"Курск" всплывет неделей позже

Вчера было объявлено, что постановка атомной подводной лодки "Курск" в плавучий док судоремонтного завода #82 в поселке Росляково переносится на будущую неделю. Компания Mammoet посчитала небезопасным начинать эти работы сразу после окончания транспортировки лодки в Кольский залив.
       
       Ранее намечавшаяся на субботу операция по постановке "Курска" в док СРЗ-82 начнется лишь на следующей неделе. Об этом вчера заявил начальник пресс-службы Северного флота капитан первого ранга Владимир Навроцкий. Как выяснилось, работы перенесены по просьбе компании Mammoet.
       В среду вечером, сразу после установки баржи Giant с субмариной на заданную точку напротив Рослякова, заместитель главкома ВМФ России вице-адмирал Михаил Барсков, глава ЦКБ "Рубин" Игорь Спасский, представители СРЗ-82 и руководители Mammoet собрались на техническое совещание. Голландские специалисты неожиданно заявили о необходимости перенести докование связки баржи с понтонами и подводной лодкой на более поздний срок. Свою просьбу Mammoet подкрепил расчетами, согласно которым необходимо тщательно проверить все системы баржи Giant и затратить намного больше времени на подготовку к докованию. В частности, увеличится время на полную стыковку баржи и двух понтонов, а также на уменьшение осадки системы баржа--подлодка. Последнее связано с водоналивными и водоотливными системами понтонов — они будут работать несколько медленнее, чем предполагалось ранее.
       Российская сторона поначалу восприняла просьбу Mammoet без энтузиазма. Во-первых, после трех месяцев напряженных работ в Баренцевом море вполне объяснимо желание побыстрее провести заключительный этап. Во-вторых, накануне все официальные лица, включая президента Владимира Путина, говорили во всеуслышание о завершении операции с "Курском". В Мурманске даже объявили, что международный пресс-центр закроется в воскресенье, на следующий день после начала докования.
       Однако тщательно проанализировав все данные, руководство ВМФ России и ЦКБ "Рубин" согласилось из соображений безопасности перенести работы на следующую неделю. Точные сроки постановки лодки в док пока неизвестны. Владимир Навроцкий по этому поводу сказал корреспонденту Ъ: "С учетом того, что на докование отводится пять суток, постановка 'Курска' в док окончательно завершится, скорей всего, не на следующей неделе, а еще через одну неделю".
       Вчерашним утром водолазы аварийно-спасательной службы Северного флота закончили радиационное обследование "Курска". По словам военных, фон внутри субмарины и на корпусе соответствует норме. Сразу после этого началась подготовка к докованию. К вечеру оба суперпонтона были пришвартованы к связке баржа--подводная лодка. А затем началась та самая проверка систем, о которой просили голландцы.
       По информации Ъ, ЦКБ "Рубин" намерено еще в этом году провести часть подготовительных работ для операции по подъему фрагментов первого отсека "Курска", которая намечена на 2002 год. В частности, "Рубин" собирается обратиться к компании Mammoet с просьбой размыть грунт у оставшейся на дне носовой части субмарины, что позволит сократить сроки операции в будущем году. По словам командующего Северным флотом адмирала Вячеслава Попова, район катастрофы "Курска", где остается первый отсек, будет находиться под охраной сил ВМФ вплоть до подъема носовой части или ее фрагментов.
       
       ВЯЧЕСЛАВ Ъ-ГУДКОВ, Мурманск