ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ НЕПРЕРЫВНЫХ ПРОЦЕССОВ

автоматизировать ручной труд в строительстве. Научная организация труда включает:

- рыночно организовать труд, разделить работы на виды, объединить их в группы, сократить рабочую силу, чтобы рабочие не уставали быстро, использовать в строительстве приемы, экономящие сырье;

- эффективное использование рабочего времени;

- удобная организация рабочих мест, хороший сервис;

- использование передовых методов, внедрение на рабочих местах;

- совершать действия, которые будут удобны и рентабельны при выполнении различных задач;

- улучшение условий труда, рабочих мест (например, улучшение освещения рабочих мест, снижение шума, механизация тяжелых работ и др.).

Необходимо механизировать, автоматизировать и оптимизировать строительство. Уровень механизации строительства измеряется коэффициентом механизации, то есть отношением стоимости механизированных работ к стоимости годовой работы в %. Рациональные методы строительства считаются одним из наиболее совершенных и передовых методов организации строительного производства. Работая таким образом, бригады рабочих занимаются непрерывной, непрерывной работой. Помимо одного рабочего места, они работают в гармонии друг с другом, постоянно переходя с одного рабочего места на другое. При этом сокращается общее время работы, экономится сырье и нет простоев рабочих.

Список использованной литературы:

1. Атаев С.С., Данилов Н.Н. и др. Технология строительного производства. Учебник - М.С., 1984;

2. Беляков Ю.И., Снежко А.П. Реконструкция промышленных предприятий. Уч.пос. - Киев, высшая школа, 1988.

© Караева З., Ашырмырадова М., 2023

УДК 69.1418

Сапаров А.,

Студент Гурбанов Ю., Студент Мухамметбердиев М.,

Студент

Туркменский государственный архитектурно-строительный институт

Ашхабад, Туркменистан

ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ НЕПРЕРЫВНЫХ ПРОЦЕССОВ

Аннотация

Параллельно-непрерывный метод сочетает в себе лучшие свойства как последовательного, так и параллельного методов. В технологическом проектировании возможно отображение хода строительных работ в виде циклограммы или сетки, помимо чертежей календарного типа.

Ключевые слова:

Организационно-технологические решения, строительные работы, технологии.

Saparov A.,

Student Gurbanov Y.,

Student

Mukhammetberdiev M.,

Student

Turkmen State Institute of Architecture and Construction

Ashgabat, Turkmenistan

FUNDAMENTALS OF CONTINUOUS PROCESS DESIGN Annotation

The parallel-continuous method combines the best properties of both sequential and parallel methods. In technological design, it is possible to display the progress of construction work in the form of a cyclogram or a grid, in addition to calendar-type drawings.

Key words:

Organizational and technological solutions, construction works, technologies.

Параллельно-непрерывный метод сочетает в себе лучшие свойства как последовательного, так и параллельного методов. В технологическом проектировании возможно отображение хода строительных работ в виде циклограммы или сетки, помимо чертежей календарного типа. Классификация потока (по типу готового продукта, по его структуре):

- приватный поток;

- автономный поток;

- специализированный поток;

- объектный поток (набор специальных потоков);

- интегрированный поток (набор объектных потоков).

По характеру временного развития течения делятся на следующие виды:

- течет с одинаковым шагом (равным ритмом), то есть продолжительность во всех действиях одинакова;

- шаги (ритм) умножают на поток;

- все действия, составляющие поток, не равнозначны, а поток множествен;

- разные ступенчатые потоки.

Потоки делятся на следующие в зависимости от их продолжительности:

- кратковременные токи;

- долгосрочные потоки;

- непрерывные потоки.

Выбор наиболее подходящих видов организационно-технологических решений состоит в комплексном изучении и учете факторов, влияющих на проект, с учетом возможных результатов этих решений. Известно, что изменение технологической организации одной строительной деятельности влияет на организацию и технологию другой деятельности. Поэтому при выборе решения следует учитывать все изменения и решения. Они состоят из следующих этапов:

- определение смысла и цели решения;

- изучение, сбор информации;

- разработка типов решений;

- принимая решения.

При выборе вариантов технологических решений строительных работ удобно использовать метод экономико-математической модели, в котором создается математическая модель всех решений, исследуется модель, определяются показатели технологических систем, и находится в виде уравнений. Процессы, вовлеченные в это уравнение, анализируются с использованием переменных и фиксированных показателей, которые связывают решения. Эти показатели и необходимые анализируемые данные передаются на компьютеры в виде кода. А компьютер вычисляет оптимальный вид этих решений на определенном анализируемом интервале и быстро делает вывод. Вычислительная мощность современных компьютеров намного больше. Эти устройства широко используются в технологическом машиностроении.

Список использованной литературы:

1. Атаев С.С., Данилов Н.Н. и др. Технология строительного производства. Учебник - М.С., 1984;

2. Беляков Ю.И., Снежко А.П. Реконструкция промышленных предприятий. Уч.пос. - Киев, высшая школа, 1988.

© Сапаров А., Гурбанов Ю., Мухамметбердиев М., 2023

УДК 69.1418

Узбекова Г.,

Старший преподаватель Мелаева М.,

Студентка

Туркменский государственный архитектурно-строительный институт

Ашхабад, Туркменистан

ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ, ОХРАНА ТРУДА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Аннотация

Охрана труда представляет собой сложный, взаимосвязанный комплекс мероприятий. Правоохранительные, социально-экономические, технические, гигиенические, организационные меры -все они направлены на обеспечение безопасности труда, достижение высоких результатов, повышение качества продукции.

Ключевые слова:

Производственный проект, распорядок дня, строительные работы.

Uzbekova G.,

Senior teacher Melaeva M.,

Student

Turkmen State Institute of Architecture and Construction

Ashgabat, Turkmenistan

DESIGN OF CONSTRUCTION PRODUCTS, LABOR PROTECTION IN CONSTRUCTION

Annotation

Occupational safety is a complex, interrelated set of activities. Law enforcement, socio-economic,