КАД дотянут до Пионерстроя

Вчера ФГУ "Дирекция по строительству транспортного обхода вокруг Санкт-Петербурга" (ДСТО) был объявлен конкурс на право строительства 4-километрового участка КАД от Таллинского шоссе до улицы Пионерстроя. Его должны построить до декабря 2009 года. Это будет предпоследний участок кольцевой автодороги.

     Как сообщили в ДСТО, это первый лот в составе завершающего этапа строительства КАД. Недостроенным остался только один участок кольцевой — от Таллинского шоссе до станции Бронка. Длина выставленного на конкурс лота составляет 4 км, цена контракта — около 7,747 млрд рублей. Подведение итогов тендера состоится в середине июня. По первоначальным планам предполагалось ввести этот участок в 2012 году, однако по инициативе ДСТО срок был перенесен на 2010 год. "Начиная с прошлого года мы вошли в режим опережения по строительству. Например, тот участок, который мы ввели в прошлом году, от Московского до Таллинского шоссе, должен был быть сдан только в 2008 году. Полностью завершить кольцевую дорогу мы должны в 2012 году, но сдадим ее уже в 2010-м", — обещает директор ДСТО Борис Мурашов. По его словам, дирекция готова была объявить конкурс по очередному участку и раньше, но не имела такой возможности из-за того, что необходимо было внести ряд изменений в федеральные нормативные акты. "Изменение сроков ввода КАД связано с корректировкой федеральных целевых программ, перераспределением средств бюджета с более дальних сроков на ближние и т. д. Это колоссальная процедура, которая требует времени, и, пока она не была закончена, мы не могли гарантировать подрядчикам финансирование", — пояснил господин Мурашов.

     Памятуя о проблемах, связанных с подключением КАД к дорогам Ленобласти (несколько лет назад выяснилось, что на протяжении восточного полукольца КАД съездов запланировано так мало, что попасть с кольцевой на территорию ЛО очень сложно), ДСТО предусмотрела возможность строительства развязок на всех возможных пересечениях с городскими и областными трассами. "Если область и город своевременно оформят свои планы по развитию территорий и дорог на пересечениях с КАД, то мы будем строить развязки. Не успеют — будем ждать", — говорит Борис Мурашов.

     По данным Министерства транспорта РФ, в этом году на строительство КАД в целом будет выделено около 34 млрд рублей. К концу года планируется расширить до восьми полос участок от вантового моста в Обухово до Московского шоссе и отрезок в районе Ржевки. На конец года намечено открытие транспортной развязки на пересечении КАД и ЗСД.

       Ольга Мягченко