В дирекции НВ АЭС считают «оправданной» смену генподрядчика строительства шестого блока

Как рассказал вчера „Ъ“ директор филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» — «Нововоронежская АЭС» (НВ АЭС) Владимир Поваров, сейчас на строящемся энергоблоке №6 развернуты работы по вводу в эксплуатацию технологических систем. Подано напряжение на собственные нужды. На ряде объектов, по словам господина Поварова, введен эксплуатационный режим, ведется раздача напряжения по потребителям реакторного отделения и машзала. Введен в эксплуатацию полномасштабный тренажер для подготовки оперативного персонала. В то же время директор отметил незавершенность монтажа технологических систем, связанную «в основном с отсутствием полной комплектации арматуры, контрольно-измерительных приборов, гермопроходок». «Ответственность за поставки несет генеральный подрядчик (московское ОАО “Атомэнергопроект”, АЭП — „Ъ“). Поэтому оправданным было решение о его смене. Управляющая компания НИАЭП «Атомстройэкспорт» предложила другую схему управления строительством с усилением блока поставок и использованием всего потенциала своего холдинга», — пояснил Владимир Поваров. Он также заметил, что возводимый энергоблок «будет референтным для многих энергоблоков, которые сооружаются за рубежом». «Поэтому главная задача — это обеспечение надежности и безопасности пускаемого блока. В государственной программе поставок электроэнергии мощности от шестого блока НВ АЭС фигурируют в 2016 году. С новой схемой управления стройкой блок гарантированно будет включен в сеть в 2015 году. Освоение мощности произойдет в 2016-м», — уверен директор станции. Напомним, что после принятия «Росатомом» решения о передаче московского АЭП под управление холдинга НИАЭП-АСЭ стало известно, что физический пуск шестого блока НВ АЭС переносится с ранее планированного конца 2014 года на вторую половину 2015-го (подробнее см. „Ъ“ от 30 октября).