Третью атомную подлодку четвертого поколения построят за пять лет

Вчера на северодвинском ФГУП "Северное машиностроительное предприятие" (СМП) была заложена третья атомная ракетная подлодка четвертого поколения проекта 955 "Борей". Две АПЛ этого же проекта, которые сейчас строятся на СМП, Минобороны рассчитывает ввести в строй в 2010 году, а "Мономаха" — в 2011-м.

На торжественную церемонию в Северодвинск из Москвы прибыли замминистра обороны генерал Алексей Московский и главком ВМФ адмирал Владимир Масорин, а из Североморска — командующий Северным флотом адмирал Владимир Высоцкий ("Владимир Мономах", как и две другие подлодки этого проекта, после ввода в строй должен пополнить боевой состав СФ).

"Владимир Мономах" стал третьей субмариной проекта 955 "Борей", к постройке которых СМП приступило более десяти лет назад. Головная атомная подлодка (АПЛ) этого проекта "Юрий Долгорукий" была заложена 2 ноября 1996 года. Вчера гендиректор СМП Владимир Пастухов оценил степень ее технической готовности в 60%. Он уточнил, что в 2006 году субмарина только будет готовиться к выводу из цеха — при том, что вначале сдача "Юрия Долгорукого" намечалась на 2005-2006 годы. Вчера главком ВМФ Владимир Масорин пообещал, что эта АПЛ вступит в боевой состав СФ к 2008 году.

Ракетный подводный крейсер стратегического назначения проекта 955 "Борей" разработан в ЦКБМТ "Рубин" (Санкт-Петербург). Длина АПЛ — 170 м. Максимальное подводное водоизмещение — 24 тыс. тонн. Скорость подводного хода — до 29 узлов. Глубина погружения — до 450 м. Автономность — 100 суток. Экипаж — 107 человек. Субмарина будет вооружена ракетным комплексом Д-19М с двенадцатью твердотопливными баллистическими ракетами Р-30 "Булава".

Сроки ввода в строй второго подводного ракетного крейсера этого проекта, "Александра Невского" (он был заложен ровно два года назад), как и многоцелевой атомной субмарины "Северодвинск" (проект 885 "Ясень"), постройка которой была начата еще 22 января 1993 года, также неоднократно переносились. Начальник управления закупок кораблей Минобороны адмирал Анатолий Шлемов заявил вчера Ъ, что сейчас планируется ввести их в строй к 2010 году. При строительстве "Юрия Долгорукого" и "Александра Невского" были использованы секции недостроенных и разобранных корпусов подлодок проектов 971 (К-133 "Рысь" и К-137 "Кугуар", заложенных в 1993-1994 годах) и 949А (К-135 "Волгоград" и К-160 "Барнаул", заложены в 1996 и 1998 годах). Это техническое преимущество, не подкрепленное, однако, стабильным финансированием, не позволило сдать их в первоначально установленные сроки.

Одновременно с постройкой субмарин проекта "Борей" проходят и испытания ракеты "Булава" (РСМ-56). Пуски ракет (пока состоялись два старта) осуществляются из акватории Белого моря с борта модернизированной субмарины ТК-208 "Дмитрий Донской" проекта 941УМ (подлодка базируется на СМП). Согласно графику, испытания ракеты должны продолжиться в апреле этого года, а полностью программу предстоит завершить в 2007 году. Вчера адмирал Масорин заявил: "Ракета 'Булава' очень дорогая, поэтому постараемся оптимизировать испытания и сократить максимальное число ее пусков". Однако назвать общее число испытательных стартов "Булавы" он отказался.

Заложенный вчера "Владимир Мономах" планируется сдать ВМФ к 2011 году. На его строительство в этом году в рамках гособоронзаказа отведено около 1 млрд руб. "Через год на СМП будет заложена еще одна атомная подлодка проекта 'Борей'",— пообещал вчера Ъ адмирал Масорин.