Мэр призвал завершить основной объем работ по реконструкции Петровской набережной в Воронеже до конца года

В рамках реконструкции Петровской набережной воронежского водохранилища «максимальный объем» монолитно-строительных работ необходимо завершить до конца 2022 года. Об этом заявил мэр Вадим Кстенин на совещании с представителями подрядчика — филиалом ПАО «Россети Центр»—«Воронежэнерго».

На 2023 год должны остаться только работы по монтажу оборудования, озеленению, установке малых архитектурных форм, призвал мэр.

«Я несколько раз заезжал на площадку благоустройства, никого об этом не предупреждая, и не увидел тех темпов работ и того количества задействованных сил, которые нужны с учетом важности и значимости проекта»,— цитирует господина Кстенина пресс-служба городской администрации

Подрядчик объяснил это тем, что «на начальном этапе потребовалось чуть больше подготовки, связанной с анализом трассировки дорожек, проходящих через озелененную территорию, поскольку стояла задача минимизировать вырубку деревьев». Также «понадобилась проработка отдельных технических решений из-за особенностей и недостатков старого конструктива набережной». Теперь «Россети» пообещали «вывести темпы работ на требуемый уровень».

Филиал «Россетей» стал победителем конкурса на благоустройство первой очереди Петровской набережной в столице Черноземья в мае. Компания получила контракт по максимальной цене — 762,2 млн руб. Мэрия планирует вложить еще около 675 млн руб. во вторую очередь проекта, а в третью уже ждут 30 млрд руб. частных инвестиций.

Подробнее о проекте и условиях реконструкции набережной — в материале «Ъ-Черноземье»