У Е4 хотят отобрать аванс

ОГК-2 планирует расторгнуть договор генерального подряда с группой Е4 на строительство двух парогазовых энергоблоков общей мощностью 800 МВт на Ставропольской ГРЭС, сообщила представитель генкомпании Анастасия Изотова. По ее словам, ОГК-2 выплатила группе Е4 авансовые платежи на общую сумму 8,843 млрд рублей под банковские гарантии «Банка Москвы» (РТС: MMBM). По состоянию на 16 марта генподрядчик не выполнил ни одного этапа по договору. И сейчас ОГК-2 готовит документы для «Банка Москвы» с тем, чтобы вернуть ранее выданный аванс, сообщила госпожа Изотова. Согласно календарному плану работ, нарушения сроков составили более четырех месяцев на общую сумму 306,4 млн рублей. Генподрядчик бездействовал в течение года и находится в самом начале реализации проекта, отметила представитель ОГК-2.

В свою очередь, в Е4 отмечают, что строительство двух парогазовых энергоблоков на Ставропольской ГРЭС несколько раз прерывалось по инициативе заказчика. «Учитывая, что все работы были приостановлены исключительно по инициативе ОГК-2 около шести месяцев назад, говорить об отставании от графика в реализации проекта на четыре месяца абсолютно бессмысленно», — подчеркивается в пресс-релизе Е4.