В Воронеже работы на первой очереди Петровской набережной подорожали до 1 млрд рублей

В Воронеже работы на первой очереди Петровской набережной подорожали до 1 млрд рублей

В связи с увеличением объема работ на первой очереди Петровской набережной в Воронеже более чем на 30% их стоимость выросла на 31,3% — с 762,2 млн до 1 млрд руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

В мэрии Воронежа ранее пояснили, что проект «претерпел существенные корректировки как в части объемов, так и в части видов работ». По данным горадминистрации, потребовалось укрепить подпорные стены набережной и причала монолитными участками, изменить месторасположение фундаментов пешеходного моста и их конструкцию. Также был полностью обновлен дендроплан, что привело к необходимости построить системы автоматического полива растений. Кроме того, проект дополнили ливневой канализацией.

Обновление технических параметров повлияло на очередность выполнения работ и их сроки, отметили в мэрии: «В частности, полностью завершить укладку плитки возможно только после того, как будет проложена ливневая канализация и выполнены другие, не предусмотренные первоначальной версией проекта работы».

В связи с этим контракт с «Воронежэнерго» (филиал ПАО «Россети Центр») был изменен. Изначально он предусматривал окончание благоустройства 23 августа 2023 года — теперь его можно завершить его до 15 декабря 2023-го. В мэрии Воронежа надеются, что основные работы будут выполнены уже в ноябре.

Как филиал «Россети Центр» получил контракт на благоустройство первой очереди Петровской набережной — в материале «Ъ-Черноземье».

Читайте нас в Telegram

и во ВКонтакте