Начало строительства станции «Площадь Свободы» отложили из-за переноса сетей

Начало строительства станции «Площадь Свободы» отложили из-за переноса сетей

Подготовительные работы на месте будущего строительства станции метро «Площадь Свободы» в Нижнем Новгороде должны завершиться во втором квартале 2024 года. Об этом сообщило Главное управление по строительству и ремонту метро, мостов и дорог (ГУММиД).

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По данным ГУММиД, начало строительства затягивается из-за того, что на площадке выявили большое количество инженерных сетей, ранее не нанесенных на карту города. «В основном это электрические сети, но дополнительное переустройство потребовало пересмотреть ранее разработанные решения по всем видам работ»,— отметили в управлении.

На сегодня подрядчик перенес 90% электросетей, 85% сетей связи, 63% сетей канализации, 80% сетей теплоснабжения, 76% сетей водоснабжения и 50% ливневых стоков. Параллельно с этим на площадке возводят ограждающие конструкции котлована для демонтажной камеры проходческого щита.

До конца первого полугодия ГУММиД обещает открыть движение по площади Свободы с улиц Ошарская и Ванеева. Ранее планировалось, что движение будет открыто осенью 2023 года, но потом сроки сдвинули.

Как писал «Ъ-Приволжье», в Нижнем Новгороде группа компаний «Моспроект-3» строит две линии метро. Стоимость контракта на продление Автозаводской линии со строительством станций «Площадь Свободы» и «Сенная» оценивается в 35,5 млрд руб. Контракт на продление Сормовско-Мещерской со строительством станция «Сормовская» оценивается в 19,4 млрд руб. Все станции планируют запустить до конца 2026 года.