Реконструкция аэровокзального комплекса Толмачево ведется по графику

Фото: Пресс-служба Правительства НСО

Состоялась рабочая поездка губернатора Андрея Травникова на площадку строительства нового аэровокзального комплекса новосибирского международного аэропорта.

Генеральный директор АО «Аэропорт Толмачево» Евгений Янкилевич и руководитель проекта Бюлент Озтурк доложили главе региона о ходе работ: возведение одного из важнейших инфраструктурных объектов области ведется в соответствии с утвержденным графиком. Строители закончили остекление куполов главного атриума аэровокзального комплекса, завершаются работы по остеклению светопрозрачных фасадов и устройству конструкций входных групп. Продолжается монтаж внутреннего инженерного оборудования. Начаты работы по устройству навесной декоративной системы облицовки козырька главного атриума. Строительство нового терминала площадью 56 тыс. кв. м планируется завершить в III квартале 2022 года.

Глава области высоко оценил достигнутые строителями результаты. «Темпы строительства впечатляют — работы идут по графику, многие ведутся параллельно, что позволяет держать такой жесткий темп. Полтора года назад мы присутствовали на церемонии начала строительства, погружения первой сваи — можно представить, какой большой объем работ сделан, какая степень готовности. Ориентируемся на завершение строительства по графику. Не скрою, сегодня возникают новые трудности, задачи, но это не значит, что мы пересматриваем сроки завершения строительства, они остаются прежними — осень этого года. В первую очередь, это сложности с доставкой европейского оборудования — мы ищем ему замену, ищем новые каналы поставки. Уверен, что все это преодолимо.

Значительная часть материалов, используемых при строительстве нового терминала, производится в Новосибирской области. Очень приятно, что на многих знаковых объектах трудятся новосибирские поставщики. Опытный взгляд выхватывает здесь некоторые элементы, которые присутствуют и на строительстве ледовой арены: фасадные системы новосибирской компании, облицовочные алюминиевые панели, новосибирский сибит и кирпич, много новосибирского металла. Мы с генеральным подрядчиком и заказчиком договаривались по максимуму привлекать местных поставщиков. Это получается — не только создается красивый знаковый объект для региона, но и мы получаем толчок для нашей экономики, развития наших предприятий»,— подчеркнул Андрей Травников.

Новый терминал получит уникальное оборудование, отметил генеральный директор АО «Аэропорт Толмачево» Евгений Янкилевич. «За пределами московского авиаузла этот терминал не имеет аналогов по технологиям и системам обработки багажа. Система спроектирована российской компанией, но основное оборудование было европейское, потому что европейцы развивали подобные хабы довольно давно и имеют опыт в создании такого оборудования. Думаю, скоро мы сможем сделать подобное на территории Российской Федерации. Для того чтобы быстро запустить терминал, мы вынуждены с Европы переключиться (по тем же чертежам) на других производителей, которые находятся в Юго-Восточной Азии»,— считает он.

Напомним, что, помимо строительства нового терминального комплекса, реализуется масштабный проект реконструкции аэродромного комплекса Толмачево. Работы осуществляются в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы» и Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года. На каждом этапе запуска программы развития в регионе авиационного хаба — начиная от обсуждения перспектив реконструкции ВПП-2 и заканчивая проектированием нового терминала — правительство Новосибирской области принимало самое активное участие.