Типовая Технологическая карта на «Монтаж деревянного каркаса мансарды при реконструкции общественного здания»

бетонирования, начиная с наиболее удаленного участка. Укладку бетонной смеси следует производить полосами шириной 3-4м.

После завершения вибрирования и выравнивания бетонной смеси поверхность свежеуложенного бетона укрыть брезентом или мешковиной, которые должны поддерживаться во влажном состоянии. Бетонирование осуществлять на всю толщину перекрытия с одновременным уплотнением бетонной смеси глубинными вибраторами с последующим выравниванием 1 виброрейкой.

Моисеев Э.В., Шестопалов Е.Г., Хурматулин P.O., Пшава A.B.

ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА НА «МОНТАЖ ДЕРЕВЯННОГО КАРКАСА МАНСАРДЫ ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДАНИЯ»

Технологическая карта разработана на возведение отапливаемой мансарды общественного здания. В состав работ, рассматриваемых картой, входят: подача в ночное время конструкций и материалов стреловым самоходным автокраном КС-35719-3 «Клинцы» грузоподъемностью до 15т; укрупнительная сборка деревянных стропильных ферм; монтаж укрупненных конструктивных элементов (ферм), установка тяжей.

Работы выполняются в осеннее - летний период и ведутся в одну смену. Направление монтажа стропильных ферм принято от лестничных маршей. Работы будут вестись в две захватки.

До начала монтажа стропильных ферм должен быть выполнен прием железобетонного перекрытия по профнастилу, с установкой закладных деталей для монтажа ферм и анкерных болтов для установки лебедок, а так же по достижению не менее 70% проектной прочности бетона. Железобетонные перекрытия принимают по актам технической готовности, актам скрытых работ, утвержденными генподрядной, монтажной и проектной организациями, совместно с заказчиком. К актам прилагается схема установки анкерных болтов. Анкерные болты должны быть установлены и забетонированы одновременно с железобетонным перекрытием.

Строительство ведется поточным методом с разбивкой на 2 захватки в 1 смену. К началу производства работ монтажники должны быть обеспечены соответствующим комплектом оснастки, инструментами, инвентарем, приспособлениями и средствами защиты (каски, перчатки).

Для подачи конструкций и материалов используется самоходный стреловой кран на автомобильном ходу КС-35719-3 «Клинцы». Имеется две площадки для складирования элементов ферм на монтажном горизонте (+11,800).

Элементы ферм привозятся на строительную площадку в пачках, упакованных на заводе. В качестве грузозахватного устройства используется универсальный четырехветвевой строп 4СК-1,6. Строповка груза осуществляется непосредственно в кузове длинномерной грузовой машины. После зацепки груз поднимают на 30-50см для проверки надежности закрепления и устойчивости крана. При подъеме груз удерживается в положении параллельно продольной стене здания при помощи оттяжек. Пачки с элементами ферм размещаются на площадке складирования, таким образом, чтобы укрупнительная сборка велась более эффективно.

Укрупнительная сборка ведется с площадки складирования. Элементы укладываются на рабочую площадку в определенном порядке - в форме готовой фермы. Первыми укладываются элементы СР1, потом к ним присоединяются РР1(РР2) Стыковка отправочных элементов производится с помощью болтов. Между узлами стыковки элементов СР1 и РР1 (РР2) устанавливается тяж из нержавеющего троса 010мм. На время транспортировки устанавливается дополнительная связь по низу фермы, для предотвращения деформаций.

Перемещение готовой конструкции к месту монтажа осуществляется при помощи лебедки. Закрепление тросов к ферме производится в 2 местах по низу стоек. Собранная стропильная ферма доставляется на место установки при помощи тяговой электрической лебедки ТЛ-14А.

Подъем фермы в проектное положение осуществляется методом "падающей стрелы" Поднятую конструкцию предварительно крепят к закладным деталям при помощи болтов и тяжей с талрепами обеспечивающих пространственную жесткость элемента, выверяют и осуществляют

окончательное крепление. Вертикальность фермы выверяют оптическим теодолитом и регулируют натяжением тросов талрепом крюк-крюк «ОПЧ1480 М12».

Моисеев Э.В., Шестопалов Е.Г., Дьяконов P.A., Сулейманов P.C.

ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА НА «УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СКАТНОЙ КРОВЛИ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО НАСТИЛА»

Технологическая карта разработана на устройство металлической скатной кровли из профилированного настила. В состав работ, рассматриваемых картой, входят: подача и разгрузка материалов автокраном КС-35719-3 «Клинцы»; крепление прогонов по готовым конструкциям ферм; наклейка пароизоляции «Изоспан»; крепление вагонки; укладка минеральной ваты URSA GLAS S WOOL; наклейка гидроизоляции «Изоспан»; укладка профилированного стального настила; устройство выхода на крышу; сборка и навеска водосточных труб. Работы проводятся в одну смену, в летне-осенний период.

Прежде чем приступать к монтажу металлической скатной кровли из профилированного настила должны быть выполнены следующие работы: устройство монолитного ж\б перекрытия по профнастилу; установка ферм мансарды; устройство стеклянных ветражей; подача материалов в места складирования. К монтажу витражей можно приступать только после произведения всех вышеперечисленных работ. Подача материалов на строительную площадку производится автокраном КС-35719-3 «Клинцы», монтаж кровли производится рабочими вручную.

Укладка профилированного настила производится после окончания работ по установки прогонов, наклейки пароизоляции, креплению вагонки, укладки минеральной ваты, наклейки гидроизоляции.

Замер кровли и расчет. При расчете кровли, длина листа равна длине ската. При монтаже лист профнастила монтируется к основанию так, чтобы край листа на 40мм выступал от карниза.

Монтаж кровельных листов. Монтаж начинаетеяс торца. Крайняя волна каждого кровельного листа накрывается следующим листом. Край листа выравнивается по карнизу, и крепится с выступом от карниза на 70мм. В случае если листы короче чем длина ската, то нужен нахлесг по длине, монтируются сначала нижние, затем верхние листы. Величина нахлеста в этом случае зависит от уклона но в любом случае она составляет не мене 50мм.

Подгонка по месту. При монтаже кровли листы часто приходится подрезать по месту в ручную. Используя при этом электролобзик с твердосплавными зубьями.

Крепление профнастила к обрешетке, Профнастил крепится к обрешетке саморезами с уплотнительной шайбой. Для удобства при работе с шурупами используется шуруповерт с насадкой для шурупов. Самонарезающие шурупы ввинчивают в нижнюю часть волны профиля перпендикулярно листам. Для крепления профнастила к обрешетке в нижнюю гофру используются саморезы 4.8Х28...40. При монтаже конька крепление его необходимо производить через верхнюю гофру, тогда длина самореза подбирается исходя из высоты профиля. На один квадратный метр требуется примерно 8-12 шурупов, с учетом того что по краям лист крепится только в каждой второй волне и по длине с интервалом 60см.

Моисеев Э В., Шестопалов Е.Г., Гурова Е.О., Яковлева K.M.

ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА НА «УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ВИТРАЕЙ ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДАНИЯ»

Технологическая карта разработана на устройство металлических витражей из витринного стекла. В состав работ, рассматриваемых картой, входят: переноска материалов (несподручных); установка стальных оконных переплетов: переноска материалов (грузов требующих особой осторожности); нарезка и вставка стекол.