Строительству подходов к метромосту мешают пять домов

Для соблюдения графиков строительства метро в Нижнем Новгороде нужно срочно решать вопросы со сносом нескольких строений. Об этом вчера на оперативном совещании в администрации Нижнего Новгорода сообщил генеральный директор МКУ «Главное управление по строительству и ремонту метрополитена…» Юрий Гаранин. Со стороны Московского вокзала строительству эстакады над железнодорожными путями мешает здание УВД на транспорте. Юрий Гаранин сообщил, что 1 апреля должно быть готово новое помещение для УВДТ, 15 апреля ведомство должно переехать, а к 1 мая старое здание уже необходимо снести, иначе подрядчики просто не успеют выполнить надвижные конструкции виадука. В нагорной части строительству дороги-дублера улицы Красносельской и реконструкции площади Лядова препятствуют четыре дома, в которых живут 12 семей. Сейчас вопросы предоставления им нового жилья решаются в судебном порядке. «Сроки рассмотрения дел затягиваются из-за того, что ряд владельцев не живут не только в предназначенных под снос домах, но и на территории Нижегородской области. Например, в одной из квартир собственник умер и в настоящее время решается вопрос наследования», — сообщил г-н Гаранин. Глава администрации Нижнего Олег Кондрашов отметил, что для соблюдения сроков строительства из-за трудностей с расселением домов бюджету Нижнего, возможно, придется понести дополнительные расходы.