Исполнение подпрограммы по развитию Владивостока отстает на 1–7 месяцев

Подпрограмма развития Владивостока как международного центра сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе исполняется с отставанием от графиков строительства на 1–7 месяцев, говорится в сообщении Счетной палаты, подготовленном по итогам совещания делегации ведомства с губернатором Приморского края Сергеем Дарькиным. В совещании также приняли участие руководители госучреждений-заказчиков, осуществляющих реализацию мероприятий по строительству объектов саммита АТЭС-2012 и генподрядчик «ЗАО Крокус интэрнэшнл».

Как отмечалось на совещании, параметрами подпрограммы в действующей редакции предусмотрен общий объем финансирования на 2008–2012 годы в сумме 662 млрд руб. Таким образом, по сравнению с показателями подпрограммы в первоначальной редакции от 2007 года, объемы финансирования увеличились в 4,5 раза. «По состоянию на 1 сентября текущего года исполнение подпрограммы за счет всех источников финансирования составило 440,3 млрд руб., в том числе 187,1 млрд за счет средств бюджетов всех уровней, 253,2 млрд руб.— за счет внебюджетных источников. Таким образом, подпрограмма в целом реализована на 62,8%. По ряду объектов наблюдается отставание от графиков строительства, которое составляет от одного до семи месяцев»,— говорится в сообщении. Подводя итоги совещания, глава Счетной палаты Сергей Степашин указал на необходимость мобилизовать все силы и ресурсы для своевременного ввода объектов в эксплуатацию, не допускать финансовых нарушений, с тем, чтобы обеспечить проведение мероприятия на высоком уровне. Он также сообщил, что результаты контрольного мероприятия планируется рассмотреть на заседании коллегии Счетной палаты в начале ноября текущего года.