Золоту Колымы не дают энергии

Чиновники Минэнерго и, вероятно, Минфина будут привлечены к дисциплинарной ответственности за полугодовую проволочку в определении источника и схемы финансирования техприсоединения построенной ЛЭП «Оротукан—Палатка—Центральная» в Магаданской области, заявил в ходе визита в регион вице-премьер Юрий Трутнев. Ввод новой линии длиной 377 км планировался на текущий год, но на данный момент проект техприсоединения к сетям ПАО «Магаданэнерго» только проходит госэкспертизу, а средств на присоединение у компании нет. В отрасли полагают, что субсидировать компанию из федерального бюджета, не нарушая законодательство, сложно, но к концу недели под давлением вице-премьера чиновники все же найдут выход.

Вице-премьер Юрий Трутнев во время визита в Магаданскую область назвал «волокитой» и «неумением работать на результат» ход разработки финансирования техприсоединения новой ЛЭП 220 кВ «Оротукан-Палатка-Центральная». «Я попросил к моему возвращению в Москву к выходным подготовить документы на имя Дмитрия Медведева с предложением о наказании ответственных работников Минэнерго, думаю, и о Минфине нужно поговорить. У нас Минэнерго и Минфин занимаются с апреля дискуссией на тему того, как, и в какой форме должен предоставлять финансирование», — заявил он, добавив, что «2,2 млрд руб., деньги 2016 года, практически уже ушли».

Основное строительство ЛЭП 220 кВ «Оротукан—Палатка—Центральная» под контролем АО «Дальневосточная энергетическая управляющая компания» (ДВЭУК) завершилось в 2015 году. Линия протяженностью 377 км построена в рамках ФЦП развития Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2018 года, и призвана повысить надежность и безопасность энергоснабжения Магаданского энергоузла за счет выдачи мощности Усть-Среднеканской ГЭС. Помимо этого, она формирует часть сети для энергоснабжения разработки месторождений Яно-Колымской золоторудной провинции, в том числе Наталки ПАО «Полюс». ЛЭП планировалась к вводу в текущем году, однако до сих пор стоит неподключенной к сетевой инфраструктуре ПАО «Магаданэнерго» (входит в холдинг «РАО ЭС Востока»). Для подключения необходима реконструкция подстанций, которая оценивается почти в 2,2 млрд руб.

Между энергокомпаниями возникли разногласия из-за цены и порядка подключения. В «Магаданэнерго» настаивали на 2 млрд руб., которые должны заплатить строители ЛЭП в рамках платы за техприсоединение. В ДВЭУК утверждали, что в размер платы должна быть включена только стоимость оформления документации, а модернизировать подстанции под прием мощности с новой ЛЭП должна сетевая организация. Арбитражные инстанции признали правоту ДВЭУК. После апрельского визита полпреда Юрия Трутнева в Магадан было решено, что подключение выполнит «Магаданэнерго». Но средствами на это компания не располагает, — из ее финотчета следует, что за три квартала 2016 года общество получило чистый убыток в 433 млн руб., что втрое меньше убытка аналогичного периода прошлого года.

«Чтобы Магаданэнерго выполняло (техприсоединение.— „Ъ“), его нужно просубсидировать. Вероятно, пока не найден способ провести субсидию без нарушения законодательства. Но до конца недели Трутнев усадит министерства за стол, и они, конечно, найдут какое-то решение», — заявил „Ъ“ знакомый с ситуацией энергетик. По данным источника в отрасли, проектная документация техприсоединения выполнена, и уже проходит Главгосэкспертизу. Выговор за срыв сроков, по его словам, получит замминистра энергетики Вячеслав Кравченко, который «сам в Магадан не приехал, а послал туда директора департамента».

Ответить на вопросы „Ъ“ в «Магаданэнерго» и ДВЭУК вчера не успели.