«Мы готовы варить первый контур»

Директор НВ АЭС-2 Сергей Петров рассказал „Ъ“ о ходе работ на площадке сооружения новой атомной станции.

— После недавних слушаний вам, теоретически, уже ничего не должно помешать получить лицензию на эксплуатацию АЭС, надо только сдать объект?
— По федеральному законодательству, мы теперь выходим на комплектацию пакета документов для подачи на получение лицензии. Срок их сдачи — не позднее 30 марта. Далее, в соответствии с принятой методикой, примерно 12 месяцев Ростехнадзор может рассматривать принятые документы и затем должен дать заключение. У нас на март 2014 года запланирована загрузка ядерного топлива. Мы сегодня идем по графику, нет форс-мажора, есть неполный комплект документов, в частности по предварительному обоснованию отчетов по безопасности из 19 глав мы приняли только 12. Остальные в доработке, но это все рабочие моменты. Пока мы не отстаем и не опережаем график. Дела на площадке обстоят так, что мы точно не можем обеспечить пуск первого энергоблока раньше марта, позже — тема обсуждается.

— Какие основные итоги работ на площадке в прошлом году?
— Главное достижение, пожалуй, в том, что три наших контролируемых параметра соблюдены. Лимит финансирования — более 20 млрд руб выполнен на 100%, объем освоения капвложений — 26 млрд руб. — сделан более, чем на 100%, и так называемый прирост нефинансовых активов — закупленное оборудование, проектные материалы для реализации второго блока, 19 млрд — также сделан на 100%. Из того, что было особенно интересно, выделю установку седьмого сентября корпуса реактора на штатное место, его вывели на состояние проекта. Представьте, зеркало главного разъема имеет диаметр 5,5 метров, а перепад высот на нем не должен превышать 0,1 мм. Мы смогли вывести в 0,2 мм, но поскольку ничего идеального не бывает, генпроектировщик нам его согласовал. Это не нарушение технологии, лучше, чем было на Калининском четвертом блоке или на Ростовском втором. В январе мы готовы варить первый контур. Это начало основной технологии.

Впервые в истории нашей отрасли сооружается закрытое распределительное устройство. Совершенно новый уровень технологии для нас — элегазовый выключатель. В новом году мы ожидаем подачи напряжения на собственные нужды, что позволит раздать его по монтируемым агрегатам и начать этап индивидуального опробования оборудования. В планах на год у нас запуск ряда объектов, которые обеспечат пуск первого блока. Это химводоочистка, пуск резервной котельной в июне-июле (больше 180 объектов на площадке надо обогревать).

— Кадровый вопрос на площадке решен?
— Сегодня у нас на объекте занято порядка 4,2 тыс. человек. В связи с началом электромонтажных работ, мы планируем увеличить численность еще на 800 человек. А с учетом начала работ по насосным агрегатам, трубопроводам, возьмем еще примерно 700. То есть, мы ожидаем на конец 2013 года порядка 5,5-6 тыс. рабочих на площадке. Из 4,2 тыс. трудящихся сегодня у нас примерно половина — местные строители. Остальные — приезжие со всех регионов страны. Вахтовый метод позволяет достаточно мобильно отыскивать нужные кадры. Их не так много, надеемся на то, что практически завершаются общестроительные работы на объектах в Сочи, закончен подготовительный режим по Тихоокеанскому саммиту. То есть, из регионов еще тысяча строителей к нам добавится.