Эфиром пока не пахнет

Эфиром пока не пахнет

ОРТ антенной не вышло

       Завтра истекает срок, который дал Владимир Путин министерству на восстановление телевещания в Москве. Если приказ и будет выполнен, то ценой безмерного героизма рабочих Главного центра радиовещания и телевидения (ГЦРТ). Потому что его снабженцы в спешке привезли и установили на Останкинской башне антенну, вообще не приспособленную для телевещания.
       
       На вчерашний день Минпечати планировало восстановить независимое вещание ОРТ. Новая антенна для канала прибыла в Москву еще три дня назад. Позавчера утром ее начали монтировать на 147-метровой отметке Останкинской башни. К вечеру почти закончили. И тут выяснилось, что антенна вообще предназначена для радиовещания в диапазоне УКВ. По словам сотрудников ОРТ, конфуз случился из-за спешки: после пожара со всей страны собирали любое доступное оборудование. Антенну с питерского завода МАРС взяли не глядя.
       В результате вчера вечером было принято решение в срочном порядке разрезать антенну и увеличить ее на одну треть. Однако сделать это оказалось не так-то просто. Как рассказали Ъ сотрудники ГЦРТ, антенна представляет собой объемный ромб высотой 3 м и шириной 2,5 м. Она сварена из металлической арматуры и внутри перегорожена многочисленными перетяжками и перегородками. Чертежей не удалось найти ни на питерском заводе-изготовителе МАРС, ни у разработчиков — в объединении "Сигма". Поэтому варить антенну приходится на глазок. 15 монтажников ГЦРТ трудились всю позавчерашнюю ночь. Однако к вчерашнему вечеру работы так и не были закончены.
       Кроме того, как признались корреспонденту Ъ сотрудники ОРТ, у них возникли проблемы с передатчиком. Передатчик мощностью в 50 кВт был установлен на шестом этаже башни еще в 1967 году. Поскольку антенна и фидер рассчитаны на 5 кВт, мощность передатчика должна быть снижена в десять раз. Иначе фидер и антенна могут загореться, и на башне снова вспыхнет пожар. Чтобы снизить мощность передатчика, его приходится разбирать и собирать снова. ГЦРТ бросил на эту работу всех своих техников из цеха ретрансляции. Замминистра печати Дмитрий Корявов заявил Ъ, что всю минувшую ночь на башне будут работать. И он надеется, что утром включат ОРТ.
       Сотрудники ГЦРТ оказались так заняты, что стало некому работать над техникой телеканалов НТВ и ТВ-6. Их вывод в эфир с Останкинской башни отложен на неопределенный срок. По договоренности с ВГТРК эти каналы должны были вещать на одной антенне с РТР с помощью общего фидера. Для чего вчера был привезен из Воронежа резервный кабель. Чтобы его подключить, сотрудники ГЦРТ должны изготовить специальные переходники. Но теперь им некогда — все силы уходят на антенну ОРТ. Правда, у НТВ есть надежда на вещание с Октябрьского поля — там сейчас монтируется их новый передатчик. А вот сотрудникам ТВ-6 надеяться не на что. Их резервный передатчик на Доме радио был запущен в среду и покрывает территорию только между Курским вокзалом и Останкино. ТВЦ еще хуже — когда начнется монтаж их антенны на Останкинской башне, вообще неизвестно. Поэтому пока новости ТВЦ выходят с окружных кабельных телестудий. Каждый день курьеры развозят туда 60 кассет.
       Что же касается совместного проживания РТР и ОРТ, то оно поднадоело обоим каналам. Сотрудники их программных дирекций разработали сетки раздельного вещания. Но, по их словам, скорее всего, они не пригодятся.
       ЛЕВ Ъ-КАДИК