Новую трамвайную ветку в Краснодаре начнут проектировать в 2021 году

В конце текущего года власти кубанской столицы планируют объявить конкурсные процедуры на проектирование новой трамвайной линии. Это будет один из двух возможных проектов по продлению существующей трамвайной сети, которая протянется либо в микрорайон Гидростроителей, либо в Восточно-Кругликовский микрорайон до ул. Домбайской. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Краснодара Евгений Первышов. Сейчас, по его словам, на данных направлениях идут работы по формированию земельных участков.

Также, по словам градоначальника, в июне этого года завершатся работы по новой самотечной ливневке на участке ул. Московской от Солнечной до Петра Метальникова, где в настоящее время ведется строительство новой трамвайной ветки. Параллельно будут сделаны ливнеприемники в коллектор на каждом пересечении улиц, чтобы создать задел для водоотведения с территории жилой части Музыкального микрорайона. Кроме того, заново будет построена дорога на ул. Автомобильной — работы начнутся в середине лета.

По информации мэрии, в настоящее время на участке прокладки новой трамвайной линии от ул. Петра Метальникова до ул. Солнечной устройство ливневой канализации готово на 37%, устройство земляного полотна трамвайного пути — на 7%, переустройство кабельной линии электропередачи — на 50%, монтаж контактной сети — на 60%.

«Укладку трамвайного полотна по ул. Московской можно будет начать примерно через месяц, после того как полностью построят участок коллектора под автомобильной частью улицы»,— прокомментировали в городской администрации.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, работы по продлению трамвайной линии от ул. Солнечной до ул. Петра Метальникова стартовали 16 января текущего года. Такие работы в краевом центре пройдут впервые за 20 лет. Их ведет ООО «Управляющая компания “Веста”».