Заммэра Ярославля объяснил позднюю сдачу школы на Пашуковской

Заммэра Ярославля объяснил позднюю сдачу школы на Пашуковской

Строительство школы на улице Пашуковской в Ярославле затянулось в том числе из-за финансовых проблем у подрядчика. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам градостроительства Александр Черневский в ходе прямого эфира «Городских новостей».

Школа на Пашуковской

Фото: мэрия Ярославля

«Ъ-Ярославль» сообщал, что школу на Пашуковской на 1100 мест должны были сдать летом 2023 года, однако это произошло только к концу года. Как отметил господин Черневский, завершен первый этап работ, подразумевающий само строительство, сейчас ведутся пуско-наладочные работы.

«Объект мы ждали еще летом, сегодня мы ведем претензионную работу с подрядчиком, штрафов уже на 8 млн руб. Проблематика была связана с тем, что на первоначальном этапе была проделана большая дополнительная работа по дренажу, а в зимний период столкнулись с проблемой малой мощности для заливки бетона. И сказалась финансовая проблема самой организации, это не связано с нашим финансированием. Компания вела на тот момент несколько проектов в разных областях, поэтому эта финансовая составляющая внутри компании затянула нам сроки»,— сказал Александр Черневский.

У господина Черневского «нет сомнений», что школа откроет свои двери для учеников 1 сентября 2024 года.