Буденновский порыв

Вчера в ходе рабочего совещания в ООО «Ставролен» (Буденновск, Ставропольский край) генеральный директор ЗАО «ЛУКОЙЛ-Нефтехим» Алексей Смирнов заявил о намерении удвоить количество сотрудников, занятых на строительстве полипропиленового производства. Это решение вызвано недовольством руководства ЗАО низкими темпами строительства. По данным минпрома края, за 6 месяцев, прошедших с начала работ, сделано всего 10% от объема, рассчитанного на весь период строительства. А из 2 млрд рублей, выделенных на завершение строительства, освоено только 180 млн рублей. Строителям поставлена задача освоить к концу текущего года до 600 млн рублей. Сроки завершения работ оставлены без изменений.

Организация производства полипропилена в Буденновске была задумана еще при Советской власти: после ввода в эксплуатацию Прикумского завода пластмасс (теперь ООО «Ставролен») в 1980 году практически сразу же заговорили о целесообразности пуска второй очереди завода — для производства полипропилена. Это строительство началось в 1986 году. В 1992 году для продолжения строительства было создано ОАО «Ставропольполимерпродукт». Однако в 1995 году из-за прекращения государственного финансирования строительные работы были остановлены. Для завершения этого проекта в июле 2004 года ЗАО «ЛУКОЙЛ-Нефтехим» приобрело у ГУП «Московский промышленно-торговый центр интеграции и развития» 87,42% акций ОАО «Ставропольполимерпродукт». По некоторым сведениям, покупка этих акций обошлась холдингу в $32 млн. В конце 2004 года топ-менеджмент группы официально уведомил правительство края о намерении приступить к строительно-монтажным работам в наступающем году.

В настоящее время строительство полипропиленового производства осуществляется в соответствии с программой стратегического развития группы «ЛУКОЙЛ-Нефтехим» до 2010 года. Ожидается, что затраты на реализацию проекта окупятся через шесть лет. Как утверждают источники „Ъ“ в ЗАО «ЛУКОЙЛ- Нефтехим», установка по производству полипропилена проектной мощностью в 80 тыс. тонн в год, станет первым объектом такого рода в составе нефтехимического комплекса холдинга. В настоящее время в России работают 4 таких установки общей мощностью 285 тыс. тонн полипропилена в год.

Строительство, стартовавшее в январе 2005 года, планируется завершить в конце 2006 года. Однако, нынешние темпы ведения работ не устраивают руководство холдинга: за 6 месяцев сделано всего 10% от объема, рассчитанного на весь период. При завершении строительства нефтехимического предприятия в Буденновске должно быть освоено около 2 млрд рублей, а на данный момент освоено только 180 млн рублей, — сообщил „Ъ“ заместитель министра промышленности, транспорта и связи края Александр Кузнецов. Поэтому руководство ЗАО «ЛУКОЙЛ-Нефтехим» было вынуждено скорректировать директивный план, поставив задачу строителям к концу года освоить до 600 млн рублей. При этом сроки завершения работ оставлены без изменений. Решено также удвоить количество занятых на объекте специалистов, доведя их число до 900–1000 человек.

СЕРГЕЙ РЯБЧИКОВ, Ставрополь