В конце 2015 года готовность завода «Ямал СПГ» достигнет 45%

Готовность завода по сжижению природного газа «Ямал СПГ» на текущий момент составляет 25%, к концу 2015 года она достигнет 45%, сообщил гендиректор «Ямал СПГ» Евгений Кот. По его словам, на Южно-Тамбейском месторождении, которое является ресурсной базой проекта, пробурено 28 скважин. Согласно материалам НОВАТЭКа, планом разработки предусмотрено бурение более 200 эксплуатационных скважин. По словам господина Кота, для обеспечения газом первой очереди завода необходимо бурение 58 скважин. На производственной площадке уже практически построены внешние бетонные корпусы двух резервуаров для хранения СПГ, начаты работы по сварке листов внутренней поверхности первого резервуара из 9%-ной никелевой стали. Господин Кот добавил, что уже забиты свайные основания для двух других резервуаров. Он напомнил также, что 95% будущего СПГ уже законтрактовано (85% с поставкой на рынки азиатских стран, в том числе и в Китай).

Первый заместитель директора проекта Дмитрий Монаков сообщил журналистам, что для проекта задействованы два атомных и два дизельных ледокола. Атомные осуществляют ледовую проводку по Карскому морю и по акватории Обской губы до порта, а дизельные — от глубоководной части Обской губы до порта и для очистки причалов ото льда. Он сообщил также, что в середине 2015 года начнется поставка технологических модулей для завода. Кроме того, отметил господин Монаков, сейчас на китайских верфях изготавливаются два судна класса Arc7 для перевозки модулей в зимнее время. В первом квартале 2016 года компания планирует начать поставку модулей с их помощью. По его словам, завод состоит примерно из 300 модулей, размеры которых составляют примерно 35 на 40 метров, а вес — от 2 тыс. тонн до 7 тыс. тонн.