К «Полярной» охладели

Строительство ТЭС «Полярная» мощностью 268 МВт в Салехарде (столица Ямало-Ненецкого автономного округа) заморожено на неопределенный срок. Как пояснил губернатор Дмитрий Кобылкин, ввод объекта, в который уже вложено более 10 млрд руб., признан нецелесообразным. По оценкам участников рынка, ТЭС может выйти на окупаемость только в статусе вынужденной генерации.

Вчера на пресс-конференции глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин сообщил „Ъ”, что проект строительства теплоэлектростанции «Полярная» в Салехарде заморожен на неопределенный срок. Он был анонсирован в 2009 году корпорацией «Урал промышленный — Урал Полярный» (УП-УП, позже переименована в «Корпорацию развития», основные акционеры — ЯНАО, ХМАО и Тюменская область). Господин Кобылкин пояснил, что на необходимости ввода генерации ранее настаивало Министерство энергетики РФ, хотя окружные власти «изначально не видели экстренной потребности в ней».

Напомним, в ЯНАО отсутствует действующая крупная генерация, энергоснабжение идет из соседнего ХМАО. Ранее потенциальную потребность региона в собственной энергии Swiss Appraisal оценивал в 400–500 МВт. Суммарная мощность «Полярной» должна была составить 268 МВт. ТЭС принадлежит ООО «Энергетическая компания УП-УП», в уставный капитал которого входит на 25% «Корпорация развития», на 75% — офшорная компания Galileo Investments SA (Люксембург, собственником 85% считается гражданин Швеции Владимир Белевич). Предполагалось, что первая очередь ТЭС начнет работать в 2013 году, вторая — в 2014 году. Основные строительные работы были проведены в 2011–2013 годы, затем проект был заморожен из-за неоплаты подрядных работ «дочке» корпорации. Сроки ввода были перенесены на 2015–2016 годы. В строительство ТЭС уже вложено около 10,7 млрд руб.

В течение 2015 года Минэнерго совместно с властями ЯНАО и некоммерческим партнерством «Совет рынка» проанализировали проект «Полярной». В результате глава Минэнерго Александр Новак дал отрицательное заключение на него, ввод ТЭС в оптовую сеть признан нецелесообразным. Господин Кобылкин уточнил, что объект может быть интересен в случае достройки железной дороги. По его словам, Салехард сейчас не нуждается в таком объеме генерации.

В администрации ЯНАО добавили, что на период 2012–2014 годов под проект были выданы госгарантии округа на 1,5 млрд руб. Весной 2015 года корпорация заявила о возобновлении строительных работ на объекте и запросила госгарантии на 2,5 млрд руб. По сведениям „Ъ”, правительство округа ей отказало. Работы на ТЭС в 2015 году не велись. «Решение о целесообразности проектов принимает общее собрание акционеров компании. В случае, если акционерами будет принято решение о приостановке работ по строительству ТЭС „Полярная”, строительство будет отложено», — прокомментировали заявление ЯНАО в корпорации.

Как сообщил „Ъ” источник на рынке, проект ТЭС может окупиться только в режиме вынужденной генерации. «Стоимость электроэнергии на оптовом рынке составляет 1,06 руб. за 1 кВт•ч. А рыночная себестоимость 1 кВт•ч, который могла бы вырабатывать „Полярная”, составляет 3 руб. Чтобы собственник мог гасить взятые кредиты, стоимость 1 кВт•ч должна быть не менее 4,5 руб. в статусе вынужденной генерации. Но такое предложение в Минэнерго было отклонено», — сообщил участник рынка, знакомый с ситуацией.