Забрать, чтобы вернуть

Стоимость строительства стадиона к чемпионату мира по футболу в Нижнем Новгороде скорректирована. Соответствующее постановление опубликовало правительство РФ. Поправки коснулись проектно-сметной документации, стоимость которой сократилась на 23,3 млн руб. Еще 900 млн руб. власти решили перенаправить на другие проекты, но средства планируется вернуть. В правительстве Нижегородской области подчеркивают, что на сроках строительства арены это не отразится.

Министерство экономического развития РФ провело проверку эффективности использования средств федерального бюджета при строительстве стадионов к чемпионату мира по футболу. По ее результатам министерство приняло решение скорректировать стоимость проектно-сметной документации. Изменения коснулись документов стадиона в Нижнем Новгороде – стоимость снизилась на 23,3 млн руб., а также арен в Волгограде (смета сокращена на 81 млн руб.), и Ростове-на-Дону (на 368,5 млн руб.). Кроме того со строительства стадионов в Нижнем и Волгограде перераспределено по 702,5 млн руб. на финансирование временной инфраструктуры безопасности. Предполагается, что эти средства вернутся на объекты в 2018 году. Еще по 200 млн руб., снятых со строительства стадионов в Нижнем и Волгограде, направлены на возведение спортивной арены в Ростове-на-Дону. Эти средства должны вернуться в Нижний и Волгоград в 2017 году.

В министерстве спорта Нижегородской области «Ъ» сообщили, что заказчиком проектно-сметной документации по строительству стадиона является ФГУП «Спорт-Ин», и в министерство пока не поступало официальных документов, связанных с перераспределением финансирования. «Вместе с тем, можно утверждать, что указанное перераспределение не повлияет на сроки и этапность строительства стадиона в Нижнем Новгороде. Также отсутствует необходимость покрывать работы за счет других источников финансирования – на данном этапе финансовое обеспечение строительства достаточное», — рассказали «Ъ».

В данный момент на строительной площадке собирается каркас крыши стадиона. Кровлю планируется установить в 2017 году. Кроме того на площадке завершено строительство трибун верхнего яруса. Параллельно продолжаются внутренние отделочные работы и строительство контрольно-пропускных пунктов для посетителей стадиона. Ведется монтаж инженерных сетей внутри здания стадиона и за его периметром (системы водоснабжения и канализации, электроснабжения, освещения, отопления, вентиляции, связи). Начаты работы по прокладке магистралей сети отопления.

Напомним, стадион на 45 тыс. зрительских мест возводится в районе Стрелки — в границах улиц Бетанкура, Должанской, Самаркандской и набережной Волги. Госзаказчиком выступает Минспорта РФ, застройщиком — ФГУП «Спорт-Инжиниринг», генеральным подрядчиком — компания «Стройтрансгаз» Геннадия Тимченко. Общая стоимость строительства составляет 17 млрд руб. Общий объем средств, которые получит регион на подготовку к чемпионату составляет 36 млрд руб.