Никто не хотел рисковать

Вчера госкомиссия из числа представителей войск Воздушно-космической обороны (ВКО) и ракетно-космической отрасли приняла решение снять со стартового стола ракету "Ангара-1.2ПП", пуск которой должен был состояться на прошлой неделе. Изделие будет целиком транспортировано в один из монтажно-испытательных корпусов космодрома Плесецк, где специалисты проведут дополнительные проверки узлов и агрегатов. По сведениям "Ъ", старт "Ангары" при самом оптимистичном раскладе состоится через две недели.

О вчерашнем решении снять "Ангару-1.2ПП" ("Первый Пуск") со старта рассказал источник "Ъ" в Министерстве обороны РФ. На предприятии--разработчике ракеты (Государственном космическом научно-производственном центре имени Хруничева) это подтвердили. По сведениям "Ъ", вначале некоторые члены госкомиссии планировали устранить выявленные недостатки за несколько дней и осуществить пуск уже 3 июля, однако как представители Центра имени Хруничева, так и командующий войсками ВКО генерал-лейтенант Александр Головко выступили за проведение детального осмотра изделия, поэтому улетит "Ангара" не ранее чем через две недели.

Напомним, что первый старт "Ангары" был намечен на 25 июня, однако из-за необходимости провести дополнительные проверки ее систем дата пуска была смещена на два дня. Не улетела она и 27 числа: из-за проявившихся за считаные секунды до старта неполадок в топливной системе двигателя РД-191, повлекших за собой резкое падение давления в камере сгорания и, как следствие, выдачу автоматической команды на отбой запуска двигателя первой ступени. Сразу после этого военные отрапортовали, что старт перенесен на резервную дату и состоится на следующий день — в субботу. Однако, как и предполагал "Ъ", 28 июня, и в тот день никакого пуска так и не произошло. Более того, в выходные специалисты войск ВКО и Центра имени Хруничева на самом деле уже готовили ракету к снятию со стартового стола.

Вообще, по самым изначальным планам, пуск "Ангары" с Плесецка должен был состояться еще в 2005 году. С тех пор дата переносилась 10 раз: и из-за финансовых, и из-за организационных, и из-за технических проблем. Но на прошлой неделе ракету все-таки впервые везли на пусковой стол, и неполадки "Ангары" впервые вскрылись за несколько секунд до старта, за которым лично наблюдал президент Владимир Путин.

Несомненно, что после стольких переносов потеря двух или даже более недель не является такой уж критичной. "Спешить некуда,— считает эксперт отраслевого журнала "Новости космонавтики" Игорь Афанасьев.— Сейчас главное, чтобы летно-конструкторские испытания начались результативно и не привели к сдвигу последующих этапов работы, в том числе с тяжелым вариантом "Ангара А-5"". Последнее изделие, по словам экс-гендиректора Центра имени Хруничева Владимира Нестерова, планируется запустить в конце декабря.

А пока на 3 июля с Плесецка намечен старт другой ракеты — "Рокот" с тремя спутниками связи "Гонец-М". "Изменения сроков пуска "Рокота" нет, он запланирован на третье число",— заявил вчера "Ъ" президент ОАО "Спутниковая система "Гонец"" Дмитрий Баканов.