Воронежского элеватора подождут два года

Минсельхоз Сахалинской области готовит иск к структуре воронежского производителя сельхозоборудования ООО «Воронежсельмаш». Причиной стали задержки в реализации проекта строительства элеватора на острове. Его планировалось сдать в ноябре, но пока компания представила лишь 30% сметной документации. Минимальный срок строительства оценивается в 19 месяцев. В «Воронежсельмаше» обещают уложиться в новые сроки.

О возникших у «Воронежсельмаша» сложностях при подготовке проектной документации „Ъ“ рассказал министр сельского хозяйства Сахалинской области Михаил Кузьменко. По его словам, между принадлежащей Сахалинской области птицефабрикой «Островной» и структурой «Воронежсельмаша» ООО «Инжиниринговый центр ВСМ» 30 сентября 2015 года был заключен договор на разработку проектно-сметной документации и выполнение изыскательских работ по объекту «Комплекс по приемке, хранению и переработке сырья». Согласно договору, документы воронежская компания должна была разработать за 155 дней, в противном случае ее ждали штрафные санкции.

30 января 2016-го воронежский и сахалинский губернаторы Алексей Гордеев и Олег Кожемяко посетили «Воронежсельмаш» и публично заявили о том, что к ноябрю компания должна будет построить на острове элеватор емкостью 50 тыс. т единовременного хранения за 2 млрд руб. Пока сахалинский элеватор остается единственным крупным проектом для воронежских компаний на Дальнем Востоке. «Сроки у нас очень сжатые — уже в ноябре элеватор должен быть сдан. Этот проект является ключевым для сельского хозяйства Сахалинской области», — сказал тогда господин Кожемяко. Воронежская сторона обещала график работ держать на контроле. 1 апреля управление госэкспертизы Сахалинской области выдало положительное заключение по итогам проверки документации, но выяснилось, что она была представлена не в полном объеме и продолжала поступать частями. Правительство согласилось заключить с «Воронежсельмашем» дополнительное соглашение на продление сроков, но пока чиновники получили лишь 30% необходимых документов, пояснили „Ъ“ в сахалинском Минсельхозе.

«Заказчиком выставлена претензия о просрочке в сдаче проектных работ, готовится исковое заявление», — сообщил „Ъ“ господин Кузьменко. По его словам, сахалинский Минсельхоз уже направил письмо в адрес курирующего АПК воронежского вице-премьера Виктора Логвинова «с просьбой оказать влияние» на «Воронежсельмаш» «по скорейшему выполнению работ по проекту и предоставлению его на государственную экспертизу». Господин Логвинов вчера пояснил „Ъ“, что пока не получал обращения.

Для строительства элеватора уже выделен земельный участок площадью 6,08 га в Южно-Сахалинске. Он находится в собственности птицефабрики. После получения всех документов и положительной оценки госэкспертизы будут объявлены торги по выбору подрядчика, а нормативный срок последующего строительства составляет 19 месяцев, добавил господин Кузьменко.

В «Воронежсельмаше» вчера предпочли не комментировать ход реализации проекта. Во вторник в компании задержку объясняли „Ъ“ «сложными климатическими условиями Сахалина»: «“Воронежсельмаш“ пошел на дополнительное финансирование перепроверки расчетов — помимо наших специалистов к работе мы привлекли еще два проектных института. Эта необходимость обусловлена тяжелыми грунтами» (подробнее см. „Ъ“ от 14 сентября).

«Заказчик может не ограничиться взысканием неустойки, — напоминает управляющий партнер юридической компании “Центральный округ” Дмитрий Просвирин. — Сахалинское правительство имеет право не только расторгнуть договор с “Воронежсельмашем”, но и поставить вопрос о взыскании убытков — как за срыв сроков начала строительства элеватора, так и в случае привлечения более “дорогого” контрагента на устранение недостатков в проектно-сметной документации и изыскательских работах».