Организационно-технологические задачи, решаемые при производстве фасадных работ

Список используемых источников

1. Справочник по кормлению с.-х. животных /Сост. Венедиктов А.М. - М.: Россельхозиздат, 1983. -303 с.

2. Доценко С.М., Крючкова Л.Г. Совершенствование технологии кормления свиней/Механизация и электрификация сельского хозяйства, 2012.- №5.-с.18-20.

3. Крючкова Л.Г. Анализ работы бункерных раздатчиков кормов со шнековыми рабочими органами. [Текст] / Л.Г.Крючкова, А.В. Бурмага // Механизация и электрификация технологических процессов в сельскохозяйственном производстве: Сб. научн. тр. ДальГАУ, Благовещенск, 2004.-Вып.10.- С.154-157.

ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ, РЕШАЕМЫЕ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ФАСАДНЫХ РАБОТ

Кужин Марат Фаргатович

К.т.н., доцент кафедры Технологии и организации строительного производства ФГБОУВПО «МГСУ», г.Москва

АННОТАЦИЯ

Целью написания настоящей статьи является обобщение организационно-технологических задач, возникающих при устройстве фасадных систем, как при строительстве, так и при реконструкции жилых и общественных зданий. В статье приведен порядок организации работ, начиная от проектирования и заканчивая строительством. Рассмотрены особенности строительного производства при выполнении фасадных работ. В качестве результата даны рекомендации по повышению технико-экономических показателей устройства систем теплоизоляции и разработке организационно-технологической документации. ABSTRACT

The purpose of writing this article is to summarize the organizational and technological problems appearing during the installation offacade systems, both in the construction and renovation of residential and public buildings. The article shows the organization of work, from design to construction. The features of construction industry in the performance offacade work. As the results the recommendations to improve the technical and economic indicators of the installation of thermal insulation systems and the development of organizational and technological documentation are given.

Ключевые слова: фасадные системы, системы наружной теплоизоляции, организационно-технологическая документация, проект производства работ, технологическая карта, технико-экономические показатели.

Keywords: facade systems, exterior insulation, organizational and technological documentation, design of work production, technological map, technical and economic indicators.

В настоящее время утепление и облицовка ограждающих конструкций зданий является неотъемлемой частью как нового строительства, так и реконструкции зданий. Это связано с повышением требований по тепловой защите, а также с моральным и физическим износом основных фондов строительной индустрии. Наибольшая часть теплопотерь приходится на наружные стены и све-топрозрачные ограждающие конструкции. Для повышения теплозащитных свойств наружных стен применяют фасадные системы с наружным утеплением.

Процесс устройства фасадной системы начинается с поиска архитектурного решения. Инвестор в целях повышения рыночной привлекательности объекта разрабатывают концепцию, на основе которой осуществляется реконструкция или капитальный ремонт объекта. Если же это жилое многоквартирное здание, то в роли инвестора выступают собственники жилых помещений, а в качестве технического заказчика выступает управляющая компания или городские власти, которая в свою очередь предлагает варианты организации капитального ремонта или реконструкции здания. Чтобы определить действительное состояние ограждающих конструкций, выполняют комплексное (техническое) обследование ограждающих конструкций здания. Одновременно с этим идет поиск проектной и подрядной организации (могут быть в одном лице). Выбор проектных и подрядных организаций осуществляется на основе тендера, либо из числа ранее заре-комендававших себя организаций на выполнение данного вида работ.

На основе проведенного обследования генеральный проектировщик, выполняет проект (рабочий проект), который согласовывается с техническим заказчиком.

После разработки проектной документации, необходимо произвести ряд согласований с государственными службами. Как правило, строительные работы, связанные с занятием городской территории (установка строительных лесов, устройство бытового городка) требуют согласования с административно-технической инспекцией округа города и получения ордера на производство работ. Для этого подрядной организации совместно с заказчиком необходимо подготовить комплект документов согласно соответствующему перечню, основным организационным документом в котором является проект производства работ (ППР), включающий календарный график выполнения работ, стройгенплан строительной площадки, технологические карты (ТК) на выполняемые работы. Проект производства работ, в котором прописываются сроки строительства, организация строительной площадки, технология производства работ, графики поступления строительных материалов и требования безопасности труда при производстве работ должен быть согласован с техническим заказчиком.

Эффективные организационно-технологические решения, принятые в ППР и ТК во многом предопределяют качество и сроки выполнения работ. В современных условиях, когда продолжительность и стоимость строительства являются определяющими показателями при выборе подрядной организации, разработка подробного проекта производства работ приобретает все большое

значение. Часто организационно-технологическое проектирование связано с разработкой оригинальных решений, связанных с применением нестандартных механизмов и различных вспомогательных приспособлений. В связи с чем, при проектировании необходимо учитывать опыт предыдущих объектов [1,2,5,6,9].

Организация строительного производства при устройстве фасадных систем предполагает выполнение работ в несколько этапов:

1) подготовительный, включающий устройство бытового городка, организацию складских площадок, устройство временного энерго-, водоснабжения, монтаж средств подмащивания;

2) основной, включающий подготовку основания для монтажа системы, разметку основания, монтаж фасадной системы);

3) завершающий период (демонтаж средств подмащи-вания, бытового городка и ограждения строительной площадки).

Работы по монтажу системы следует вести с лесов, фасадных подъемников или подъемных платформ. В качестве вертикального транспорта как правило, рекомендуется использовать строительные подъемники.

Перед началом монтажа системы, здание разбивается на захватки, размер и количество которых зависят от площади фасада здания, количества монтажников в бригаде, оснащения строительной организации оборудованием, материалами и комплектущими системы. В вертикальном направлении захваткой может быть как вся высота фасада, так и ее часть. В горизонтальном направлении захваткой может быть как весь фасад, так и одна секция. Монтаж системы рекомендуется производить последовательными или параллельными технологическими потоками.

На всех этапах монтажа следует выполнять входной и производственный контроль качества, который включает в себя входной контроль рабочей документации, конструкций, изделий, материалов и оборудования, операционный контроль отдельных строительных процессов или производственных операций и приемочный контроль промежуточных и окончательных циклов работ.

Одной из основных групп влияющих факторов на технико-экономические показатели производства работ при устройстве систем наружного утепления является группа организационно-технологических параметров производства работ, которая включают выбор средств подма-щивания, подбор количественного и качественного состава рабочих кадров, деление фасада здания на захватки и сменность производства работ.

При рассмотрении и анализе основных вопросов организации строительного производства при устройстве навесных фасадных систем, выявлены следующие организационно-технологические решения, которые позволят:

1) сократить продолжительность выполнения работ

- совмещение подготовительного периода с основным;

- выявление, учет и управление резервами роста производительности труда;

- комплектная поставка строительных материалов и конструкций;

- совершенствование организации труда рабочих;

- поточная организация строительства;

- применение сетевого планирования.

2) повысить выработку строительно-монтажных

работ.

- определение рациональной структуры трудовых ресурсов и состава средств труда;

- повышение механооснащенности труда;

- применение прогрессивных технологий;

2) повысить социально-экономические аспекты выполнения работ.

- создание нормальных производственных и сани-тарно-бытовых условий;

- совершенствование системы материального стимулирования;

- обеспечение безопасности при производстве работ;

- применение компактных бытовых комплексов;

- повышение требований к качеству и приемке работ;

- производство работ с минимальными отходами. Предлагаемые направления разработки организационно-технологических решений повысят технико-экономические показатели монтажа навесных фасадных систем при реконструкции жилых и общественных зданий [3,7,10,11,12,13].

Современный опыт проектирования показывает, что в большинстве случаев при устройстве фасадных систем организационно-технологическая документация разрабатывается в сокращенном виде. Как правило, ограничиваются составлением календарного плана, схематичного строительного генерального плана и технологической карты. В условиях тендерной организации строительного производства и отсутствия должного внимания к данному вопросу, ведет к дезорганизации строительного производства, в частности ослабевает контроль качества (входной, пооперационный и приемочный) строительной продукции, повышению продолжительности строительства и снижению уровня безопасности при производстве работ. В совокупности результатом такого, является низкое качество выполненных работ, что приводит к скорому физическому износу и частым ремонтам фасадной системы и в результате частичное местное разрушение ограждающих конструкций здания и возникновение аварийных ситуаций [4,8,14].

Актуальными остаются вопросы стесненности строительной площадки, что напрямую определяет размеры бытового городка и площади для складирования строительных материалов с соблюдением требований при их хранении. Несмотря на небольшое количество рабочих кадров при устройстве навесной фасадной системы, немаловажное значение имеет применение компактных бытовых комплексов, позволяющих эффективно использовать ограниченную территорию [10]. Распределение материальных и трудовых ресурсов зависит от интенсивности финансирования, используемых механизмов, габаритов здания и сроков производства работ. Особое внимание следует уделять безопасности производства работ, особенно с применением средств подмащивания при работах на высоте.

Дополнительных исследований требует вопрос определения надежности фасадных систем с наружной теплоизоляцией ограждающих конструкций жилых зданий.

Таким образом, качественное выполнение работ по устройству фасадных систем влияет на долговечность ограждающих конструкций, повышая при этом теплотехнические характеристики. Производство данного вида работ связано с применением средств подмащивания и механизмов, требующих непременного соблюдения требований безопасности строительного производства. Эффективные способы организации строительства ведут к

сокращению сроков строительства и повышению качества выполненных работ.

Список литературы

1. Олейник П.П., Бродский В.И. Методы определения продолжительности строительства объектов // Промышленное и гражданское строительство. 2012г. №12. С.30-32.

2. Олейник П.П., Бродский В.И. Система стандартизации организации строительного производства // Вестник МГСУ. 2012. № 6. С. 119-125.

3. Жадановский Б.В., Синенко С.А., Кужин М.Ф. Анализ данных, необходимых для организационно-технологического проектирования работ по реконструкции зданий и сооружений // Технология и организация строительного производства. 2014. № 3 (8). С. 43-45.

4. Жадановский Б.В., Синенко С.А., Драган Д.Г. Энергоэффективность способов выдерживания све-жеуложенного бетона при возведении монолитных конструкций // Технология и организация строительного производства. 2014. № 2. С. 38-41.

5. Жадановский Б.В. Организационно-технологическая подготовка реконструкции гражданских и промышленных зданий и сооружений // Промышленное и гражданское строительство. 2009. № 10. С. 59-60.

6. Жадановский Б.В., Синенко С.А., Кужин М.Ф. Рациональные организационно-технологические схемы производства строительно-монтажных работ в условиях реконструкции действующего предприятия // Технология и организация строительного производства. 2014. № 1. С. 38-40.

7. Жадановский Б.В., Кужин М.Ф. Организационно -технологические решения устройства навесных фа-

садных систем при реконструкции жилых и общественных зданий // Промышленное и гражданское строительство. 2012. № 1. С. 62-64.

8. Жадановский Б.В., Синенко С.А. Перспективы повышения технического уровня производства бетонных работ в современном строительстве // Научное обозрение. 2014. № 9-2. С. 435-438.

9. Колесникова Е.Б., Синенко С.А. Технология виртуальной реальности в отображении строительного генерального плана при возведении объекта // Промышленное и гражданское строительство. 2012. № 11. С. 44-46.

10. Колесникова Е.Б., Синенко С.А. Анимация в проектировании строительного генерального плана // Промышленное и гражданское строительство. 2013. № 3. С. 5-6.

11. Вильман Ю.А., Синенко С.А., Грабовый П.Г., Грабовый К.П., Король Е.А., Каган П.Б. Особенности технологии механизации возведения многоэтажных зданий // Вестник МГСУ. 2012. № 4. С. 170174.

12. Лапидус А.А., Демидов Л.П.Исследование факторов, влияющих на показатель потенциала строительной площадки // Вестник МГСУ. 2014. № 4. С. 160-166.

13. Лапидус А.А. Потенциал эффективности организационно-технологических решений строительного объекта // Вестник МГСУ. 2014. № 1. С. 175-180.

14. Лапидус А.А. Демидов Л.П.Исследование интегрального показателя качества, учитывающего влияние организационно-технологических решений при формировании строительной площадки // Технология и организация строительного производства. 2013. № 2 (3). С. 44-46.

АНАЛИЗ СТЕПЕНИ УСТОЙЧИВОСТИ НЕКОТОРЫХ НАВИГАЦИОННЫХ РЛС К ВЛИЯНИЮ НЕГАТИВНЫХ ФАКТОРОВ МОЩНОГО ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО

ИЗЛУЧЕНИЯ

Крамарь Вадим Александрович

Севастопольский государственный университет, г. Севастополь;

Кузнецов Дмитрий Владимирович

ЧВВМУ имени П. С. Нахимова, г. Севастополь

Актуальность устойчивой работы судовых навигационных радиолокационных станций (РЛС) в условиях воздействия мощных электромагнитных излучений (МЭМИ) на современном этапе, объясняется, прежде всего, необходимостью решения задач безопасности судоходства и достоверного обнаружения целей и в этих условиях.

В существующих публикациях о возможностях воздействия МЭМИ на судовые РЛС были даны предложения по ослаблению этих воздействий. Предложены меры снижающие уровни наводимых напряжений в цепях приемников путем применения конструкционных, схемотехнических и структурно-функциональных методов защиты [1,2,3,4]. Одной из нерешенных частей проблемы ослабления влияний МЭМИ является проникновение МЭМИ во входные цепи приемников по «прямому» пути через антенно-фидерные устройства. При этом для разработчиков перспективных РЛС возникает необходимость

оценки электромагнитной стойкости и степень подверженности негативным влияниям мощных электромагнитных излучений существующих.

Проведя анализ состава устройств входных цепей приемников большинства судовых навигационных РЛС, можно отметить, что практически все схемы построения приемных частей радиолокационных комплексов содержат: (элемент защиты входа приемного тракта от мощных импульсов передатчика - газовые разрядники) и элемент переноса спектра сигнала с высокой на более низкую частоту - смеситель, построенный на высокочастотных диодах. Именно эти устройства подвержены наибольшему воздействию МЭМИ по антенно-фидерному тракту.

Основные параметры устройств, входных цепей приемников навигационных РЛС приведены в таблице 1.

Из приведенных сведений видно, что в смесителях входных цепей приемников практически во всех РЛС применяются высокочастотные диоды марок: Д-405...Д-406,