Четвертый мост в Новосибирске через Обь может быть сдан к концу 2024 года

обновлено 11:42 , 07.12

Четвертый мост в Новосибирске через Обь может быть сдан к концу 2024 года

Четвертый мост через Обь в Новосибирске может быть введен в эксплуатацию к концу 2024 года. «Ожидаем ввод моста в четвертом квартале 2024 года. Перенос сроков связан с объективными причинами: пандемия, санкции, введенные в отношении РФ, турбулентность политики и наши отношения с концедентом в плане финансирования проекта», - сказал журналистам гендиректор производственной фирмы «Вис» (реализует проект строительства моста) Сергей Юдин.

По словам начальника новосибирского территориального управления группы «Вис» Алексея Соколова, на изменение сроков проекта повлияли и выявленные в ходе работы ошибки проектирования – всего 170 недочетов. Он отметил, что большая часть из них имела незначительный характер, однако, например, инженерно-гидрологические условия на участке, где строился тоннель в створе улицы Станиславского, не соответствовали проекту 2015 года. Так, уровень грунтовых вод оказался выше на 1,5 метра относительно завяленного в проекте. На текущий момент, с учетом перепроектирования, добавил Алексей Соколов, задержка составила как минимум полгода.

Как сообщил Сергей Юдин, фактическое удорожание проекта составило 9 млрд руб. С учетом договоренностей концессионера с правительством региона было запрошено 7,2 млрд руб., из них 3,3 млрд на счетах компании заморожены.

«Мы вкладывали свои средства, и до сих пор вкладываем. Средства, предусмотренные концессионным соглашением группа «Вис» вложила в полном объеме. Более того, мы предлагали концеденту увеличить наше участие в проекте, пересмотреть финмодель, но с учетом сложностей финансовой конструкции нам этот вопрос не согласовали», - пояснил господин Юдин.

По его словам, сейчас ГК «Вис» вложила 5,4 млрд руб. собственных средств на создание объекта и еще 2 млрд руб. на жизнедеятельность проектной компании, страховки и прочее. Также Сергей Юдин отметил, что «в пик», когда финансирование от правительства поступало, на стройке работали 1,6 тыс. человек, сейчас - 550.

Сибирская концессионная компания, входящая в группу «Вис», была выбрана концессионером по строительству четвертого моста через Обь в 2017 году. Платный мост разместится между Коммунальным и Дмитровским мостами. В 2019 году началась подготовка территории к строительству, возвести сооружение изначально планировалось к концу 2022 года, однако позже сроки сдачи неоднократно переносились.

В 2021 году сообщалось, что суммарные вложения в проект составят 43,5 млрд руб. В ноябре компания «Вис» сообщила о приостановке «активных работ» на объекте и переносе сроков сдачи, позже работы были возобновлены. Власти Новосибирской области в свою очередь тогда заявили, что свои обязательства в рамках соглашения выполняют в полном объеме, а вопрос исполнения обязательств концессионером будет рассматривать суд.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.