Минтранс назвал отстающие инфраструктурные проекты на Дальнем Востоке

Минтранс России констатировал значительное отставание в выполнении ФЦП «Развитие транспортной системы России на 2010 — 2020 годы», информация об этом появилась в официальных документах министерства. Общий объем финансирования ФЦП на 2013 год составляет 395,5 млрд руб., с начала года освоено 62 млрд руб., или 15,7%. В число отстающих по срокам и финансированию попал ряд проектов в ДФО.

К примеру, освоение средств по проекту развития транспортного узла «Восточный—Находка» за первое полугодие 2013 года составило 0,0% от годового задания. Как уточняется, в сентябре 2012 года по результатам открытого конкурса с ЗАО «Востсибтранспроект» заключен госконтракт на разработку проектной документации по объекту общей стоимостью 350 млн руб. Объем финансирования, предусмотренный на проведение проектных работ на 2013 год, составляет 295 млн руб. В отчетный период выполнялись работы по подготовке разделов проектной документации по железнодорожной и морской составляющим проекта, землеустройству. Разработанная проектная документация в июне 2013 года передана на рассмотрение в Росрыболовство для последующего согласования. Передача проектной документации в ФАУ «Главгосэкспертиза России» и оплата работ планируются в третьем квартале 2013 года.

Освоение средств на реконструкцию причалов № 5, 6 и пирса № 1 в Ванинском порту за первое полугодие составило 0,0% от годового задания. В настоящее время ООО «УК „Мечел-Транс“» подтверждает участие в софинансировании проекта, отметили в Минтрансе. Предполагается перенос срока начала строительства на 2014 год и перераспределение средств федерального бюджета на 2013 год на другие объекты с возвратом в последующие годы. Реконструкция причала № 8 в Ванино не выполнена в связи с отсутствием инвестора и необходимостью повторного прохождения ФАУ «Главгосэкспертиза России». Планируется перераспределение 250 млн руб. на другие объекты с возвратом в 2016 году.

При строительстве угольного перегрузочного комплекса в бухте Мучке (в рамках проекта освоения Эльгинского месторождения) освоено 19,1% от годового задания. В настоящее время ведутся проектно-изыскательские работы, завершить которые и провести государственную экспертизу планируется в 2013 году. По проекту «Строительство и реконструкция объектов федеральной собственности в морском порту Ванино» в бухте Мучке выполняются основные проектные работы, их ориентировочная готовность — 30%. Ориентировочная готовность проектных работ по присоединению внешних железнодорожных путей и сетей энергоснабжения — 25%.