Колымское золото запитают от сети

Строительство сетевой инфраструктуры для Наталкинского ГОКа на принципах государственно-частного партнерства позволит начать масштабное освоение блока соседних месторождений, заявил губернатор Колымы Владимир Печеный. По словам главы «Полюса» Павла Грачева, стройка ЛЭП на средства госбюджета начнется уже в этом году. Однако, как заявили в Дальневосточной энергетической управляющей компании (ДВЭУК), проект упирается в технологическое присоединение уже построенной линии, которое затягивается «Магаданэнерго». В энергокомпании проволочку не комментируют, однако план Минэнерго РФ предусматривает завершить подключение в 2017 году.

Проект освоения Наталкинского месторождения «Полюсом» и связанное с ним электросетевое строительство позволит вовлечь в промышленный оборот месторождения Яно-Колымской золоторудной провинции, заявил глава Магаданской области Владимир Печеный на форуме Майнекс Дальний Восток. «В конце прошлого года группа компаний „Полюс“ получила господдержку инвестпроекта по строительству ЛЭП Усть-Омчуг—Омчак-Новая с подстанцией „Омчак-Новая“. ЛЭП позволит снять сетевые ограничения на мощности Колымской ГЭС и покроет прогнозируемый рост нагрузок на месторождениях Декдеканское, Игуменовское, Родионовское, Павлик-2, Тарын-2»,— заявил он.

Проектную документацию по ЛЭП передала в АО «Рудник имени Матросова» (АО „РиМ“, дочерняя структура „Полюса“.— „Ъ“) ДВЭУК. РиМ получит для строительства субсидию в размере 9,9 млрд руб. «В ближайшее время начнем получать деньги и до конца года начнем стройку. Сооружение ЛЭП будет синхронизировано со строительством ГОКа»,— заявил в понедельник гендиректор «Полюса» Павел Грачев. Как сообщили „Ъ“ в пресс-службе ДВЭУК, планируется, что в сентябре проект будет адаптирован к потребностям Наталки, после этого необходимо пройти госэкспертизу и получить субсидию.

Однако, поясняют в ДВЭУК, стройка зависит от другого проекта компании, ЛЭП Оротукан—Палатка—Центральная, до сих пор не введенной в эксплуатацию и не подключенной к сетям «Магаданэнерго» (см. „Ъ“ от 1 марта). «Она позволит разгрузить подстанцию „Усть-Омчуг“ и создать условия для строительства ЛЭП Усть-Омчуг—Омчак с целью энергообеспечения Наталки. Это нужно сделать к 2018 году»,— заявил и. о. генерального директора ДВЭУК Дмитрий Селютин. В то же время конкретный срок техприсоединения еще не определен.

Разногласия возникли из-за цены и порядка подключения. В «Магаданэнерго» настаивали на 2 млрд руб., которые должны заплатить строители ЛЭП в рамках платы за техприсоединение. В ДВЭУК утверждали, что в размер платы должна быть включена только стоимость оформления документации. Модернизировать же существующие подстанции под прием мощности с новой ЛЭП должна сетевая организация, утверждали в ДВЭУК, правоту которой признали в ходе судебных разбирательств.

После апрельского визита полпреда Юрия Трутнева в Магадан было решено, что подключение выполнит «Магаданэнерго». В минувшую пятницу ДВЭУК направила в компанию договор на техприсоединение с протоколом разногласий (копия есть в распоряжении „Ъ“), стоимость процедуры составляет 800 тыс. руб., «Магаданэнерго» должно провести мероприятия на 1,8 млрд руб. Но в «Магаданэнерго» намерены выполнить работы в течение 2018 года, в ДВЭУК просят прописать конкретные даты. В дорожной карте Минэнерго реконструкция подстанций «Центральная» и «Оротукан» предусмотрены до 30 ноября 2017-го, реконструкция подстанции «Палатка» до 31 декабря 2018 года. Проблемой может стать и асинхронность действий потребителя и энергетиков. «К примеру, „РиМ“ должен был запустить ГОК еще в 2015 году, под эти обязательства наша линия и строилась. Потребитель не выполнил обязательств. В результате линия построена нами в согласованные сроки, не включена и будет востребована не раньше чем через год»,— заявил Дмитрий Селютин.

В письме Минэнерго Юрию Трутневу за подписью замминистра Анатолия Яновского от 10 июня (копия в распоряжении „Ъ“) указано, что в качестве оптимального механизма финансирования техприсоединения линии Оротукан—Палатка —Центральная определено выделение в 2016 году субсидии «Магаданэнерго». Разработанный министерством план мероприятий предусматривает завершить подключение и ввод объекта в эксплуатацию в 2017 году. В «Магаданэнерго» не смогли оперативно ответить на запрос „Ъ“.