Сорвавший сроки благоустройства парка имени Кулибина подрядчик закончит начатое

Сорвавший сроки благоустройства парка имени Кулибина подрядчик закончит начатое

ООО «Инженерные сети», сорвавшее сроки благоустройства парка имени Кулибина в Нижнем Новгороде, стало победителем конкурса на завершение работ. Администрация Нижегородского района заключит контракт за 9,75 млн руб., итоговая стоимость снизилась на 2% от начальной, сообщается на портале госзакупок.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Сначала парк имени Кулибина планировали благоустроить в 2021 году за 43,5 млн руб. Подрядчика удалось найти только с четвертого раза, но в сентябре контракт расторгли, а благоустройство перенесли на 2022 год. Позже работы отложили на 2023 год, потому что парк попал в зону строительства метро.

В 2023 году администрация района заключила контракт стоимостью 123,3 млн руб. с «Инженерными сетями». Подрядчик должен был привести территорию в порядок до 1 сентября, но начал с опозданием, так как парк является объектом культурного наследия и много времени ушло на согласование работ с управлением госохраны ОКН. Сроки несколько раз сдвигали, последний раз — на конец 2023 года. Однако подрядчик снова сорвал сроки, в январе 2024 года контракт расторгли в одностороннем порядке. К началу года благоустройство парка было завершено на 97%.

Теперь администрация заключила с «Инженерными сетями» новый контракт. До 1 июня подрядчик должен устроить в парке резиновые площадки, отремонтировать старые дорожки и выложить новые, посеять газон, установить ограждения и скалолазные зацепы.

По данным Kartoteka.ru, ООО «Инженерные сети» зарегистрировано в Нижнем Новгороде в январе 2014 года с уставным капиталом 10 тыс. руб. Основной деятельностью является производство электромонтажных работ. Директор и владелец — Сергей Захаров. Финансовая отчетность компании по итогам 2023 года пока не опубликована.