Правительство изменило сроки поставок российских самолетов SSJ, МС-21 и Ил-114

Правительство изменило сроки поставок российских самолетов SSJ, МС-21 и Ил-114

Правительство внесло изменения в комплексную программу развития авиационной отрасли до 2030 года. Прогнозируемое число выпущенных самолетов за этот срок сократилось больше чем на 90 единиц, до 990. Минпромторг отметил, что прогнозируемое число выпущенных магистральных самолетов осталось на прежнем уровне.

Как меняются сроки и объемы поставок в 2024–2030 годах:

Всего до 2030 года планируется производство 990 российских самолетов (раньше планировался выпуск 1081 единицы).
Сертификация импортозамещенного ближнемагистрального SSJ-New перенесена с 2023 на 2025 год. Первые поставки перенесены на 2026 год. Прогноз по числу произведенных самолетов остался неизменным — 142 единицы.
Выпуск первых среднемагистральных МС-21-310 сместился с 2024 на 2025 год. Прогноз по числу выпущенных самолетов остался неизменным — 270 единиц.
Поставки Ил-114 на замену устаревших Ан-24 и Ан-26 перенесены с 2023-го на 2026 год. Передача первых трех самолетов планируется в 2026 году, далее — по 12 судов ежегодно до 2030 года. Общий объем производства составит 51 самолет (ранее планировался выпуск 70 судов).
Прогнозируемый выпуск Ту-214 снизился со 115 самолетов до 114. В 2024 году поставят одно судно вместо семи, в 2025-м — четыре вместо десяти.
Сертификация пассажирского самолета «Ладога» перенесена с 2024 на 2027 год. Срок первых поставок сдвинулся с 2025 на 2028 год, объем сократился со 140 до 105.
Объем производства девятиместных «Байкалов» снижен со 154 до 139. Первый выпуск смещен с 2024 на 2025 год.
Прогнозируемый выпуск вертолетов увеличился на одну единицу, до 765. Планы по производству вертолетов «Ансат» сократили с 201 до 187, а планы по Ми-8 — увеличили с 276 до 303.

Минпромторг сообщил, что поправки в программу внесены с учетом объявленного в феврале изменения сроков. Ведомство отметило ТАСС, что общее число магистральных самолетов осталось на прежнем уровне, но изменился их срок выхода на рынок. В ОАК сообщили агентству, что сроки поставок SSJ-New и МС-21 синхронизированы с поставками двигателей и других агрегатов.

Подробнее об изменении сроков поставок — в материале «Ъ» «Российские самолеты тяжелы на подъем».