Стартовые столы сдвинули к бюджету

Вчера президент Владимир Путин провел совещание, посвященное перспективам развития ракетно-космической отрасли. Как стало известно "Ъ", на нем было принципиально одобрен подход к возведению стартовых столов для семейства ракет-носителей типа "Ангара". Предполагается, что их количество на космодромах Плесецк и Восточный будет сокращено в совокупности с четырех до двух, причем строительство старта на последнем будет вестись при помощи Минобороны. Так "Роскосмос" сможет уложиться в бюджет, оцененный примерно в 340 млрд руб.

О совещании у президента с участием вице-премьера Дмитрия Рогозина, главы "Роскосмоса" Игоря Комарова, представителей Минобороны РФ, Минфина и топ-менеджеров отраслевых предприятий "Ъ" сообщал 11 мая. Вчера в открытой части совещания Владимир Путин предложил обсудить перспективы развития спутников дистанционного зондирования Земли (к 2020 году их группировка должна насчитывать не менее 15 аппаратов). "Можно подумать о дальнейшей коммерциализации этих услуг и расширении сервисов на внутреннем и на внешнем рынке",— подчеркнул президент.

Закрытая часть совещания была посвящена и другим темам, говорят два источника "Ъ" в космической промышленности. Одним из основных вопросов стало развитие инфраструктуры на космодромах Байконур, Плесецк и Восточный на период до 2025 года. Предполагалось, что федеральная целевая программа (ФЦП) будет утверждена в конце 2015 года, но на специальном совещании у президента сроки были сдвинуты на 2016 год: маневр был связан со строительством второй очереди Восточного. Впоследствии сказались и денежные разногласия: первые варианты ФЦП оценивались экспертами в сумму около 1 трлн руб., но под давлением финансово-экономического блока правительства сумму сократили примерно на четверть. В своем последнем интервью "Ъ" Игорь Комаров признавал, что даже сокращенные параметры "не полностью вписываются в текущие возможности бюджета", но это "касается только периода 2017-2019 годов". Общая сумма программы, которую глава "Роскосмоса" называл в декабре 2016 года, должна была составить примерно 550 млрд руб. Из нее более 400 млрд руб. планировалось пустить на Восточный, а остальные средства — на реконструкцию и модернизацию объектов Байконура и военного космодрома Плесецк.

Однако вчера по итогам совещания Игорь Комаров сообщил, что ФЦП внесена в правительство: "Я думаю, что с лимитом финансирования мы готовы уложиться в объем порядка 340 миллиардов рублей". По его словам, "вероятна определенная оптимизация стартовых сооружений" и, кроме того, "благодаря этой программе будет обеспечено дальнейшее развитие наших отношений с Казахстаном и развитие совместных проектов". По сведениям "Ъ", "определенная оптимизация" подразумевает отказ от строительства четырех стартовых столов для космического ракетного комплекса "Ангара": в Плесецке и на Восточном будет размещаться по одному старту. Причем строительство стартового сооружения на Восточном будет вестись при помощи Минобороны, которое закладывало средства на возведение второй площадки в Плесецке. Таким образом, "Роскосмосу" удастся без серьезных потерь компенсировать сокращение объема ФЦП, а военные будут использовать его для выведения своих аппаратов. Вместе с тем, на совещании было принято решение отказаться от строительства на Восточном отдельного монтажно-испытательного корпуса для "Ангары" и космических аппаратов (будут использоваться уже построенные МИК для ракет "Союз-2" и МИК для спутников). Вчера вице-премьер Дмитрий Рогозин сообщил, что все программы, которые запланированы на Восточном, изменений не претерпели. "К 2021 году мы планируем обеспечить пуск "Ангары", поэтому стартовый стол строится. Уже после 25-го года мы уже должны будем обеспечить пуск "Ангары" уже с водородным блоком (будет создаваться на двигателе РД-150.— "Ъ")", — подчеркнул вице-премьер. Площадка на Восточном, отметим, будет унифицирована и для "Ангары-А5П", и для "Ангары-А5В".

Отдельно с Владимиром Путиным обсуждалось ракетостроение. Так, президент поставил задачу ускорить разработку сверхтяжелой ракеты, создать которую первоначально планировалось в рамках Федеральной космической программы до 2025 года, однако из-за сокращения программы практически вдвое (примерно до 1,5 трлн руб.) проект был отложен на перспективу.

Отдельно поднималась тема проекта "Байтерек", подразумевающего реконструкцию стартового стола для проведения совместных российско-казахстанских пусков. "Мы планируем немедленно начать разработку ракеты среднего класса с расчетом на то, чтобы она была на рынке коммерческих услуг конкурентоспособна с самыми последними американскими разработками, чтобы не потерять этот рынок",— сказал вице премьер. Он уточнил, что ее грузоподъемность составит примерно 17 тонн. По своим параметрам она будет максимально приближена к украинской ракете "Зенит", собиравшейся на "Южмаше", то есть для ее пуска на Байконуре не потребуется сооружать новый старт — достаточно будет того, с которого взлетали "Зениты". Сам проект ракеты, получившей название "Союз-5", станет частью работ по созданию сверхтяжелой ракеты.