Годовой отчет ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2022 г. – Модернизация Талнахской обогатительной фабрики – Ключевые производственные проекты Компании – Стратегический отчет


МОДЕРНИЗАЦИЯ ТАЛНАХСКОЙ ОБОГАТИТЕЛЬНОЙ ФАБРИКИ

(ТОФ): ТРЕТЬЯ ОЧЕРЕДЬ

Резюме проекта

Увеличение мощности по отработанной технологии, обеспечивающее переработку растущих объемов руды Талнахского рудного узла, а также создающее стратегическую опциональность реализации проекта «Южный кластер».

Статус проекта

По объектам рудоподготовки и рудоподачи на 75% завершен монтаж металлокаркаса, ведется монтаж ограждающих конструкций, выполняются подготовительные работы к монтажу технологического оборудования.
Ведется монтаж железобетонных и металлических конструкций.
Выполняется поставка основного технологического оборудования.
Ведется строительство объектов энергоснабжения.
Ведется строительство системы оборотного водоснабжения.
В 2023 году планируется завершить основной объем монтажа технологического оборудования.

Прогнозные сроки реализации проектаПри условии импортозамещения флотационного оборудования и соблюдения целевого графика поставки1

Ввод в эксплуатацию до конца 2024 года и выход на проектные показатели в 2025 году.

1 При условии импортозамещения флотационного оборудования и соблюдения целевого графика поставки