Сварливые работы

Пожар на АПЛ «Томск», произошедший во время ремонтных работ, заставил чиновников Минобороны настаивать на усилении контроля над судоремонтными заводами. Между тем на заводе «Звезда» заявляют, что в случившемся виноваты не ремонтники, а экипаж подлодки, который «расслабился» и не обеспечил безопасность сварочных работ. Разобраться в ситуации чиновникам поручил Владимир Путин.

Пожар, произошедший в понедельник на проходящей ремонт подлодке «Томск», заставил чиновников Минобороны и судоремонтников обменяться обвинениями в некачественной работе. На «Звезде» заявляют, что возгорание произошло по вине членов личного состава подводной лодки. «В пожаре виноваты не ремонтники, а экипаж подлодки, который к концу ремонта расслабился,— заявил „Ъ“ источник на «Звезде».— В течение трех лет провели все работы внутри, и нигде не было сбоев. Осталось приварить к цистерне главного балласта решетку снаружи, после чего покрасить ее и сдать военным. На этом моменте расслабились. Сварщик пришел с нарядом на выполнение работ. Дежурный по кораблю выделил ему обеспечивающего. А тот поленился тянуть к месту работы пожарный рукав и принес только бутылку воды да огнетушитель, но когда от сварочных искр загорелось, то бутылки для тушения не хватило, а огнетушитель — хлоп! — и не работает!». По его словам, лодка была практически отремонтирована. Осталось лишь провести легкие работы: нагрузить реактор и провести испытания.

«У нас есть серьезные претензии к срокам и в принципе к качеству работ, которые выполнялись на заводе,— сказал в свою очередь руководитель Департамента вооружения военного ведомства генерал-майор Анатолий Гуляев.— По договоренности работы должны были завершиться к 2011 году, однако эти мероприятия своевременно не были выполнены», и АПЛ готова лишь на 80%. Он также выразил надежду, что комиссия Минобороны установит размер нанесенного ущерба. «Руководство Минобороны надеется гарантированно получить подлодку до конца этого года»,— подчеркнул генерал. Руководство военного ведомства обратилось к главе ОСК, добиваясь своевременного завершения ремонтных работ и возвращения «Томска» в состав флота.

По его словам, предприятие обосновало просрочку необходимостью выполнения дополнительных работ. «В связи с невыполнением условий контракта Минобороны предъявило претензии на сумму 110 млн руб.,— рассказал генерал.— Мы со своей стороны все условия, связанные с полным финансированием, выполнили в полном объеме по первому и второму контрактам». «Минобороны готовит еще один иск по невыполнению условий контракта к 30 июля»,— заключил господин Гуляев.

Министр обороны Сергей Шойгу в докладе президенту РФ Владимиру Путину о пожаре на атомной подводной лодке «Томск» назвал предполагаемой причиной пожара нарушение правил безопасности при проведении работ и заверил, что «каким-то существенным образом на само оборудование лодки этот пожар не повлиял». Министр также доложил президенту о необходимости усиления контроля на судоремонтных предприятиях в связи с пожаром на АПЛ «Томск» на заводе «Звезда» в Приморье.

«О чем хотелось попросить — это, первое, конечно, усиление режима контроля и надзора на самом предприятии при проведении подобного рода работ; ну и второе — естественно, нам бы хотелось получить заверения от ремонтников о том, что этот инцидент никоим образом не повлиял на сроки ремонта и возвращения лодки и постановки ее на боевое дежурство»,— сказал Сергей Шойгу. Владимир Путин распорядился доложить ему, что необходимо сделать для того, чтобы «ситуацию купировать окончательно». «Ну и, разумеется, о том, чтобы такие инциденты не повторялись. У нас уже это не первый случай»,— сказал президент.