По три полосы в каждую сторону

Автомобильное движений на Приморском проспекте, от Ушаковской развязки до Стародеревенской улицы, будет расширено до шести полос к февралю 2010 года. В период строительных работ движение автотранспорта по проспекту останавливаться не будет, заявляют в администрации Санкт-Петербурга.

     Как уже сообщал Ъ городские власти преступили к реализации первой очереди реконструкции Приморского проспекта (см. Ъ от 08.02.08). По словам Андрея Левакина, заместителя председателя комитета по благоустройству и дорожному хозяйству (КБДХ), в период строительных работ движение по проспекту перекрываться не будет.

     Для этого генеральный подрядчик, ЗАО "АБЗ-Дорстрой", начнет со строительства новой трехполосной дороги вдоль набережной Большой Невки с захватом части акватории реки от Ушаковской развязки до Липовой аллеи. Ее строительство должно быль завершено в феврале 2009 года. До этого момента движение по Приморскому проспекту сохранится в нынешнем виде. Затем движение автотранспорта будет пущено в обе стороны по новой дороге вдоль набережной, и на реконструкцию закроется старый участок. Работы по его обновлению должны завершиться к сентябрю 2009 года. Еще два месяца продлится сооружение участка новой дороги от Липовой аллеи до Стародеревенской улицы. Вслед за этим последует трехмесячная реконструкция того же участка нынешнего Приморского проспекта. Все работы, по словам генерального директора ЗАО "АБЗ-Дорстрой" Леонида Гиндина, должны быть закончены к февралю 2010 года. Таким образом, движение на участке от Ушаковской развязки до Стародеревенской улицы к февралю 2010 года должно быть увеличено с трех до шести полос (по три полосы в каждую сторону). Стоимость проекта, по словам господина Гиндина, составляет 3,13 млрд рублей. На эти деньги генподрядчику предстоит также выстроить новую набережную, разобрать старый и построить новый 3-й Елагин мост (вход в Центральный парк культуры и отдыха (ЦПКиО) с Приморского проспекта) и соорудить четыре спуска к воде. Вдобавок для организации безостановочного движения автотранспорта по Приморскому проспекту будут построены наземные пешеходные переходы у Стародеревенской улицы и два у улицы Оскаленко (см. схему), а также подземный переход у 3-го Елагина моста на входе в ЦПКиО. По словам господина Левакина, еще до завершения работ по первой очереди может начаться реализация второй. Она включает в том числе пробивку путепровода от Стародеревенской улицы до улицы Савушкина. Движение на этом участке также планируется расширить до шести полос.

Михаил Серов