности и полноты, наличия исходных данных для выполнения строительного (технологического) процесса, перечня работ, конструкций и оборудования, показателей их качества. В технологической карте следует рассматривать методы контроля, средства, схемы, правила выполнения измерений и испытаний, правила обработки результатов измерений и испытаний и их оценки, установленные стандартами, техническими условиями;

- материально-техническое обеспечение (МТО). Наличие информации об используемых машинах и механизмов, расходных материалов, корректность расчета площадей складских помещений;

- сетевые графики (рассмотреть взаимоувязку работ, продолжительность и состав работ, определение раннего начала и позднего окончания; определение временных резервов и критического пути);

календарные графики производства работ (порядок совмещения технологических процессов и операций во времени и в пространстве с учётом безопасности работ);

- схемы совмещения потоков;

- график поставки материалов. Сопоставить график поставки материалов с календарным графиком производства работ (поставляется ли материал в назначенный срок к началу производства работ);

- график движения рабочей силы;

- график движения машин и механизмов.

2. Список инженерно-технического персонала (ИТР) и ответственных лиц. Для сбора данных по инженерно-техническому персоналу и ответственным лицам рассматривалась следующая информация: Фамилия Имя Отчество, год рождения; должность, образование, членство в национальном реестре специалистов НОСТРОЙ и НОПРИЗ, опыт работы, наличие дополнительного образования, наличие особых допусков для проведения строительного контроля, наличие квалификационных удостоверений. С целью упрощения процесса сбора данных по инженерно-техническому персоналу и ответственным лицам была составлена анкета в виде таблицы, предоставляемая для заполнения в отдел кадров.

3. Производственная документация. Для сбора данных по производственной документации проверке и анализу подвергались следующие виды журналов, заполняемых по ходу производства строительно-монтажных работ при строительстве жилого здания:

- общий журнал работ. Общий журнал работ включает в себя весь перечень технологических процессов выполняемых на объекте. В общем журнале работ фиксируются следующие данные: перечень инженерно-технических работников, занятых на объекте строительства; список журналов, которые ведутся на объекте; общая информация о выполнении процессов на объекте; недостатки, ошибки в ходе работ, выявленные представителем заказчика на объекте; перечень исполнительной документации.

- журнал авторского надзора. Журнал авторского надзора заполняется с целью фиксирования авторским надзором хода производимых работ, в частности фиксация замечаний и отчетов о произведенном надзоре.

- журнал бетонных работ. Журнал бетонных работ на объекте необходим для контроля качества бетонных работ. Ответственными лицами, заполняющими журнал, являются мастер или прораб, но нередко данная задача лежит на сотрудниках производственно-технического отдела. В журнале бетонных работ, заполняемом на строящемся объекте, содержится следующая информация: перечень используемых материалов (класс бетона по прочности на сжатие, класс бетона по морозостойкости, класс бетона по водонепроницаемости, марка бетона); список сотрудников, осуществляющих работы по бетонированию на объекте; информация о пробах из каждой сменной поставки; информация о процессе производства работ; информация о

дате и времени укладки бетонной смеси в опалубку; среднесуточная температура окружающей среды; способ и режим твердения бетона; проектный класс прочности бетона; прочность бетона в промежуточном возрасте при распалубке; средняя прочность серий образцов бетона по результатам входного контроля прочности бетонной смеси.

4. Исполнительная техническая документация. Проверке и анализу подвергался следующий состав исполнительной технической документации:

- акт освидетельствования скрытых работ на армирование конструкций;

- акт освидетельствования скрытых работ на опалубливание конструкций;

- акт освидетельствования скрытых работ на бетонирование;

- акт освидетельствования ответственных конструкций;

- протоколы испытаний промежуточной и проектной прочности монолитных конструкций неразрушающими методами контроля прочности;

- протоколы испытаний образцов бетона на прочность. Необходимо также проверить документ об аттестации лаборатории;

- акт визуального и измерительного контроля распалубленных монолитных железобетонных конструкций (ВИК). В ВИК фиксируются все дефекты (трещины, раковины, участки промороженного бетона, недостаточно уплотненные участки конструкций) монолитных железобетонных конструкций, возникших в процессе укладки (послойная укладка и вибрирование) бетонной смеси в конструкцию опалубки и ухода за ней. Указываются места дефектов (указание осей и наименование конструкции) и параметры (размеры и отклонения от требований нормативных документов). На каждый этаж формируется отдельный комплект ВИК;

- исполнительные схемы по армированию, опалубливанию и бетонированию;

- паспорта и сертификаты качества на бетонные смеси;

- температурные листы прогрева бетона.

5. Проектно-сметная документация. Проектно сметная документация в зависимости от ее сложности разрабатывается в одну или две стадии. В одну стадию (рабочий проект (РП) со сводным сметным расчетом стоимости) - для типовых и технически несложных объектов; в две стадии (проектная документация (П) со сводным сметным расчетом и рабочая документация (РД) со сметами) — для крупных и сложных комплексов, уникальных жилых зданий и сооружений. Рабочий проект состоит из общих и деталировочных чертежей. В общих чертежах показывают точное расположение частей зданий, конструкций, оборудования, их маркировку и габаритные размеры, в деталировочных чертежах приводят размеры всех конструкций.

Применение методов не-разру тающего контроля прочности бетона.

Используемые методы ускоренного твердения бетона,

Температура окружающей

среды при производстве бетонных работ.

Организационно-технологическая документация.

Список инженерно-технического персонала и ответственных лиц.

Производстве иная документация.

Исполнительная техническая документация.

Проектно-сметная документация.

Квалификация работников и ИТР.

Своевременность и точность выполнения мероприятий, по защите уложенного в конструкцию бетона.

Качество организационно-технологической д окументации.

Схема подготовительного этапа формирования исследуемых факторов

Выводы: проведенный анализ позволил сформировать перечень документации для оценки уровня варьирования определенного фактора. Результаты исследования позволят в дальнейшем организаторам строительства определить результативность принятых решений на основе изучения данных документов. Сформированная система станет базой для разработки инструмента по качественной оценке организационно-технологических решений - «Потенциала производства зимнего бетонирования».

Список литературы

1. Хубаев А.О. Описание эксперимента при расчете потенциала производства зимнего бетонирования // Известия тульского государственного университета. Технические науки. 2020. Вып. 2. С. 247-252.

2. Хубаев А.О. Организационно-технологические решения, влияющие на конечный потенциал производства бетонных работ в зимний период // Перспективы науки. 2018. №4(103). С.57-61.

3. Хубаев. А.О Бидов Т.Х. Организационно-технологический потенциал использования методов неразрушающего контроля при производстве бетонных работ в зимний период // Наука и бизнес: пути развития, 2018. №4. С. 101-104.

4. Хубаев А.О., Байчоров Р.А., Урусов А.А. Системный анализ методов зимнего бетонирования при возведении монолитных жилых зданий и соружений // Известия тульского государственного университета. Технические науки. 2020. Вып. 7. С. 309-314.

5. Lapidus A., Khubaev A., Bidov T. Regression analysis of the calculation of the organizational and technological potential for the production of cold weather concreting// 2020 IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 869,V. №072033, D0I:10.1088/1757-899X/869/7/072033.

6. Лапидус А.А., Хубаев А.О. Формирование потенциала организационно-технологических решений использования методов бетонирования в условиях отрицательных температур // Наука и бизнес: пути развития. 2017. №11. С. 7-11.

7. Лапидус А.А. Формирование интегрального потенциала организационно-технологических решений посредством декомпозиции основных элементов строительного проекта // Вестник МГСУ. 2016. № 12. С. 114-121.

8. Бидов. Т.Х. Аветисян. Р. Т. Формирование производственно-технологических модулей // Известия Тульского государственного университета. Технические науки. 2019. Вып. 12. С. 496-498.

9. Лапидус А.А., Бидов Т.Х. Формирование производственно-технологических модулей, обосновывающих использование методов неразрушающего контроля при возведении монолитных конструкций гражданских зданий // Наука и бизнес: пути развития. 2019. №1. С. 3136.

10. Lapidus A., Bidov T., Khubaev A. The study of the calibration dependences used when testing the concrete strength by nondestructive methods // MATEC Web of Conferences. 2017. V. 117. P. 00094. DOI: https://doi.org/10.1051/matecconf/201711700094.

11. Lapidus A., Khubaev A., Bidov T. Organizational and technological solutions justifying use of non-destructive methods of control when building monolithic constructions of civil buildings and structures // MATEC Web of Conferences. 2019. V. 251. P. 05014.

12. Lapidus A., Khubaev A., Bidov T. Development of a three-tier system of parameters in the formation of the organizational and technological potential of using non-destructive testing methods // E3S Web of Conferences. 2019. V. 97. P 06037. DOI: https://doi.org/10.1051/e3sconf/20199706037.

13. Фатуллаев Р.С. Формирование параметров, влияющих на организационно технологические решения при проведении внеплановых ремонтных работ // Перспективы науки-Тамбов: ТМБ. 2017. №8(95). С. 36-41.

14. Фатуллаев Р.С. Формирование алгоритма комплексной оценки проведения внеплановых ремонтных работ // Перспективы науки. Тамбов: ТМБ. 2017. №9 (96). С. 11-14.

15. Фатуллаев Р.С. Расчет потонцеала проведения внеплановых ремонтных работ // Наука и бизнес. Пути развития. 2017. № 9 (75). С. 34—40.

16. Забелина О.Б., Леонов Д.В. Выбор эффективного метода зимнего бетонирования монолитных строительных конструкций // Перспективы науки. Тамбов: ТМБ. 2020. №6 (129). С. 67-70.

Бидов Тембот Хасанбиевич, канд. техн. наук, доцент, tembot07@bk.ru, Россия, Москва, Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет,

Хубаев Алан Олегович, старший преподаватель, alan_khubaev@mail.ru, Россия, Москва, Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет

SYSTEMATIZATION OF PRODUCTION AND TECHNICAL DOCUMENTATION DURING THE CONSTRUCTION OF MONOLITHIC STRUCTURES OF RESIDENTIAL BUILDINGS IN THE

WINTER

T.Kh. Bidov, A.O. Khubaev

This paper presents an analysis of production, executive, organizational and technological, design estimates and other documentation, which reflects the factors influencing decision-making in the production of concrete work in the winter. A system has been formed for determining the qualitative values of organizational and technological factors influencing decision-making during the construction of monolithic structures of a typical floor in the winter. A criterion for the effectiveness of the production of concrete work has been established - the timing of the construction of a typical floor. As a tool for evaluating the effectiveness of the decisions made, the "Potential for the production of winter concreting" was adopted.

Key words: potential of winter concreting, effectiveness of organizational and technological solutions, winter concreting.

Bidov Tembot Khasanbievich, candidate of technical sciences, docent, tembot07@bk.ru, Russia, Moscow, National research Moscow state University of civil engineering,

Khubaev Alan Olegovich, senior lecturer, alan_khubaev@mail. ru, Russia, Moscow, National research Moscow state University of civil engineering

УДК 620.179.162

DOI: 10.24412/2071-6168-2022-2-471-474

МОДЕЛЬ АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ О ДЕФЕКТАХ ТРУБОПРОВОДА ПРИ ДИАГНОСТИРОВАНИИ УЛЬТРАЗВУКОВЫМИ СНАРЯДАМИ

Ю.В. Щипкова

В работе предложена модель для анализа полученной информации о дефектах линейной части МН при диагностировании ультразвуковыми внутритрубными приборами (ВИП). Показано что в реальных условиях при прохождении ВИП с учетом высотных отметок расположения МН, он проходит как минимум в трех различных средах. В процессе эксплуатации нефтепроводов возникают проблемы выпадения воды в пониженных и «газовых шапок» в повышенных участках трассы МН. Для предотвращения этого явления предусмотрено поддержание определенного режима по минимально и максимально допустимому давлению и подготовке нефти к транспорту (обезвоживание, дегазация, стабилизация и т.д.). Однако эти меры не предотвращают попадания в МН воды, которая расслаивается в связи с разностью плотностей и скапливается в пониженных по рельефу участках. В повышенных участках накапливаются пузырьки воздуха или легких углеводородов, содержащихся в нефти и выделяющихся при повышенных температурах и снижения давления перекачки. Проведены расчеты по условиям выноса «газовых шапок» и воды из мест скопления, для различных диаметров нефтепровода. Показано, что выноса газа и воды не происходит для диаметров нефтепроводов более 530 мм при действующих режимах перекачки. Анализ получаемых данных по результатам обследования ВИП снарядами позволяет сделать вывод, что движение прибора в 3-х различных средах изменяет скорость прохождения ультразвука в них и, как следствие, вносит погрешность определения дефекта в теле трубы.

Ключевые слова: магистральный нефтепровод, газовая шапка, нефть, ультразвук, диагностика.

Система трубопроводного транспорта в России постоянно развивается. Каждый год строятся новые трубопроводы или реконструируются старые. В связи с этим растет актуальность по повышению надежности работы трубопроводных систем, что напрямую связано со своевременным обнаружением и устранением дефектов оборудования и линейной части [1].

471