«Самара Арена» набирает чемпионскую скорость

Строительство «Самары Арены» к чемпионату мира по футболу выйдет на проектные сроки к концу января следующего года. Об этом вчера сообщил вице-премьер Виталий Мутко. Ранее он говорил, что темпы строительства стадиона вызывают вопросы у ФИФА. Однако вчера господин Мутко заявил, что за последние два-три месяца был проделан большой объем работ, и сейчас есть только небольшое отставание по монтажу кровли. По оценкам подрядчика — ПСО «Казань», — на сегодняшний день готовность объекта составляет 48–50 %. Эксперты напоминают, что самарскую арену строит компания с большим опытом, поэтому, на их взгляд, строительство будет завершено в срок.

Вчера в Самару с рабочим визитом приезжал заместитель председателя правительства по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко. Он посетил строящийся стадион «Самара Арена» и ряд других инфраструктурных объектов, а также провел совещание, посвященное ходу подготовки города к проведению игр чемпионата мира по футболу в 2018 году.

Напомним, в середине октября в эфире телеканала «Матч ТВ» Виталий Мутко заявил, что по темпам строительства «Самары Арены» есть вопросы у ФИФА. «Пока один стадион вызывает тревогу — в Самаре. Но у меня этот объект не вызывает сомнений», — сказал господин Мутко. По его словам, на тот момент «Самара Арена» была единственным стадионом, который находится в «красной зоне».

По итогам своего вчерашнего визита господин Мутко сообщил журналистам, что за последние два-три месяца виден «колоссальный прогресс» в части строительства стадиона. «То, что сделано за этот период подрядчиком при поддержке правительства Самарской области, конечно, впечатляет. Это уже то, что нас устраивает. Пока есть где-то полуторамесячное отставание именно в работе по монтажу кровли стадиона, так называемых металлоконструкций», — пояснил вице-премьер. По его оценкам, строительство «Самары Арены» выйдет на проектные сроки к концу января следующего года. «Если все мероприятия, которые мы сегодня согласовали, будут реализованы — это дополнительные краны, новые субподрядчики и технологии в монтаже крыши, то, я думаю, что эта тема будет закрыта», — уточнил Виталий Мутко, добавив, что остальные работы на стадионе, помимо монтажа кровли, «не вызывают тревоги». «Почему нас тревожила крыша? Необходимо в мае следующего года начать работы по газону, засеять его, чтобы он спокойно перезимовал», — объяснил господин Мутко.

Строительство стадиона в Самаре ведется на территории Радиоцентра в границах Московского, Ракитовского, Волжского шоссе, Ташкентской и Демократической улиц с 2014 года. Первоначальная общая стоимость строительства оценивалась в 13,16 млрд руб., в конце мая Главгосэкспертиза утвердила смету в 17,37 млрд руб. А в июле вице-премьер РФ Игорь Шувалов сообщил, что стоимость строительства вырастет почти на 1 млрд руб. Финансирование осуществляется из средств федерального бюджета.

Завершить все работы на площадке планируется к концу 2017 года. Вчера генеральный директор подрядчика строительства стадиона — ПСО «Казань» — Равиль Зиганшин пояснил Виталию Мутко, что работы по строительству стадиона идут с незначительным отставанием от графика, и на сегодняшний день готовность объекта составляет 48–50 %.

Бывший руководитель департамента строительства Самары Александр Бурнаев напоминает, что ПСО «Казань» является «очень опытным» подрядчиком. «Компания строила объекты подобного уровня, и если в ней говорят, что наверстают отставание, значит, так и будет. Вообще, хочу отметить, что изначально сроки были поставлены довольно сжатые, а во время любого строительства возникают различного рода вопросы. Ни одна стройка не выдерживает двух слов на букву "с" — смета и сроки», — рассуждает господин Бурнаев.

По итогам визита в Самару Виталий Мутко также достаточно высоко оценил ход строительства инфраструктурных объектов в городе к ЧМ‑2018. По словам губернатора Самарской области Николая Меркушкина, уже реализован «большой объем работ», по ряду объектов готовность — «очень высокая». Большая часть средств — 20 млрд руб. — будет освоена в сфере дорожного строительства. «Серьезный объем работ запланирован на следующий год. Но важно то, что к весне планируется полностью решить вопросы с коммуникациями вдоль дорог, и останутся уже только чисто дорожные работы, которые мы намерены завершить к октябрю»,— рассказал глава региона.

Матчи чемпионата мира по футболу пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России. Стадион в Самаре примет шесть матчей чемпионата: четыре матча групповой стадии, матч 1/8 и четвертьфинал.