У крымских ТЭС проблемы с трубой

Строительство двух ТЭС в Крыму общей мощностью 940 МВт, которое ведет структура «Ростеха» «Технопромэкспорт», рискует столкнуться и с проблемой отсутствия топлива. Подрядчик строительства газопровода «Самара-Спецмонтаж» задолжал рабочим, уже объявившим забастовку. Замглавы Минэнерго РФ Андрей Черезов заверил, что долги погашены, но добавил, что есть вопросы по темпам строительства инфраструктуры для ТЭС — газопроводу и сетям. Представители заказчика трубы «Черноморнефтегаза» и власти Крыма считают, что забастовка рабочих сроки сдачи объекта не изменит.

Минэнерго РФ и ГУП «Черноморнефтегаз» проверят расходование средств компанией «Самара-Спецмонтаж», которая является подрядчиком по строительству газопровода к крымским ТЭС в Симферополе и Севастополе. «Пока он (подрядчик.— “Ъ”) смог отчитаться только за половину аванса,— сказал замминистра энергетики РФ Андрей Черезов в четверг в Севастополе.— Поэтому наше решение и решение "Черноморнефтегаза" — провести расследование и принять решение по этому подрядчику — в плане, куда он дел деньги». Господин Черезов уточнил, что сейчас долги по зарплате погашены. По его словам, «отставаний в строительстве нет», но есть вопросы в отношении газопровода и схемы выдачи мощности ТЭС (электросети): «Здесь у нас пока есть вопросы к "Черноморнефтегазу" и "Крымэнерго"».

4 декабря строители участка газопровода, идущего к новой Севастопольской (Балаклавской) ТЭС, объявили забастовку из-за долгов по зарплате. «Крыминформу» они рассказали, что каждому должны по 200–300 тыс. руб. При найме им обещали платить по 70–80 тыс. руб. в месяц, но 10 тыс. руб.— по договору, а остальное представители подрядчика обещали оформить как премии. В «Черноморнефтегазе», который является заказчиком работ, сообщили, что оплачивают работу подрядчика в установленные сроки и в полном объеме.

Также Андрей Черезов выразил обеспокоенность низким темпом строительства газопровода. Начальник отдела по связям с общественностью «Черноморнефтегаза» Татьяна Живица сообщила “Ъ”, что «Самара-Спецмонтаж» строит лишь участок газопровода и то, что часть рабочих объявила забастовку, на сроках сдачи объекта отразиться не должно. В компании пока не знают, как будет организована работа по проверке расходования средств подрядчиком, и не смогли уточнить, какой была сумма аванса. Источники “Ъ”, близкие к руководству Крыма, заверили, что газопровод будет сдан в срок.

Планируется, что первые энергоблоки Севастопольской и Симферопольской ТЭС, которые строит входящий в «Ростех» «Технопромэкспорт», начнут работу в мае 2018 года. Сегодня Андрей Черезов сообщил, что две газовые турбины Siemens уже установлены на электростанциях, две других будут смонтированы до конца года. Две ТЭС мощностью по 470 МВт должны ликвидировать дефицит электроэнергии на полуострове, но срок их сдачи уже переносился (сейчас — май-июнь 2018 года). В осенне-зимний период в пиковые нагрузки Крыму может не хватить 120 МВт. Большую часть электроэнергии полуостров получает по энергомосту, проложенному по дну Керченского пролива.

Как выяснил “Ъ”, Минэнерго предложило строить дополнительные мощности в Крыму и Краснодарском крае по механизму конкурентного отбора, аналогичному инвестиционным договорам. Объекты будут выставляться на конкурс, при предельном объеме заявки 2,115 млн руб. за 1 МВт в месяц — это в несколько раз превышает доходность новых объектов в остальной части России. Старая крымская генерация и маневренные мощности также могут получить сверхтариф для модернизации устаревшего оборудования. Инициативы вызывают вопросы даже у чиновников. Так, в Минэкономики говорят о рисках «необоснованного увеличения финансовой нагрузки на потребителей».