Строительство моста Нижнеленинское—Тунцзян с российской стороны так и не началось

Проблема строительства железнодорожного моста через реку Амур в районе населенных пунктов Нижнеленинское и Тунцзян (КНР) будет вынесена на рассмотрение комиссии при правительстве РФ. Об этом говорилось в среду на заседании межведомственного оперативного штаба по содействию реализации крупных инвестпроектов в регионе, которое провел врио губернатора Еврейской автономной области Александр Левинталь. В настоящее время темпы по созданию мостового перехода от берега России замедлены, работы не ведутся, тогда как с китайского идут полным ходом.

Как доложил первый зампред правительства ЕАО Виктор Гожий, у российской стороны до сих пор нет ясности по вопросам определения генподрядчика и финансирования проекта, никто не занимается подготовкой рабочей документации. Также не сформирована структура компании-заказчика, кроме того, наблюдается слабое взаимодействие участников реализации проекта. Проблемы настолько остры, что это уже привело к переносу сроков начала строительства. В этой связи предложено выйти на руководство страны. Как уточнил руководитель представительства администрации ЕАО при правительстве РФ Дмитрий Астафьев, ситуация осложняется тем, что в нынешних экономических условиях произошло удорожание проекта. Александр Левинталь подчеркнул, что ответственность за строительство трансграничного мостового перехода в соответствии с межправительственным соглашением возложена на правительство области. Тема строительства моста будет поднята на заседании правкомиссии по развитию Дальнего Востока, которое состоится в начале апреля в Хабаровске.