Театр выводят из суда

Арбитражный суд Нижегородской области частично удовлетворил иск министерства строительства региона к проектировщику нового здания театра оперы и балета — ФГУП «Головной проектный и научно-исследовательский институт Российской академии наук». Стоимость госконтракта составляет почти 150 млн руб. По решению суда институт должен устранить недостатки, выявленные госэкспертизой, но платить за повторную оценку документации и получать положительное заключение министерству придется самостоятельно. Эксперты полагают, что реализация проекта затянется из-за отсутствия федерального софинансирования.

По решению арбитража московский НИИ обязан устранить недостатки проектной документации по строительству нового здания нижегородского театра оперы и балета, выявленные региональным управлением госэкспертизы. Такое решение суд вынес по иску областного министерства строительства к проектировщику. При этом арбитраж отказался удовлетворить требования министерства и обязать институт оплатить повторную госэкспертизу, а также получить положительное экспертное заключение о соответствии документов действующим нормам и правилам.

В арбитражный суд областное министерство строительства обратилось в марте 2014 года. НИИ с исковыми требованиями не согласился. В свою защиту институт сообщил, что министерство передало проектную документацию спустя три года после выполнения инженерных изысканий и два года — после сдачи проекта. Между тем за это время изменилась градостроительная ситуация, были внесены изменения в нормативные требования, технические условия сетевладельцев, регламентные требования. Кроме того, после повторного отрицательного заключения департамент градостроительного развития области внес изменения в градостроительный план земельного участка под строительство театра и пересмотрел нормативы строительства парковочных мест.

На одном из судебных заседаний в ноябре 2014 ода стороны просили отложить рассмотрение дела и дать возможность урегулировать конфликт мирным путем, а представитель минстроя говорила, что истцу и ответчику удалось снять все спорные вопросы. В частности, областное правительство, как сообщал на одном из заседаний комитета по бюджету и налогам законодательного собрания министр строительства Владимир Челомин, оплатило по госконтракту подрядчику 143,3 млн руб. из 149,95 млн руб. Проектный институт в свою очередь требовал оплатить задолженность по контракту. Однако министр говорил, что получить оставшиеся средства проектировщик сможет после выполнения всех работ.

По расчетам Владимира Челомина, получить положительное заключение госэкспертизы проект мог уже в первом квартале 2015 года, чтобы попасть в федеральные программы для софинансирования на 2016–2018 годы. Министр рассчитывал, что строительство может начаться в 2015–2016 годах. На эти цели в областном бюджете было заложено по 100 млн руб. Итоговая стоимость строительства, по оценкам Владимира Челомина, может составить 3,5–4 млрд руб. при условии софинансирования из федерального бюджета не менее 50%.

По мнению председателя комитета по бюджету и налогам областного парламента Александра Шаронова, очевидно, что с реализацией проекта возникнут сложности: «Чтобы получить софинансирование из федерального бюджета, должна быть готова проектная документация. Федералы пока не говорили о готовности софинансировать такие проекты. Кроме того, получить средства в текущих экономических условиях стало гораздо сложнее».