Атому нашли время

Вчера в ходе рабочей поездки генерального директора госкорпорации «Росатом» Сергея Кириенко на Нововоронежскую атомную станцию (НВ АЭС) был определен срок пуска сооружаемого энергоблока №6. Как заявил губернатор Воронежской области Алексей Гордеев, физический пуск блока ожидается в сентябре, энергетический — в декабре. По данным концерна «Росэнергоатом», в промышленную эксплуатацию энергоблок может быть введен уже в июне 2016 года, а блок №7 — в феврале 2018 года. Общая стоимость проекта «в текущих ценах» превышает 235 млрд руб. Эксперты полагают, что обновившемуся генподрядчику строительства — московский «Атомэнергопроект» в конце прошлого года стал подчиняться нижегородскому АО «НИАЭП» — пришлось менять систему менеджмента на площадке.

1 / 4

Делегация топ-менеджеров различных структур Росатома вместе с главой региона побывала на объектах строящегося блока, понаблюдала за послемонтажной очисткой трубопроводов и оборудования технологических систем со смывом воды в открытый корпус реактора («пролив» считается одним из ключевых событий года на площадке, означающих завершение основных тепломонтажных работ в реакторном отделении). Позже состоялось совещание, на котором обсуждался ход строительства энергоблока №6. После него главы госкорпорации и региона заявили, что впредь переноса срока физпуска блока быть не должно.

Сергей Кириенко, в частности, пояснил, что «к середине прошлого года стало понятно — блок может не успеть выйти к концу года на пуск». «У нас были обязательства в отрасли пустить один блок. В более высокой степени готовности оказался ростовский блок №3, в итоге мы перебросили часть денег на него и пустили в декабре. Никаких шансов у людей, которые отвечают за пуск шестого блока НВ АЭС, куда-либо переносить сроки нет», — заявил господин Кириенко. Губернатор Алексей Гордеев выразил надежду, что физический пуск состоится в сентябре этого года, а энергопуск — в декабре. Президент объединенной инжиниринговой компании «НИАЭП-Атомстройэкспорт» Валерий Лимаренко, в свою очередь, подтвердил, что генподрядчик «безусловно, будет укладываться в сроки».

Сергей Кириенко также напомнил, что из-за срыва прежнего графика выхода на пуск был уволен директор генподрядчика — московского «Атомэнергопроекта», а сама компания была переподчинена «НИАЭП-Атомстройэкспорту» (тому самому, который успешно пустил третий блок Ростовской АЭС). «Кто лучше работает, будет главным», — сказал Сергей Кириенко. По его словам, сегодня на площадке перестроена система управления и решены проблемы с поставками оборудования, в том числе из Украины: «Мы рисков не видим. Поставка необходимого оборудования завершается в основном в марте-апреле. Несколько критических позиций уходят на май-июнь, по ним соответствующие компенсирующие меры разработаны».

Валерий Лимаренко, говоря о новшествах в системе управления, отметил, что на площадке запущена система электронного документооборота: «Наша компания сегодня одновременно строит и проектирует 33 блока как в России, так и за рубежом. Уровень развития позволяет просчитывать стоимость и сроки работ с высокой точностью». В НИАЭП „Ъ“ пояснили, что речь идет о спецтехнологии управления возведением сложных объектов — Multi-D, созданной компанией. Ее элементы теперь внедряются на строительстве новых блоков НВ АЭС. Технология призвана оптимизировать сроки и стоимость работ. Она состоит из 3D-модели каждого объекта с мельчайшими деталями, в которой «можно отслеживать выполнение различных задач». Именно она, как говорят в НИАЭП, позволила на два месяца раньше запустить третий энергоблок Ростовской АЭС.

По данным Росатома, предварительные сроки ввода в промышленную эксплуатацию шестого блока НВ АЭС — июнь 2016 года, седьмого — февраль 2018 года. Общая стоимость проекта «в текущих ценах» превышает 235 млрд руб. (ранее суммарный объем вложений оценивался примерно в 220 млрд руб.). Оба блока при выходе на полную мощность должны вырабатывать 18,2 млрд кВт/ч в год. В 2016 году госкомпания обещает вложить в Нововоронежскую станцию 26 млрд руб. 23 млрд из них пойдут на новые блоки, а 3 млрд руб. — в модернизацию и ремонты на действующих блоках. На стройке сегодня задействовано около 8 тыс. человек, и «в ближайшее время численность падать не будет».

Доктор физико-математических наук, профессор Воронежского госуниверситета Станислав Кадменский отмечает, что в последнее время на площадке строительства новых блоков «нарастает темп работ». «У меня сомнений по поводу этих блоков нет. Регулярно бываем на станции, ситуация на ней разумная, — считает профессор. — Мы проводим дополнительные наборы на кафедру ядерной физики, открыли новые специальности, количество выпускников увеличили. Все это связывается с перспективами работы на новых блоках». Господин Кадменский полагает, что качество управления всегда было «больным местом» на подобных стройках, поэтому смена менеджмента, действительно, могла сказаться на темпах работ.