Долгострой на Непокоренных вышел на торги

Дирекция транспортного строительства, подведомственная комитету по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ), объявила два тендера на достройку транспортной развязки на пересечении Пискаревского проспекта и проспекта Непокоренных: возвести объект подрядчик должен будет за обанкротившимся "Мостостроем N 6". Совокупная стоимость лотов составит 638,8 млн рублей. Работы на долгострое нужно завершить летом 2017 года.

По первому конкурсу подрядчик должен соорудить пешеходный тоннель стоимостью 151,7 млн рублей. Второй конкурс объявлен непосредственно для завершения работ по строительству транспортной развязки Пискаревский — Непокоренных. Начальная стоимость контракта — 487 млн рублей. Оба объекта нужно построить до 30 июня 2017 года. В настоящий момент готовность объекта составляет 80%.

Строительство первого этапа двухуровневой развязки на Пискаревском — Непокоренных началось в январе 2013 года. Виадук нужен для того, чтобы убрать пробки с пересечения двух основных транспортных магистралей северо-востока Петербурга. Изначально работы должны были завершиться в ноябре 2014 года, но из-за проблем с финансированием контракт с подрядчиком, компанией "Мостострой N 6", был продлен до ноября 2015 года. Общая стоимость работ составила 2,963 млрд рублей. Летом прошлого года работы на объекте были приостановлены, позже стало известно о финансовой несостоятельности подрядчика — контракт с компанией был расторгнут.

Среди задач, которые на объекте не успел выполнить "Мостострой N 6", — подготовка земляного полотна и обустройство дорожной одежды, установка рамных опор, прокладка трамвайных путей и съездов, строительство еще одного пешеходного тоннеля, расширение участка проезжей части Пискаревского проспекта и благоустройство площадки.

Заявки на конкурсы принимаются до 24 мая, подвести итоги планируется 31 мая 2016 года.

Сейчас на развязке открыто движение по путепроводу основного хода пересечения проспекта Непокоренных и Шафировского проспекта и по пяти съездам. По отдельному госконтракту к осени 2016 года компания "А-Проект" завершит строительство еще четырех съездов.

Что касается остальных замороженных объектов "Мостостроя N 6", то в ближайшее время планируется объявить тендер на возведение моста через Французский ковш на Обводном канале, остаточная стоимость работ здесь оценивается в 484,3 млн рублей (готовность объекта около 70%, изначальная цена — 1,5 млрд рублей). Повторный конкурс также будет объявлен по достройке Синопского тоннеля за 1,1 млрд рублей. Пока не расторгнуты контракты с "Мостостроем N 6" по путепроводу на пересечении Обводного канала и проспекта Обуховской Обороны (3 млрд рублей, готовность 65-70%) и по развязке на Зеленогорском шоссе у железнодорожного переезда в Репино (2,1 млрд рублей, готовность около 80%).