Станции Фрунзенского радиуса откроют позднее, чем планировалось

Станции Фрунзенского радиуса метро не будут введены в конце декабря, как это предполагалось. Об этом заявил вице-губернатор Петербурга Игорь Албин.

По его словам, у компании «Метрострой» недостаточно персонала и есть проблемы с закупкой оборудования. «По плану организации строительства на объекте необходимо задействовать более 3 тысяч человек производственного персонала, по факту находится менее 400 человек. Закупки оборудования, необходимого для организации и пуска движения, не оплачены на сумму более 2 миллиардов рублей, стоимость материалов — еще 1 млрд рублей», — цитирует слова господина Албина «Фонтанка.ру».

По данным издания, власти города не исключают возможности разрыва соглашения с компанией. Конкретной даты открытия станций не называется.

“Ъ-СПб” писал, что разрешение на ввод в эксплуатацию электродепо «Южное», которое будет обслуживать станции Фрунзенского радиуса будет выдано после 21 января 2019 года. И хотя новые станции метро должны быть введены по контракту с «Метростроем» до 20 декабря, по данным комитета по развитию транспортной инфраструктуры, решение об открытии «Проспекта Славы», «Дунайской» и «Шушары» будет приниматься после работы приемочной комиссии.