Со Спецстроя спросили по Восточному точно

Как стало известно "Ъ", Федеральное космическое агентство (Роскосмос) запросило у Федерального агентства по специальному строительству (Спецстрой) РФ документы для подготовки "объективного отчета" о состоянии строительства космодрома Восточный. Эти данные нужны космическому агентству для того, чтобы подвести предварительные итоги выполнения целевой программы "Строительство российских космодромов на 2006-2015 годы", а также оценить эффективность использования выделенных на нее финансовых средств. Согласно постановлению правительства, отчет Роскосмоса должен быть передан в экономический блок Белого дома до 1 марта.

О требовании Роскосмоса представить информацию по строительству объектов Восточного говорится в письме заместителя руководителя ведомства Владимира Иванова директору Спецстроя Александру Волосову от 13 февраля (копия есть у "Ъ"). Господин Иванов сообщает, что "в Роскосмосе проводится работа по оценке выполнения целевых показателей федеральной космической программы на 2006-2015 годы и федеральной целевой программы "Строительство российских космодромов на 2006-2015 годы"". По его словам, госзаказчик должен до 1 марта 2015 года представить в правительство, Минфин и Минэкономики доклад о выполнении целевой программы и об эффективности использования финансовых средств за весь период ее реализации, то есть за десять лет. Соответствующее постановление правительства N594 было подписано 26 июня 1995 года и не утратило своей силы.

Для того чтобы подготовить "объективный доклад" о состоянии строительства космодрома Восточный в рамках этих программ, а также для решения вопросов продления сроков реализации инвестпроектов представитель Роскосмоса просит представить ряд материалов. В их числе анализ прогноза выполнения строительно-монтажных работ на космодроме в рамках госконтрактов на 1 января 2016 года, данные о физическом состоянии строящихся сооружений наземной космической и обеспечивающей инфраструктуры, а также причины невыполнения обязательств по контрактам. Владимир Иванов также просит передать Роскосмосу перечень объектов, которые "реально завершаемы до конца года", могут быть введены в эксплуатацию в 2016 году, а также назвать объекты, строительство которых будет перенесено на более поздние сроки.

В пресс-службе Спецстроя "Ъ" сообщили, что ответ подготовлен. Официальный представитель космического агентства заявил "Ъ", что "информация о ходе работ на Восточном от Спецстроя получена". Напомним, до окончания строительных работ на объектах космодрома осталось несколько месяцев — согласно последнему графику, в июле уже должен начаться монтаж оборудования, необходимого для проведения первого пуска ракеты "Союз-2" (намечен на декабрь 2015 года). Всего на Восточном должно быть возведено несколько стартовых столов, кислородно-азотный и водородный заводы, аэродромный комплекс и более 400 различных сооружений (120 из них относятся к стартовому и техническому комплексам). Строительство ряда объектов, относящихся к первой очереди, до сих пор идет с отставанием. Месяц назад вице-премьер Дмитрий Рогозин заявил, что положение дел на объектах пускового минимума космодрома Восточный "оставляет желать лучшего". В минувшем декабре тогда еще глава Роскосмоса Олег Остапенко докладывал премьеру Дмитрию Медведеву, что "готовность к проведению работ по установке технологического оборудования составляет 51%, но смонтировано всего лишь 2% при плане 45% (см. "Ъ" от 26 января).

Согласно целевой программе "Развитие российских космодромов на 2006-2015 годы", на Восточный выделялось около 139 млрд руб., но с учетом секвестра эта сумма снизилась до 126 млрд руб. В этом году предстоит утвердить новую программу по развитию космодромов (на 2016-2025 годы). Собеседники "Ъ" в Роскосмосе оценивают ее в 500-600 млрд руб., но эту цифру предстоит еще согласовать с правительством. По словам источника "Ъ" в экономическом блоке Белого дома, "взяться за рассмотрение новой программы можно, только тщательно проанализировав итоги старой". "Мы ждем отчета Роскосмоса",— говорит он.

Сегодня на Восточный с ежемесячной инспекцией прибудет вице-премьер Дмитрий Рогозин. Вместе с Александром Волосовым он осмотрит строящиеся объекты и проведет совещание комиссии по координации работ на космодроме.