Ждать целый ГОК

Кимкано-Сутарский ГОК в Еврейской автономной области, который строит входящая в группу Petropavlovsk железорудная компания IRC Ltd, будет запущен только в середине 2015 года. Китайская компания-подрядчик признала, что сроки отчасти затянулись из-за ее решения приостановить строительство зимой 2013 года. Эксперты не исключают, что сроки могли быть сдвинуты из-за конъюнктуры рынка.

Китайская корпорации CNEEC, выступающая подрядчиком строительства Кимкано-Сутарского горно-обогатительного комбината в Еврейской автономной области, готова сдать объект в середине 2015 года, сообщает пресс-служба правительства ЕАО. Ранее в качестве срока завершения строительства назывался ноябрь 2014 года (см. «Ъ» от 13 мая). Такое заявление сделал вице-президент CNEEC Ван Или в ходе совещания, которое провел губернатор ЕАО Александр Винников. Господин Ван Или признал ошибочность ранее принятого решения о временном прекращении строительства минувшей зимой и отметил, что теперь зимний период будет использован «для наверстывания допущенного отставания». «Наши руководители и руководители заказчика согласовали новый рабочий режим. Будем стараться всеми силами выполнить все взятые обязательства»,— отметил господин Ван Или. Он подчеркнул, что сейчас нет непреодолимых препятствий в реализации проекта строительства.

Генеральный директор операционной компании IRC «Петропавловск — черная металлургия» Юрий Макаров на совещании отметил, что в связи с задержкой сдачи объекта изменилась организация работ по подготовке комбината к пуску. На сегодняшний день накоплен запас руды в 5 млн т, его уже хватит на полгода бесперебойной работы. По словам господина Макарова, работы в карьере пока приостановлены, но специалисты в целях сохранения рабочей силы были перераспределены на другие объекты. Котельная, работающая пока не на полную мощность, обеспечивает теплоснабжение объектов, что позволит подрядчику вести работы в зимний период и будет способствовать скорейшей сдаче фабрики. Готова к работе железнодорожная ветка, строится уже четвертое общежитие, заложен фундамент под многоквартирный дом, отведены участки под строительство в планируемом коттеджном поселке, куда будут проложены необходимые коммуникации. Юрий Макаров подчеркнул, что главное сейчас — запустить производство, самые трудоемкие корпуса — обогащения, среднего и мелкого дробления. Многие вопросы технологического процесса отрабатываться будут с вводом предприятия.

Губернатор Еврейской АО Александр Винников объективными причинами задержки строительства назвал крупномасштабное наводнение 2013 года, а субъективными — то, что региональные власти и ООО «Петропавловск — черная металлургия» не смогли договориться о ведении строительных работ в зимний период 2013-2014 годов. При этом после посещения объектов строительства господин Винников заявил, что в 2014 году выполнен «неизмеримо больший объем работ», чем за предыдущие два года.

Аналитик «Инвесткафе» Радмир Фаттахов говорит, что сейчас на рынке железорудного сырья наблюдается избыточное предложение, что удерживает цены на сырье на низком уровне. При этом эксперт напоминает, что долей в IRC Ltd владеет General Nice Development Ltd, входящая в группу крупнейших китайских импортеров железной руды. «Не стоит забывать и о низких транспортных издержках, связанных с месторасположением, близким к потребителям. Поэтому я думаю, что на продукцию будет стабильный спрос, но все будет зависеть от рыночной конъюнктуры»,— считает Радмир Фаттахов. Аналитик не исключает, что задержка запуска ГОКа может быть связана с неблагоприятными рыночными условиями, которые будут играть существенную роль еще три-четыре года, поскольку при ценах ниже себестоимости добычу никто увеличивать не будет. «Для финансирования проекта в капитал компании IRC Ltd вошли китайские партнеры. Им важно окупить свои инвестиции, поэтому в ожидании повышения цен на железную руду они могли несколько сдвинуть сроки»,— пояснил эксперт.