На строящемся мосту через Чусовую готово большинство опор

На строящемся мосту через реку Чусовую готово 10 опор из 14. Параллельно со строительством мостового перехода ведутся работы по возведению транспортных развязок на подъездах к объекту. Об этом сообщает краевой минтранс.

24 марта глава краевого минтранса Андрей Алякринский осмотрел работы на обоих берегах мостового сооружения, и проинспектировал стройплощадки в районе будущих транспортных развязок. Специалисты ГКУ «Дирекция дорожных концессий», курирующие стройку, рассказали о работах, которые ведутся на оставшихся четырех опорах. Так, на опоре №6 забетонирован ростверк, на опоре №7 ведется срубка буронабивных свай для устройства ростверка, на опоре №10 на треть забетонировано тело опоры и еще на трети установлен армирующий каркас, а на опоре №12 сделаны все буронабивные сваи, бетонируется тампонажный слой для будущего ростверка.

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил, что приоритетная задача 2022 года – построить новую часть моста и уйти в реконструкцию существующей. «Сооружение имеет особое значение и для жителей, и для грузоперевозок, поэтому закончить его строительство необходимо в установленные сроки – до конца 2023 года. Запуск моста и объездных путей в эксплуатацию позволит решить проблему с пробками, которые образуются на этом участке в дачный сезон», – подчеркнул глава региона.

В настоящее время помимо возведения мостового сооружения работы ведутся и по строительству транспортных развязок в районе Цимлянской и Корсуньской улиц, путепровода «Пальники», а также на железнодорожном путепроводе Левшино – Голованово. По данным ГКУ «Дирекция дорожных концессий», на транспортной развязке на пересечении автомобильной дороги Пермь – Березники с ул. Корсуньской обустраиваются съезды и строится путепровод в составе транспортной развязки. На части съездов возводится насыпь, устраиваются водопропускные трубы и дождевая канализация.

«По путепроводу на данный момент ведется погружение свай опор – со 2-й по 5-ю. На опоре №1 уже забиты все сваи и устроена монолитная насадка. Сейчас ведется устройство шкафной стенки. Всего путепровод будет состоять из пяти опор. По информации, полученной от технического заказчика, работы по устройству развязки выполнены на 5–7%», – рассказал руководитель ГКУ «Дирекция дорожных концессий» Александр Соломатин. По его словам, в районе ул. Цимлянской продолжаются работы по возведению путепровода в составе транспортной развязки. Все пролеты уже смонтированы. Сейчас ведется сборка опалубки проезжей части и отсыпка подхода со стороны ул. Цимлянской. Напомним, открытие развязки планируется в конце лета 2022 года.

В районе Пальников в настоящее время продолжаются работы по армированию тела опоры №7. Опоры с 3-й по 6-ю уже готовы. Смонтированы пролеты 3–4, 4–5 и 5–6. Также осуществляется устройство свайных оснований опор №1 и 2.

Для безопасного пересечения пешеходами автомобильной дороги будут оборудованы четыре надземных пешеходных перехода. Три из них уже в работе. На первом переходе, в районе кладбища Банная гора, уже возведены опоры по обе стороны дороги. Монтаж пролетного строения ожидается в мае-июне. На втором переходе, в районе заправки «ЛУКОЙЛ» (отворот к СНТ), приступили к погружению свай. Третий переход будет совмещен с путепроводом в составе транспортной развязки на ул. Корсуньской. Там также уже ведется погружение свай. В рамках реконструкции железнодорожного путепровода Левшино – Голованово в настоящее время ведется демонтаж одного из направлений существующего путепровода (недействующего).

Автомобильный мост через Чусовую возводится в рамках государственно-частного партнерства. Концессионером проекта является ООО «Пермская концессионная компания». Генеральный подрядчик строительства объекта – АО «Стройтрансгаз». Протяженность нового сооружения составит 1,5 км. Помимо этого, будет реконструировано более 7,5 км дорог и построено три развязки: на пересечении с Цимлянской и Корсуньской улицами, а также вблизи железнодорожной станции Пальники. Стоимость работ оценивается в 18,7 млрд руб. Технический запуск моста запланирован на конец этого года.