Воронежский ФК «Факел» отчитался о «выходе на финишную прямую» реконструкции стадиона перед играми в РПЛ

Подготовка Центрального стадиона профсоюзов (ЦСП) в Воронеже «выходит на финишную прямую». Об этом сообщили в ФК «Факел», для которого арена должна стать домашней в стартующем 17 июля сезоне российской премьер-лиги (РПЛ). В клубе уточнили, что уже готово к эксплуатации новое медиатабло, покрашены мачты освещения, которые теперь должны оснастить новыми прожекторами.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Информацию о ходе реконструкции ЦСП клуб распространил 20 июня по итогам посещении объекта губернатором Александром Гусевым. «Установлена автоматическая система полива натурального покрытия, поврежденные участки поля и газон в штрафных площадях будут заменены на этой неделе. LED-панели будут смонтированы после окончания работ на футбольном поле. Уже готов фундамент для установки СКУД и павильонов, оборудование придет до завершения текущей недели. Отремонтирована ложа прессы, а с фасада арены по требованию основного вещателя удалена реклама – там ведутся покрасочные работы, устанавливаются брендированные баннеры»,- уточнили в ФК.

По данным «Факела», в эти дни приводятся в порядок и все кассы стадиона. Проведен ремонт в просторных раздевалках, где «профессиональная спортивная мебель будет установлена в ближайшие дни». «Обустройство мест повышенной комфортности близко к завершению – в течение нескольких дней там начнется установка новых кресел. Комната ВАР обустраивается согласно рекомендациям соответствующего специалиста из РФС, до конца месяца будут смонтированы площадки для видеокамер, их установят в точках, указанных основным вещателем. Работы по устранению замечаний ведутся в плановом режиме в рамках установленных сроков»,- заверили в клубе.

Реконструкция ЦСП требует около 165 млн руб. Управляющее стадионом региональное ГБУ «Спортсооружения» ранее заключило шесть контрактов с единственными поставщиками на текущий ремонт, обновление систем освещения и поставку оборудования. Они должны быть исполнены не позднее 31 декабря. Но региональные власти заверили комиссию РПЛ, что работы будут завершены к 1 июля. В противном случае «Факел», вышедший спустя 21 год в элитную лигу, рисковал не получить допуск к чемпионату. Общее собрание Российской премьер-лиги 16 июня рассмотрело вопрос о принятии в организацию новых клубов, в числе которых оказался и «Факел».