Сроки строительства Восточного обхода Новосибирска изменены

Мостостроительная компания «Сибмост» добилась в суде изменения сроков строительства Восточного обхода Новосибирска. Окончание работ первого этапа перенесено на октябрь 2021 года. Как следует из решения суда, ранее госконтракт, заключенный в 2013 году между мостостроительной компанией и федеральным управлением автодорог «Сибирь» (ФКУ «Сибуправтодор»), предусматривал завершение работ по первому этапу в октябре 2017 года.

По данным суда, «Сибмост» еще в январе 2017 года сообщил заказчику о необходимости изменить сроки выполнения работ по контракту, что связано с технологией проведения работ по сооружению земляного полотна на объекте. Однако «Сибуправтодор» отказал в изменении сроков, в связи с чем «Сибмост» обратился в суд. По материалам дела, с 2013 по 2017 год на объекте выполнены работы на 3,1 млрд руб., остаток составляет более 7 млрд руб. Выполнить объем работ на эту сумму в 2018 году невозможно, отмечается в материалах дела.

Между тем, в новосибирском арбитраже также рассматривается иск «Сибуправтодора» к «Сибмосту» о расторжении госконтракта по строительству Восточного обхода. Как ранее комментировали “Ъ-Сибирь” в «Сибуправтодоре», решение о расторжении госконтракта принято из-за низких темпов работ на объекте: «Это стало причиной срыва срока ввода первого этапа в эксплуатацию в установленный контрактом срок — до 31 октября 2017 года. В течение прошедшей зимы и в настоящее время на объекте крайне низкими темпами ведутся работы по возведению искусственных сооружений». В 2018 году компания-подрядчик должна выполнить работы в объеме 1,1 млрд руб. на Восточном обходе Новосибирска, уточнили в «Сибуправтодоре».