Затяжные роды

Сроки сдачи самого современного медучреждения Ленобласти — перинатального центра в Гатчине — сдвинулись в пятый раз. Как стало известно "Ъ", объект, который должны были достроить еще в 2016 году, откроется летом 2018 года. Заказчик и подрядчик считают, что причина срыва сроков заключается в некачественно проведенных геологических изысканиях.

В Госстройнадзоре Ленобласти "Ъ" сообщили, что 23 апреля в перинатальном центре будет проведена итоговая проверка, а к 25 апреля ведомство планирует выдать заключение о соответствии объекта проектной документации. "Лицензированием клиники самостоятельно занимается комитет по здравоохранению области — этот процесс планируется завершить в мае. На данный момент участники процесса подтвердили намерение открыть клинику в конце мая или в первых числах июня",— пообещали в "Ростехе".

По данным госкорпорации, сегодня на объекте проводятся отделочные работы, идет установка медицинского оборудования, сборка и расстановка мебели, осуществляется поэтажная передача здания центральной районной больнице города. По данным источника "Ъ", работы на стройплощадке ведутся очень медленно: еще не завершены установка инженерных систем и благоустройство территории.

Перинатальный центр в Гатчине на 130 коек должны были сдать осенью 2016 года. Стоимость объекта вместе с оборудованием — 2,5 млрд рублей. Финансирование ведется из федерального и областного бюджетов. Заказчиком является госкорпорация "Ростех", проектировщиком — ЗАО "Гипроздрав", генподрядчиком — ООО "РТ-Соцстрой". За время строительства центра сменилось три подрядчика. С первым — ОАО "Инженерный центр ЕЭС" — госконтракт был расторгнут из-за низких темпов работ. Следующим стало ЗАО "Рант", с которым генподрядчик решил прекратить деловые отношения по причине отсутствующей банковской гарантии под получение авансовых платежей для завершения строительства. С февраля 2017 года на стройплощадке работает ООО "Строительно-производственная компания-А" (СПК-А).

В госкорпорации считают, что сроки ввода в эксплуатацию были перенесены из-за недобросовестных действий подрядных организаций и некачественно проведенных геологических изысканий, которые осуществляло ООО "АП "Геопроект"". Уже во время строительства был выявлен значительный известняковый пласт, что создало сложности с прокладкой наружных инженерных сетей и обустройством территории. По этой причине потребовалось внести изменения в проект и провести дополнительные работы по закреплению грунтов. Дозвониться до представителей компаний "Геопроект" и "Гипроздрав" вчера не удалось.

"Только за время нашей работы изменения в проект вносились 14 раз,— говорит генеральный директор компании-подрядчика СПК-А Олег Никитин.— Когда мы прокладывали канализацию, натыкались на огромные валуны, а из-за изменений требований противопожарной безопасности пришлось снести перегородки во всем здании (внутренние ненесущие стены.— "Ъ"), разбирать их и переделывать разводку. Думаю, что новые сроки сдачи центра, заявленные "Ростехом", вполне реальны".