Стадион обставили секретностью

Главный объект Универсиады — стадион «Казань Арена», ввод которого в эксплуатацию задерживается уже несколько месяцев, готов принять гостей. Об этом вчера заявил побывавший в Казани председатель оргкомитета Игр, первый вице-премьер России Игорь Шувалов. Однако «добро» стадиону пока не дало Приволжского управление Ростехнадзора — предполагается, что строители под присмотром минстроя Татарстана будут устранять недоделки как минимум до 22 июня.

Вчера первый вице-премьер России, председатель оргкомитета по подготовке и проведению Универсиады-2013 Игорь Шувалов осмотрел в Казани спортивные объекты студенческих Игр. «Практически все объекты, которые мы сегодня видели, находятся в отличном состоянии, даже те, по которым у нас были некоторые опасения и сомнения», — заявил журналистам господин Шувалов после объезда. При этом он подчеркнул, что стадион «Казань Арена» на улице Чистопольской, где 6 и 17 июля пройдут церемонии открытия и закрытия Универсиады, полностью готов. «Стадион готов, все системы работают», — сказал вице-премьер.

• Стадион «Казань Арена» начали строить в 2010 году. Объект рассчитан на 45 тыс. зрителей — это крупнейший после московских «Лужников» футбольный стадион страны. Общая площадь здания составляет 126 тыс. кв. м. Предполагается, что в 2018 году на стадионе пройдут матчи чемпионата мира по футболу, а в 2015 — отдельные соревнования чемпионата мира по водным видам спорта. После окончания Универсиады на нем будут проводиться домашние матчи футбольного клуба «Рубин». Строительство ведут ООО ПСО «Казань» (генподрядчик), а также ОАО «Камгэсэнергострой» (входит в холдинг «Ак барс») и московское ООО «Интэкс». В возведение стадиона вложено, по разным данным, от 12 до 15 млрд руб.

Изначально открытие главного объекта Универсиады планировалось на конец 2012 года. Однако посетивший Казань в декабре председатель Счетной палаты Сергей Степашин констатировал, что строители «не уложились в тот срок». При этом стало известно, что за время строительства произошло резкое, более чем вдвое, удорожание объекта, первоначально оценивавшегося в 6 млрд руб. В министерстве строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана объясняли этот факт корректировкой проекта стадиона (его после оглашения страны-хозяйки футбольного чемпионата 2018 года пришлось подгонять под требования FIFA), а также применением «нестандартных решений» и «более дорогих технологий». Тогда господин Степашин заверял, что к весне стадион будет готов.

Причиной задержки сроков строительства стала также нехватка рабочих рук. Власти Татарстана вынуждены были привлечь трудовые ресурсы из районов республики — по сообщениям СМИ, на работы были мобилизованы даже учителя сельских школ. При этом власти объявили конкурс среди муниципалитетов на самое активное участие в строительстве стадиона, пообещав его победителям новые спортплощадки. Однако и к весне стадион открыт не был.

Новой датой стало 9 мая — директор «Казань Арены» Радик Миннахметов заявлял, что в этот день объект примет ветеранов. Открытие вновь не состоялось, что послужило поводом для разговоров о переносе сроков проведения Универсиады. Мэру Казани Ильсуру Метшину пришлось опровергать эту информацию в прямом телеэфире 29 мая. «Со всей ответственностью могу заявить, что никаких переносов не будет — Универсиада начнется в положенное время», — сказал он.

Последней датой открытия стадиона СМИ называли 14 июня — день визита господина Шувалова. Однако накануне пресс-служба президента республики опровергла это сообщение: ее руководитель Андрей Кузьмин заверил „Ъ“, что «об открытии стадиона будет объявлено». Вчера в беседе с журналистами Игорь Шувалов дал понять, что никакого официального открытия арены до начала Универсиады не будет. Он объяснил это тем, что сейчас на стадионе идут работы по подготовке к церемонии открытия Игр и проводятся репетиции «в обстановке секретности».

Между тем еще день назад в министерстве строительства на совещании по «процессу сдачи исполнительной документации» заявляли о выявленных Приволжским управлением Ростехнадзора замечаниях к объекту. Для их устранения, согласно календарю мероприятий министерства, чиновники как минимум до 22 июня планируют ежедневно проводить подобные совещания с «обходом объекта, постановкой задач подрядным организациям, контролем исполнения». Вчера генеральный директор ПСО «Казань» Равиль Зиганшин подтвердил „Ъ“, что работы по приему объекта еще «ведутся». При этом оговорился: «Может, уже приняли, я не знаю».

Впрочем, в Татарстане есть опыт проведения крупных мероприятий и без разрешения на ввод объектов в эксплуатацию. Международный конно-спортивный комплекс «Казань», который стал главной ареной празднования 1000-летия Казани в 2005 году и полем для международных соревнований, долгие годы работал без соответствующего документа — его отсутствие прокуратура обнаружила спустя пять лет после открытия ипподрома (см. „Ъ“ от 31 марта 2010 года).