Обоснование организационно-технологических решений

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 69.002.5 : 621.879

Justification of organizational and technological decisions

Kuznetsov Sergey Mikhaylovich, Candidate of Technical Sciences, senior scientific employee, associate professor of the Siberian State University of means of communication,

Olkhovikov Sergey Eduardovich, teacher of the Siberian State University of means of communication,

Abstract: In article the algorithm of justification of organizational and technological decisions at construction of buildings and constructions with use of construction cars is offered. By means of this algorithm it is possible to estimate efficiency of application of any organizational and technological decisions at construction of concrete objects. It allows to predict authentically the term of production of construction works at a construction design stage. For justification of organizational and technological decisions databases on results of natural tests of systems, sets and separate construction cars are used. Application of the offered approach to an assessment of organizational and technological decisions in construction by means of databases on results of natural tests can be extended to other branches of science and technicians that is very actual during the forecasting, an assessment and optimization of various processes.

Keywords: organizational and technological decision, system of cars, set of cars, imitating model, criterion function.

Обоснование организационно-технологических решений

Кузнецов Сергей Михайлович, кандидат технических наук, старший научный сотрудник, доцент Сибирского государственного университета путей сообщения,

Аннотация: В статье предложен алгоритм обоснования организационно-технологических решений при возведении зданий и сооружений с использованием строительных машин. С помощью этого алгоритма можно оценить эффективность применения любых организационно-технологических решений при возведении конкретных объектов. Это позволяет достоверно прогнозировать срок производства строительно-монтажных работ еще на стадии проектирования строительства. Для обоснования организационно-технологических решений используются базы данных по результатам натурных испытаний систем, комплектов и отдельных строительных машин. Применение предлагаемого подхода к оценке организационно-технологических решений в строительстве с помощью баз данных по результатам натурных испытаний может быть распространено на другие отрасли науки и техники, что весьма актуально при прогнозировании, оценке и оптимизации различных процессов.

Ключевые слова: организационно-технологическое решение, система машин, комплект машин, имитационная модель, целевая функция.

Актуальность. Создание информационных баз натурных испытаний машин, комплектов и систем в реальных условиях эксплуатации способствует обоснованию организационно-технологических решений (ОТР) при строительстве, ремонте и реконструкции зданий и сооружений [1 - 14]. После создания баз данных по результатам натурных испытаний строительных машин проведена обработка выборок и установлено, что все они подчиняются закону нормального распределения [9, 10]. Следующим этапом исследования является создание и оценка возможных вариантов ОТР с использованием систем, комплектов и отдельных строительных машин.

Цель: совершенствование технико-экономической оценки ОТР.

Задачи:

- создание баз данных по результатам натурных испытаний систем, комплектов и отдельных машин;

- формирование и оценка возможных вариантов ОТР;

- составить программное обеспечение для формирования и оценки с использованием баз данных по результатам натурных испытаний.

Материалы и методы. Для совершенствования технико-экономической оценки ОТР, касающихся зданий и сооружений, парков, комплексов, комплектов и отдельных машин созданы:

- имитационная модель обоснования инвестиционных строительных проектов с учетом надежности строительства;

- имитационная модель обоснования очередности возведения объектов с учетом организационно-технологической надежности (ОТН) строительства;

- имитационная модель прогнозирования продолжительности и стоимости строительства объектов с учетом ОТН строительства;

- имитационная модель формирования квалификационного и количественного состава строительных бригад;

- имитационные модели отдельных технологических процессов с ОТН строительства;

- имитационная модель формирования экскаваторных, бульдозерных и скреперных комплектов с учетом надежности их работы;

- вероятностная модель формирования многоступенчатых гидротранспортных систем с учетом надежности строительства;

- многофакторные математические модели работы гидротранспортных комплексов и отдельных строительных машин с учетом их ОТН;

- модели формирования парков и комплексов строительных машин;

- базы данных по строительным материалам, конструкциям, машинам и механизмам;

- методическое и программное обеспечения для использования соответствующих баз данных в формировании и оценке ОТР;

- многофакторные математические модели для задания целевой функции при оптимизации проектных и ОТР зданий, сооружений, парков, комплексов, комплектов и отдельных машин.

Проведенный анализ по автоматизации формирования и оценки ОТР сооружений, систем, комплектов и отдельных машин показал, что для совершенствования проектирования необходимо анализировать накопленный опыт, это потребует создания базы данных по строительным материалам, конструкциям, машинам, механизмам и ОТР.

Для совершенствования вариантного проектирования необходимо разработать систему проектирования ресурсосберегающих парков, комплексов и комплектов машин для строительства сооружений, работающую на основе современных информационных технологий. Эффективная система может быть разработана только при наличии баз данных и программного обеспечения для работы с ними.

Результаты. В СГУПС создана программное обеспечение, позволяющее формировать и оценивать ОТР при возведении объектов.

Заключение (Выводы).

1. При обосновании вариантов ОТР строительства необходимо учитывать организационно-технологическую надежность работы машин и механизмов при строительстве объектов.

2. Необходимо разработать единую методику расчета надежности строительства и технико-экономической оценки вариантов ОТР парков, комплексов, комплектов и отдельных машин делает результаты сравнения разных авторов трудно сопоставимыми.

3. Для качественного улучшения организационно-технологического проектирования необходимо автоматизировать процесс формирования ресурсосберегающих решений строительства и выбора машин с учетом надежности возведения сооружений в намеченные сроки на основе современных информационных технологий с использованием всей имеющейся номенклатуры машин и механизмов.

4. При оптимизации парков, комплексов и комплектов машин мало внимания уделяется их технико-экономической оценке и практически отсутствует анализ надежности принимаемых решений.

5. Некоторые исследователи формируют критерии оптимизации ОТР и пытаются получить оптимальные параметры решений, взяв частные производные по исследуемым параметрам и приравняв их нулю. Подобный анализ далеко не всегда приводит к желаемому результату.

6. Существующие способы оптимизации парков дорожно-строительных машин не всегда приводят к желаемому результату для

промышленного, гражданского и транспортного строительства, так как не учитывают привязку к конкретным объектам.

Библиографический указатель:

1. Айдын Е.В. Методология ресурсосберегающего проектирования производственных зданий / Е.В. Айдын, С.М. Кузнецов, С.Э. Оль-ховиков // Научно-исследовательские публикации. Воронеж. - 2014. -№ 3 (7). - С. 32-36.

2. Анферов В.Н. Имитационная модель оценки организационно-технологической надежности работы стреловых кранов / В.Н. Анферов, С.М. Кузнецов, С.И. Васильев // Изв. вузов. Строительство. - 2013. - № 1. - С. 70-78.

3. Гныря А.И. Оценка надежности применения поворотного бункера для электроразогрева бетонных смесей / А.И. Гныря, М.М. Титов, С.М. Кузнецов // Бетон и железобетон. - 2014. - №3. - С. 24-27.

4. Исаков А.Л. Формирование ресурсосберегающего комплекса машин для строительства зданий и сооружений / А.Л. Исаков, К.С. Кузнецова, С.М. Кузнецов // Механизация строительства. - 2013. - № 9 (831). - С. 14-17.

5. Кузнецов С.М. Автоматизация построения моделей для оптимизации организационно-технологических решений / С.М. Кузнецов, Н.В. Холомеева, С.Э. Ольховиков // Научно-исследовательские публикации. Воронеж. - 2014. - № 7(11). - С. 5-13.

6. Кузнецов С.М. Обработка статистической информации / С.М. Кузнецов, В.Я. Ткаченко, Н.В. Холомеева // Научно-исследовательские публикации. Воронеж. - 2014. - № 3 (7). - С. 45-54.

7. Кузнецов С.М. Оценка значимости факторов организационно-технологической надежности работы земснарядов / С.М. Кузнецов, В.Б. Пермяков, П.А. Хабарова // Экономика ж. д. - 2009. - № 7. - С. 56-61.

8. Кузнецов С.М. Оценка организационно-технологической надёжности строительства зданий и сооружений / С.М. Кузнецов, Н.А. Сироткин, О.А. Легостаева, С.Н. Ячменьков // Изв. вузов. Строительство. -2006. - № 2. - С. 47-52.

9. Кузнецов С.М. Оценка технической надежности работы гидротранспортных систем / С.М. Кузнецов // Экономика ж. д. - 2013. - № 10. - С. 77-87.

10. Кузнецов С.М. Повышение эффективности применения машин и механизмов в строительстве : монография / С.М. Кузнецов. -М.-Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 203 с.

11. Кузнецов С.М. Системотехника ресурсосберегающей техно-

логии строительства зданий и сооружений / С.М. Кузнецов // Изв. вузов. Строительство. - 2005. - № 3. - С. 110-117.

12. Сироткин Н.А. Моделирование процесса возведения зданий и сооружений: практикум / Н.А. Сироткин, С.Э. Ольховиков, С.М. Кузнецов - М.-Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 66 с.

13. Сироткин Н.А. Обоснование управленческих решений в строительстве / Н.А. Сироткин, С.М. Кузнецов, С.Э. Ольховиков. - М.Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 48 с.

14. Чулкова И.Л. Вероятностная модель подбора тяжелых бетонов / И.Л. Чулкова, Т.А. Санькова, С.М. Кузнецов // Изв. вузов. Строительство. - 2008. - № 10. - С. 39-43.

Статья поступила в редакцию 28.08.2015 г.