Генподрядчик объявил об остановке строительства «Зенит-Арены»

Генеральный подрядчик строительства в Санкт-Петербурге стадиона к чемпионату мира 2018 года «Инжтрансстрой-СПб» заявил о полной остановке строительных работ. Компания утверждает, что все контракты с ней расторгнуты по инициативе местных властей. В течение 30 дней площадку планируется передать специальной комиссии.

«Инжтрансстрой-СПб», генеральный подрядчик строительства стадиона на Крестовском острове, в сообщении на сайте арены объявил о «вынужденной полной остановке строительных работ» с 26 июля. С этой даты государственные контракты на строительство стадиона «официально считаются расторгнутыми по инициативе заказчика», говорится в сообщении. В течение 30 дней строительная площадка будет передана сформированной комиссии по приемке-передаче объекта.

В «Инжтрансстрой-СПб» указывают, что 15 июля получили уведомление об одностороннем расторжении госконтрактов. В течение десяти дней после получения уведомления контракты продолжали действовать. 22 июля компания выразила заказчику «мотивированное несогласие с основаниями для расторжения договоров». Ответ от местного комитета по строительству на письмо не поступил, договоры с генподрядчиком считаются расторгнутыми, резюмирует компания. «Инжтрансстрой-СПб» подчеркивает, что считает одностороннее расторжение госконтрактов немотивированным и незаконным решением.

Как сообщал ранее “Ъ”, генподрядчик строительства обвиняет городское правительство в срыве стройки и невыплате 1 млрд руб. за уже выполненные работы. Нарушения в действиях госзаказчика обнаружила и контрольно-счетная палата Санкт-Петербурга: аудиторы считают, что власти плохо контролировали целевое использование бюджетных средств генподрядчиком. Сами городские власти заявляли, что подрядчик хотел бесконтрольно получать финансирование, не гарантируя своевременного ввода объекта в эксплуатацию.

Стоимость стадиона на Крестовском острове после весенней корректировки бюджета увеличилась на 4,3 млрд руб. и с учетом цены входной зоны и парковок превышает 43 млрд руб. 25 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что президент не будет включать режим «ручного управления» для решения проблем со строительством стадиона, хотя процесс подготовки к ЧМ-2018 «находится под достаточно плотным контролем главы государства».

Почему увеличивалась стоимость строительства «Зенит-арены»

Стоимость строительства «Зенит-Арены» может вырасти на 4,3 млрд рублей — до 39,2 млрд рублей. В мае Бюджетно-финансовый комитет (БФК) ЗакСа утвердил коллективную депутатскую поправку, которую городской парламент рассмотрит первого июня при корректировке городского бюджета на 2016 год. Основной причиной удорожания стадиона в Смольном называли изменение курса рубля, а также уточнение требований антитеррористической. Читайте подробнее