Зоопарку придется помаяться

Генподрядчик пермского зоопарка АО «РЖДстрой» планирует сдать объекты первой очереди позже установленного срока, в апреле–мае. В связи с этим «РЖДстрой» ведет переговоры с краевым правительством и нанял второго субподрядчика. Однако отставание от графика пока только увеличивается. Краевые власти надеются, что объект все же будет сдан вовремя.

Отставание по срокам строительства Пермского зоопарка увеличилось со 133 дней до 140–150, то есть с четырех месяцев до пяти. Об этом сообщил губернатор Пермского края Максим Решетников на своей странице в Instagram. В то же время, глава Прикамья отметил, что АО «РЖДстрой» (выступает в качестве генподрядчика) удалось решить практически все проблемы, связанные со строительством. «Они полностью владеют ситуацией и предпринимают все усилия: решили вопросы по зарплате строителей, сменили субподрядчика, усиливают управление и контроль на объекте, мобилизуют дополнительные силы», — сообщает господин Решетников. Напомним, ранее он ставил задачу сократить отставание по срокам до двух месяцев до конца 2017 года.

Объекты первой очереди пермского зоопарка планируется сдать к марту 2018 года. Ранее Управление капитального строительства Пермского края дважды оштрафовало «РЖДстрой» за отставание от графика на 10 млн руб. В пресс-службе краевого минстроя факт отставания подтвердили и сообщили, что для ускорения строительства был привлечен дополнительный субподрядчик — ООО «Корпорация Р-Индустрия» из Санкт-Петербурга. По данным газеты BusinessClass, за работы по строительству зоопарка эта организация получит 236 млн руб.

По словам руководителя проекта АО «РЖДстрой» Ильи Козырева, большую часть объектов первой очереди реально сдать к апрелю–маю 2018 года. «Порядка 30 зданий к апрелю будут готовы на 90–100%, другая часть строений — на 70–80%. Большой объем работ приходится на зимний период, в который сделать их невозможно, к примеру, благоустройство и озеленение. Поэтому сейчас мы договариваемся о переносе гарантийных сроков на лето», — пояснил господин Козырев. «Работаем в относительно плановом режиме. Инвестировали в объект свои 100 млн руб. на материалы и зарплату. Сейчас картина немного улучшается», — отмечает руководитель проекта.

Краевые власти заключили контракт на строительство первой очереди пермского зоопарка с АО «РЖДстрой» в начале 2017 года. Стоимость работ составляет 1,833 млрд руб. В рамках первой очереди запланировано возведение ряда экспозиций («Обитатели гор», «Лесная мозаика», «Полярный мир», «Страна обезьян и тропический рай» и «Африканская саванна»), административного здания, здания ветеринарной лечебницы и монтаж инженерных сетей. Численность посетителей зоопарка составит 500 тыс. чел. в год. Единовременно зоопарк сможет принять 1140 посетителей.

Главный архитектор «Сатурн-Р» Игорь Луговой отмечает, что зоопарк рискует повторить судьбу нового здания галереи или оперного театра. «Поразительно, что из года в год выделяются бюджетные средства и на строительство Художественной галереи, и на реконструкцию оперного театра и вокзала Пермь II, при этом сами объекты не строятся годами», — отмечает эксперт. В то же время, он утверждает, что «не стоит омрачать ситуацию негативными прогнозами». «Обещания могут быть бесконечными, но будем надеяться, что все наладится. Если этого не произойдет, то надо спрашивать по полной программе», — считает господин Луговой.