В восточном соответствии с графиком

Вчера вице-премьер Дмитрий Рогозин проинспектировал строительство космодрома Восточный и доложил об увиденном премьеру Дмитрию Медведеву. Критики ни в адрес Федерального агентства по специальному строительству (Спецстрой), ни в адрес "Роскосмоса" высказано не было. Однако, как стало известно "Ъ", проблемы все-таки есть: 10 февраля должны были быть закончены строительно-монтажные работы на объектах пускового минимума. Этого не произошло. В "Роскосмосе" считают, что под угрозой находятся испытания на техническом комплексе и это непременно скажется на сроках первого пуска ракеты с Восточного.

Правительственная делегация во главе с вице-премьером Дмитрием Рогозиным, гендиректором госкорпорации "Роскосмос" Игорем Комаровым и главой Спецстроя Александром Волосовым прибыла на Восточный вчера рано утром. Осмотрев объекты космодрома, господин Рогозин связался с Дмитрием Медведевым. В ходе телемоста он сообщил, что ракета-носитель "Союз-2.1а" собрана в монтажно-испытательном корпусе и "практически прошла все необходимое тестирование". "Что касается стартового комплекса: там закончены автономные испытания на трех блоках сжатых газов, кислорода и керосина, а также закончены автономные испытания мобильной башни обслуживания,— добавил вице-премьер.— В целом мы в графике, и примерно 12-14 марта специалисты "Роскосмоса" планируют принять необходимые решения, связанные с датой сухого вывоза ракеты на огневое кольцо. После мы открываем обратный отсчет перед пуском ракеты". Он уточнил, что итоги автономных испытаний положительные: "Замечания есть, но они не носят критического характера и будут устранены в ближайшие дни".

В ответ господин Медведев попросил господ Рогозина и Комарова "максимально тщательно смотреть за всеми технологическими этапами" и докладывать ему обо всем.

Указ о создании Восточного Владимир Путин подписал 6 ноября 2007 года. Изначально планировалось, что первый пуск ракеты "Союз-2" состоится в декабре 2015 года, а первый пилотируемый полет — в 2018 году. В октябре 2015 года президент согласился сместить сроки пуска на несколько месяцев, заявив, что при строительстве Восточного "штурмовщина" и "победные реляции" не нужны. Согласно последним планам, пуск должен состояться весной, точная дата будет названа в конце марта.

Основные проблемы стройки описываются в письме Игоря Комарова Александру Волосову от 18 февраля ("Ъ" располагает копией документа). В нем глава "Роскосмоса" сообщает, что, согласно поручению Владимира Путина от 14 октября 2015 года, все строительно-монтажные работы (СМР) на объектах пускового минимума и передача их в эксплуатацию должны были произойти до 10 февраля. Однако, как следует из письма, в полном объеме обязательства по подключению объектов и внутренних помещений к системам инженерного обеспечения не выполнены. По состоянию на 14 февраля СМР были полностью выполнены на объектах первой очереди железных дорог и первой очереди внешнего электроснабжения. На стартовом комплексе выполнение СМР составляло 89% (без объемов сезонных работ), на водозаборных сооружениях — 48%, а на системах безопасности — 40%. "Генподрядчики (ФГУП "Спецстройтехнологии".— "Ъ") обеспечены рабочей документацией, позволяющей завершить СМР в полном объеме",— утверждает господин Комаров.

Из документа следует, что ни одно сооружение пускового минимума в эксплуатацию (оформление формы А.27) не сдано, а сроки представления исполнительной документации и получения заключения о строительстве по девяти объектам пускового минимума не выдержаны. "Из 67 пунктов догоночного плана (утвержден 30 декабря 2015 года.— "Ъ") исполнено восемь,— пишет глава "Роскосмоса".— Отставание от утвержденных сроков составляет от 2 до 47 суток". Такое положение дел, по словам Игоря Комарова, ставит под угрозу срыва "начало и проведение комплексных испытаний на системах технического комплекса": "Перенос проведения испытаний повлечет неисполнение сроков подготовки и проведения пуска ракеты "Союз-2"". "Роскосмос" создал дополнительную рабочую группу специалистов, имеющих опыт строительства и эксплуатации объектов космической инфраструктуры: им предстоит координировать работы по формированию исполнительной документации.

Господин Комаров констатирует, что пока сдаточный комплект документов по техническому и стартовому столу передается заказчику низкими темпами: "Требования Д. О. Рогозина о подготовке и сдаче исполнительной документации со стороны генподрядчиков не выполнены". Глава "Роскосмоса" просит Александра Волосова дать указание о срочном предоставлении госкорпорации перечня подрядных организаций, сорвавших планы по завершению строительства и передаче документов.

По словам источника "Ъ" в штабе оперативного строительства Восточного, в целом подготовка к первому пуску с космодрома ведется достаточно ритмично: "Ориентировочно закладывалась дата 25 апреля, но рисковать и укладываться в эти сроки любой ценой мы не собираемся, нам важно сделать все по уму". Официальный представитель "Роскосмоса" сообщил вчера "Ъ", что ответ от строителей пока не получен. В пресс-службе Спецстроя "Ъ" заявили, что комментировать документ с грифом "Для служебного пользования" полномочий не имеют.