Не уложились в основное время

Министерство спорта РФ требует взыскать 1,2 млрд руб с ПСО «Казань», которое занимается строительством стадионов к футбольному чемпионату мира 2018 года в Саранске и Самаре, за срыв сроков сдачи объектов. «Самара Арену» собирались ввести в эксплуатацию в декабре 2017 года, однако затем этот срок перенесли на 2018 год. В ПСО «Казань» заявили, что не признают иски и готовы отстаивать свою правоту в суде, поскольку проекты будущих стадионов достались им с ошибками и постоянно корректировались.

Министерство спорта РФ подало иски в адрес генеральных подрядчиков, занимающихся строительством стадионов для футбольного чемпионата мира 2018 года. Иски были зарегистрированы в Арбитражном суде Москвы 5 февраля. Ответчиком выступает, в том числе, производственно-строительное объединение «Казань», которое занимается строительством стадионов в Саранске и Самаре. Сумма исковых требований к ПСО «Казань» составляет 1,2 млрд руб., общая сумма — около 3 млрд руб. В качестве третьих лиц указываются ФГУП «Спорт-инжиниринг», которое является заказчиком стадионов для ЧМ‑2018, и АНО «Арена‑2018», занимающееся экспертизой проектной документации на соответствие требованиям FIFA, мониторингом строительного процесса, соблюдения сроков проектирования, а также проектированием временной инфраструктуры.

Сроки окончания строительных работ на стадионе «Самара Арена» не так давно были скорректированы. Согласно опубликованному правительством РФ постановлению, «Самара Арена» должна быть сдана в марте этого года, хотя изначально планировалось ввести стадион в эксплуатацию в декабре 2017 года. Строительство началось в 2014 году. По информации областного правительства, продление сроков необходимо для получения всей необходимой документации на ввод стадиона в эксплуатацию.

Задержки со строительством возникали по нескольким причинам. В мае 2016 года было принято решение сменить подрядчика, поскольку в ПСО «Казань» настаивали на увеличении стоимости работ на объекте. Планировалось, что место казанской компании займет самарская, но в итоге эти планы реализованы не были. Несмотря на то что в правительстве региона и компания-заказчик уверяли, что работы продолжаются в полном объеме, по сведениям „Ъ“, стройка фактически остановилась на несколько месяцев, при этом работникам не платили зарплату.

Осенью прошлого года стало известно об отставании в монтаже металлоконструкций стадиона. Эти работы были завершены в начале августа текущего года. К монтажу кровли с применением поликарбоната подрядчик приступил в конце августа. Что касается поля стадиона, изначально планировалось, что газон будет натуральный, однако позже решили уложить итальянский рулонный газон.

В дальнейшем субподрядчик строительства стадиона «Самара Арена» компания «Татдорстрой» обращалась с заявлением о возбуждении уголовного дела в отношении ООО «Стальмонтаж-Электросталь» по факту хищения 1,73 млрд руб. Компания должна была расчистить поле стадиона от временных конструкций, поддерживающих крышу. Этот процесс в итоге затянулся, вместе с тем в августе ООО «Стальмонтаж-Электросталь» ввели в первую стадию банкротства. Как ранее сообщали в ПСО «Казань», ООО «Стальмонтаж-Электросталь» «специально инициировало свое банкротство, чтобы снять с себя ответственность за срыв сроков по монтажу металлоконструкций на стадионе „Самара Арена“, уйти от гарантийных обязательств и не расплатиться по долгам».

Как сообщили в «Спорт-инжиниринге», иски Минспортом РФ поданы в соответствии с условиями государственных контрактов, которые компании-подрядчики нарушили в части выполнения обязательств по графикам строительных работ.

«Суть исков относится к прошедшим периодам, когда были допущены отклонения по определенным видам работ. Сумма штрафов обусловлена условиями контрактов, где финансовые санкции рассчитываются в процентном отношении от суммы контракта», — говорится в сообщении.

В ПСО «Казань» заявили, что не признают иски и готовы отстаивать свою правоту в суде. Как сообщили „Ъ“ в компании, на протяжении всего строительства проект менялся несколько раз, «заказчик в курсе происходящего, графики постоянно корректировались». «Особенно по такому сложному стадиону, как „Самара Арена“», — подчеркивают в организации.

В ПСО «Казань» отмечают, что иски были поданы против всех генеральных подрядчиков, которые возводят арены к ЧМ‑2018. «Это лишний раз подтверждает, что все при исполнении контрактов столкнулись со сложностями, которые никто не замалчивал. Мы были удивлены, узнав из СМИ об исках, направленных в адрес нашей компании», — сказали „Ъ“ в ПСО «Казань».

В «Спорт-инжиниринге» уверены, что ситуация не повлияет на конечные сроки завершения строительства стадионов, и обещают, что они будут полностью готовы к проведению тестовых матчей. На «Самара Арене» первые игры запланированы на апрель-май. Откроется стадион матчем 7 апреля 2018 года. В этот день самарская футбольная команда «Крылья Советов» сыграет с клубом «Спартак‑2» в рамках первенства ФНЛ. 28 апреля состоится игра между самарскими футболистами и воронежским «Факелом». А 6 мая «Крылья Советов» проведут матч с «Кубанью» из Краснодара.

Сейчас на стадионе рабочие-верхолазы укладывают второй слой кровельного покрытия. Кроме того, продолжается установка зрительских кресел, полностью завершены работы по монтажу козырьков над зрительскими трибунами. Также завершен монтаж короба для первого информационного табло.