Богучанская ГЭС вылилась из графика

Ввод Богучанской ГЭС (БоГЭС) откладывается еще на год. Такое заключение содержится в отчете за 2009 год дочерней компании «РусГидро» ОАО «Богучанская ГЭС», занимающейся ее строительством. Первую очередь гидростанции планируется запустить в 2011 году, а не в конце нынешнего года, как того требовал глава российского правительства Владимир Путин. Главными причинами задержки эксперты называют холодную зиму и финансовые противоречия между инвесторами.

Отчет о деятельности ОАО «Богучанская ГЭС» в 2009 году был опубликован на сайте компании вчера. В нем указывается, что главной задачей акционерного общества в 2010 году «является выполнение графика строительства гидротехнического комплекса для запуска первых энергоблоков БоГЭС в 2011 году». Причины изменения сроков ввода станции отчет не содержит. В «Богучанской ГЭС» комментировать перенос сроков запуска ГЭС (ранее акционеры планировали ввести в строй первые три энергоблока БоГЭС до конца 2010 года. — „Ъ“) отказались, сославшись на то, что решение по таким вопросам принимают акционеры — «РусГидро» и «Русал». Новые сроки запуска первой очереди БоГЭС в пресс-службе компании вчера не уточнили.

Строительство БоГЭС возобновлено в 2006 году. Установленная проектная мощность станции составляет 3 тыс. МВт, среднемноголетняя выработка электроэнергии — 17,6 млрд кВт•ч. Инвесторами проекта на паритетных началах являются ОАО «РусГидро» и ОК «Русал». Соглашения о совместной реализации проекта по созданию Богучанского энерго-металлургического объединения (БЭМО) предусматривает завершение строительства БоГЭС и возведение алюминиевого завода производительностью 600 тыс. т металла в год. Стоимость достройки станции оценивается в $1,45 млрд, строительство завода — в $1,43 млрд. На полную мощность станция должна заработать с запуском всех девяти турбин в 2013 году.

Ввести первую очередь БоГЭС (три гидроагрегата) инвесторы планировали до конца 2010 года, на этом настаивает российский премьер Владимир Путин. Он еще 21 августа 2009 года дал распоряжение «РусГидро» обеспечить выдачу энергии с БоГЭС до конца 2010 года. За счет запуска мощностей станции власти рассчитывают покрыть дефицит электрической энергии, возникший после аварии на Саяно-Шушенской ГЭС в августе 2009 года.

По информации источника „Ъ“, знакомого с ситуацией, сейчас отставание от графика строительства БоГЭС составляет более полугода. «Основные причины — холодная зима 2009-2010 годов и перебои с финансированием строительства ГЭС в связи со спорами основных акционеров компании в прошлом году», — пояснил источник.

Косвенно это подтверждает отчет «Богучанской ГЭС», согласно которому инвестиции в проект в 2009 году оказались почти на 6,9 млрд руб. меньше, чем это планировалось в 2008 году. В прошлом году было профинансировано 10,8 млрд руб. из запланированных 17,7 млрд руб. Основным источником инвестиций должны были стать привлеченные средства (16,7 млрд руб.), но в итоге в 2009 году, как следует из отчета компании, инвесторам удалось привлечь только 9,2 млрд руб.

Красноярский губернатор Лев Кузнецов еще в апреле, во время рабочей поездки на БоГЭС, высказал сомнения, что первую очередь станции удастся запустить в 2010 году. При этом он отметил, что все инфраструктурные объекты, необходимые для эксплуатации станции, будут введены точно в срок. К 1 сентября должна завершиться очистка ложа Богучанского водохранилища. Будут достроены дорога, мост через Ангару и распределительные сети, финансирование которых ведется за счет федерального и регионального бюджетов.

Инвесторы проекта вчера комментировали перенос сроков строительства БоГЭС скупо. «Сейчас уточняется график строительства БоГЭС. Происходит это в строгом соответствии с постановлением правительства РФ о выводе ГЭС на проектную мощность в 2013 году», — заявили в пресс-службе «РусГидро». Связаться со вторым инвестором проекта, «Русалом», вчера не удалось.

По информации красноярских властей, 15 мая ход строительства БоГЭС будет обсуждаться на заседании российского правительства.