Сергей Иванов построил Спецстрой

В ситуационном центре президента РФ глава кремлевской администрации Сергей Иванов вчера раскритиковал очередной срыв Спецстроем сроков сдачи работ по реконструкции аэропорта в Петропавловске-Камчатском. Происходящее господин Иванов сравнил с саботажем и пригрозил ведомству обращением в правоохранительные органы. В Спецстрое обещают сдать все объекты к маю 2016 года.

Вчера глава администрации президента (АП) Сергей Иванов по видеосвязи обсудил с представителями Спецстроя, "Алмаз-Антея" и губернатором Камчатки Владимиром Илюхиным ход работ по реконструкции аэропорта в Петропавловске-Камчатском. Напомним, модернизация аэродрома проводится в рамках ФЦП "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года", объем финансирования из федерального бюджета составил более 12 млрд руб. Объект должны были сдать еще в 2014 году. 5 сентября на совещании в Петропавловске-Камчатском глава АП жестко раскритиковал Спецстрой за срыв сроков сдачи объекта. А вчера он напомнил, что тогда же согласился с предложенным Спецстроем и Росавиацией новым планом по завершению работ. По словам господина Иванова, взлетно-посадочная полоса давно готова, но взлетать и садиться на нее невозможно из-за того, что до конца не достроены пассажирские перроны, рулежные дорожки и, самое главное, командно-диспетчерский пункт (КДП), аварийно-спасательная станция, технические здания, система энергообеспечение.

"24 ноября контрольное управление президента побывало в аэропорту — и что же мы увидели? На некоторых недостроенных объектах работы вообще не велось, а на КДП трудился один человек. Вы можете это как-то объяснить?" — обратился глава АП к первому заместителю директора Спецстроя Александру Загорулько. "Так точно!" — мгновенно отреагировал представитель ведомства и начал рапортовать о том, что по итогам сентябрьского совещания Спецстрой "нарастил" численность работников до 250 человек, что "позволило основные строительно-монтажные работы на КДП завершить к 20 сентября". После завершения работ, по его словам, на объекте был оставлена охрана и "два человека на устранение локальных замечаний". Сейчас необходимости держать людей "на здании нет", уверен представитель ведомства.

Но глава АП считал иначе. "5 сентября мы договорились, что командно-диспетчерская вышка будет готова к 1 октября этого года, а она не готова",— подчеркнул он. "Я прошу прощения, она готова",— настаивал господин Загорулько. "Вы говорите готова, но акты приемки не подписаны",— возразил господин Иванов. "Подписаны, Сергей Борисович! — не сдавался представитель Спецстроя.— С 15 по 20 сентября составлены все акты осмотра, которые позволяли "Алмаз-Антею" начать производство работ. Они начали это делать". "Росавиация вот нас видит и отрицательно качает головой. Ситуация-то не изменилась, надо признать",— поставил точку в дискуссии глава АП.

Сергей Иванов напомнил об "очень тревожной ситуации" на другом объекте, связанном с навигационным оборудованием. "Там есть заторфированный участок, ради которого придется проводить обводнение. Поскольку уже зима, работы проводить бессмысленно. Это означает, что раньше весны мы не начнем. И я уже прекрасно понимаю, что задержка составит не полтора года, а больше",— продолжал отчитывать ведомство господин Иванов, признавшись, что для происходящего "уже трудно подобрать слова". Но он их все же нашел. Затягивание сроков сдачи объекта глава АП назвал "безалаберностью, разгильдяйством и безответственностью". "А иногда возникает мысль, что это просто саботаж",— заявил Сергей Иванов, у которого уже "зреет мысль доктора вызвать" Спецстрою. "Контрольное управление президента — это терапевт, а по-моему, уже нужен хирург в лице правоохранительных органов",— пригрозил он.

Однако в главном управлении строительства дорог и аэродромов при Спецстрое, которое выполняет работы по реконструкции аэропорта, говорят, что по десяти пунктам строительная готовность составляет около 80-90% (в частности, речь идет об основной аварийно-спасательной станции, глиссадном радиомаяке и системе отпугивания птиц). В главке отмечают, что завершить работы не позволяют продолжающиеся во время строительства уточнения: например, проектные решения по шумозащитному ограждению выданы только 24 ноября, хотя получить их должны были еще 23 октября. В Спецстрое обещают, что срок сдачи объекта остается неизменным — 30 мая 2016 года.