Достроить начатое

В министерстве строительства Пермского края журналистам рассказали о текущем состоянии двух ключевых строек – инфекционной больницы и зоопарка. На первом объекте уже готов каркас административного корпуса, а также закладывается фундамент второго корпуса. На площадке нового комплекса зоопарка подрядчик исправляет ошибки предыдущих строителей и готовит объект к приему первых животных осенью этого года. Несмотря на негативное влияние санкций, строительство больницы и зоопарка планируется завершить в 2023 году.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Министр строительства Пермского края Андрей Колмогоров вместе с журналистами региональных СМИ посетил две ключевые стройки – новый корпус региональной инфекционной больницы и новый комплекс пермского зоопарка. Оба объекта находятся в Индустриальном районе Перми. Ранее ход работ здесь проконтролировал губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.

Строительство инфекционной больницы началось в этом году. Работы на земельном участке (ул. Космонавта Леонова, 84) площадью более 64 тыс. кв. м ведет пермский подрядчик «ЖБК-Строй». По словам Андрея Колмогорова, комплекс состоит из двух зданий: основного – под диагностическое и лечебные отделения, а также вспомогательного, с административно-хозяйственными помещениями.

«Заключение госэкспертизы и разрешение на строительство вспомогательного здания мы получили в начале этого года. Сейчас готовы все несущие конструкции данного трехэтажного здания, ведутся работы по устройству наружной кладки стен и перегородок. Далее приступим к отделочным работам», – поделился планами министр.

Разрешение на строительство основного здания было получено в апреле. В настоящий момент, сооружается фундамент главного корпуса. Как рассказал директор по строительству ЖБК-Строй, Клим Черняк, в основном корпусе будут располагаться: стационар на 232 койки, в том числе 12 реанимационных палат, поликлиника, а также кафедра инфекционных болезней Пермского государственного медуниверситета.

Андрей Колмогоров добавил, что проект больницы предусматривает возможность двукратного увеличения койко-мест в экстренной ситуации. «Все технологическое оборудование, кислород будут подводиться с возможностью двукратного увеличения. Фактически в экстренных условиях эта больница сможет принять около 500 пациентов», – подчеркнул министр.

Построить и сдать больницу в эксплуатацию планируется осенью 2023 года. Как утверждают строители, серьезных проблем с необходимостью импортозамещения или поставками на данном этапе не наблюдается. Основные поставщики железобетона – Краснокамский завод ЖБК, Бетокам, Стройиндустрия. Кирпич для кладки – производства Пермского края и соседних регионов. В феврале-марте фиксировался рост цен на арматуру, сейчас стоимость возвращается к февральским показателям.

Строительство нового комплекса Пермского зоопарка ведется подрядчиком АО «РЖДСтрой» с 2017 года. Сейчас работы на объекте ведет новый субподрядчик – ООО «Энергокомплекс». Он исправляет ошибки предыдущей организации, работавшей на объекте, а также готовит здания для размещения животных после переезда, запланированного на осень этого года.

По словам главного инженера «Энергокомплекса» Алексея Ещенко, начать переезд зверей в новые вольеры планируется в октябре 2022 года. К этому сроку намечено завершить строительно-монтажные работы на 23 объектах первого этапа, в том числе в помещениях для птиц, австралийских и ночных животных, для обитателей гор, а также на здании ветлечебницы. Как утверждает господин Ещенко, сейчас на объекте работает около 160 человек, к июню количество рабочих планируется увеличить до 300. Работа ведется без выходных.

На данный момент строители снесли 17 зданий, построенных с нарушениями и низким качеством строительных работ. Из них были восстановлены 12 помещений с новыми фундаментами и по другим проектам. По пяти зданиям продолжается работа. «Работы по фундаментным частям идут в двух зданиях. Остальное – в высокой степени готовности», – отмечает Алексей Ещенко.

«Также была произведена ревизия и перекладка ливневой канализации. Сейчас мы переделали около 50%, готовность составляет примерно 90%. Проложены все водопроводные сети. Бытовая канализация готова на 90%. По электрике – устанавливаем несущие конструкции», – добавил господин Ещенко. Художественное оформление и тематизация объектов зоопарка, по словам Андрея Колмогорова, начнется в начале июня. Концепция была согласована на прошлой неделе.

Как и в случае со строительством инфекционной больницы, санкции повлияли на строительство объекта. Сейчас подрядчик меняет оборудование на отечественное. «Уже подготовлены документы на замену оснащения станции водоподготовки. Надеюсь, в ближайшее время мы пройдем техсоветы и заменим оборудование на российское», – поделился Алексей Ещенко.

В марте при региональном минстрое был создан технический совет.
Он призван помочь подрядчикам качественней и быстрей произвести корректировки проектной документации на предмет возможной замены материалов и оборудования импортного производства на российские аналоги. В него входят представители Инспекции госстройнадзора, госэкспертизы и представители научных институтов.

Также подрядчик готовит также изменения в проектно-сметную документацию. Корректировки касаются дополнительных работ, не предусмотренные более ранним проектом. Связаны они с требованиями по содержанию животных и замечаниями зоологов. Например, это частичная замена стекол вольеров на решетки, а также изменение других параметров помещений для животных. «В июне планируем направить обновленный проект в госэкспертизу», – заявил главный инженер.

Полностью сдать первую очередь комплекса планируется к маю 2023 года. «К этому моменту мы получим разрешение на ввод, закончим перевозить животных. Но им нужно пройти период адаптации, после которого зоопарк откроет двери для посетителей», – анонсировал Андрей Колмогоров.