Счетная палата заявила о невозможности построить ЦКАД в срок

Счетная палата заявила о невозможности построить ЦКАД в срок

По мнению Счетной палаты, строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) Московской области не будет завершено в установленные сроки. «Основные причины срыва сроков окончания работ — это низкое качество проектирования и длительность процедур по изъятию и оформлению земельных участков. Кроме того, количество рабочих и дорожно-строительной техники на всех пусковых комплексах не соответствует проекту организации строительства и недостаточно для ликвидации отставания работ»,— говорится в сообщении ведомства.

По состоянию на 1 декабря 2018 года строительная готовность ЦКАД составляла от 0% до 66%, что не позволит завершить основные работы ранее четвертого квартала 2020 года, а на одном из участков — ранее второго квартала 2021 года.

«В январе 2018 года были приняты планы-графики ликвидации сложившегося отставания работ на пусковых комплексах №1 и №5. Однако они не выполнены. ГК "Автодор" уже направила предложения в Минтранс о переносе сроков завершения работ на декабрь 2020 года. Таким образом, доходы от эксплуатации ЦКАД, запланированные на 2019–2020 годы в размере 22,4 млрд руб., госкомпании не поступят»,— заявил аудитор Счетной палаты Валерий Богомолов на коллегии ведомства итоги проверки эффективности расходования средств, направленных на реализацию инвестиционного проекта по строительству ЦКАД.

«Автодор» не утвердил проектно-сметную документацию по отдельным работам на ЦКАД. «Определить полную стоимость строительства ЦКАД в настоящее время невозможно»,— заключили в Счетной палате. К 15 ноября 2018 года внебюджетное финансирование строительства составило только 14 млрд руб., выделенных в рамках одного концессионного соглашения. «По остальным соглашениям средства инвесторов не привлечены. Сложившаяся ситуация свидетельствует о невыполнении инвесторами обязательств по софинансированию проекта и не соответствует принципам государственно-частного партнерства»,— заявило надзорное ведомство.

Строительство ЦКАД (индекс А-113) началось в 2014 году, протяженность трассы — 530 км. Общая стоимость проекта ранее оценивалась в 300 млрд руб.

В октябре 2018 года президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по вопросам реализации проекта строительства ЦКАД и ее дальнейшей эксплуатации. В частности, он поручил провести проверку обоснованности увеличения стоимости строительства дороги.

Подробнее о проекте ЦКАД читайте в публикации “Ъ” «Дорога кругом идет».