Большая неустройка

Как стало известно "Ъ", компанию "СУИХолдинг", принадлежащую бывшему вице-президенту "Системы-Галс" Азарию Лапидусу, отстраняют от проекта реконструкции Большого театра, которой она занимается с 2005 года. При этом, скорее всего, формально контракт останется за "дочкой" "СУИХолдинга" — компанией "СУИПроект", но к реконструкции, бюджет которой составляет 11,7 млрд руб., привлекут крупных московских строителей. Среди них "Главмосстрой" Олега Дерипаски и "Моспромстрой", контролируемый структурами Бинбанка.

О том, что компанию "СУИХолдинг" (60% принадлежит Азарию Лапидусу, 40% — президенту компании Виктору Карпенко), чья 100-процентная дочка "СУИПроект" с 2005 года является генподрядчиком реконструкции Большого театра, отстраняют от этого проекта, "Ъ" рассказали два крупных столичных девелопера. Оба собеседника "Ъ" уточнили, что возможны два варианта дальнейшего развития событий. Первый: "СУИПроект" остается в проекте формально, но теряет практически весь объем работ, а также управление финансовыми потоками. Второй — полностью выходит из проекта. Источник, близкий к Минкультуры, подтвердил это и добавил, что десять дней назад была создана правительственная комиссия по вопросам реконструкции Большого театра под руководством экс-начальника контрольного управления администрации президента, а ныне заместителя руководителя администрации президента Александра Беглова. По его словам, также будет заменено 90% субподрядчиков по проекту.

"Вывеска "СУИПроект" на стройплощадке Большого останется, но работы будет выполнять и целый ряд других крупных компаний, так мы сможем завершить работы в срок — к концу 2010 года",— заявил "Ъ" руководитель ФГУ "Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации" (выступает заказчиком реконструкции) Яков Саркисов, добавив, что соответствующий приказ об усилении команды недавно был выпущен Министерством культуры. В пресс-центре проекта реконструкции Большого театра уточнили, что работы на объекте также будут выполнять "Главмосстрой" Олега Дерипаски, "Моспромстрой" (контролируется структурами Бинбанка), ОАО "Трест Мосэлектротягстрой" (100% принадлежит Росимуществу), инжиниринговая компания "Интекс", а в будущем возможно привлечение и других компаний.

Реконструкция Большого театра ведется с 1990 года. В 2005 году театр решили закрыть, чтобы от косметических процедур приступить к реальным работам. Тогда же генподрядчиком реконструкции был выбран "СУИПроект". Долгое время шли споры по размеру бюджета проекта: глава Федерального агентства по культуре и кинематографии Михаил Швыдкой настаивал на 25 млрд руб., но впоследствии была утверждена сумма 11,7 млрд руб. Театр планировалось открыть в 2008 году. По информации пресс-службы театра, к сегодняшнему дню выполнена большая часть подземных работ, заключающихся в создании пяти подземных этажей: сооружена стена в грунте, произведено устройство свай, почти закончена эскалация грунта, на 60% выполнена фундаментная плита. Основная часть наземных работ еще впереди.

По словам господина Саркисова, новый генподрядчик Большого театра может появиться только путем расторжения существующего контракта и проведения нового тендера, что делать не планируется, в том числе из-за того, что это затянет работу на объекте. "Планируется усиление команды, привлечение новой управляющей и инженерной компании, но "СУИПроект" в проекте останется",— заверил "Ъ" президент "СУИХолдинга" Виктор Карпенко.

Прояснить ситуацию в Минкультуры не смогли: пресс-секретарь министерства находится в отпуске, а с замминистра Павлом Ворошиловым (курирует реконструкцию Большого театра) в приемной не соединили, так как он был на совещании.

"В разгар проекта нельзя менять команду! Генподрядчик должен довести работу до конца, так как полностью владеет ситуацией и отвечает за нее. Вспомните ситуацию с Мариинским театром, там сменили руководство заказчика проекта, что повлекло за собой большие проблемы, в частности, существенную потерю во времени",— считает президент ОПК Дмитрий Амунц, экс-замминистра культуры.