Балет в замедленном темпе

Председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин потребовал от своего заместителя Александра Соловьева взять на контроль ситуацию с реконструкцией театра оперы и балета имени Чернышевского. В этом году власти минимум три раза обращали внимание на низкие темпы работ. В июне выяснилось, что проект реконструкции нуждается в доработке, и реконструкция приостановилась. Вчера подрядчик возобновил ее. Господину Соловьеву и профильным ведомствам поручено подготовить план по решению проблемной ситуации. Общественники отмечают, что здание театра — объект реконструкции сложный, и советуют не спешить с проведением работ.

Ситуация с реконструкцией здания Саратовского академического театра оперы и балета стала поводом для обсуждения на вчерашнем заседании правительства области. Председатель правительства региона Роман Бусаргин отметил, что в прессе появилась информация о приостановке реконструкции здания театра, однако сам эти сведения не подтвердил. Чиновник отметил, что работы ведутся, но «не теми темпами», которыми планировалось. В связи с этим господин Бусаргин потребовал от заместителя председателя правительства Александра Соловьева, а также министерства строительства и ЖКХ и управления капитального строительства предоставить ему актуальный план проведения работ по реконструкции на объекте.

«Возникает вопрос с изменением проектно-сметной документации. Это ни в коем разе не позволяет нам отодвигать сроки. Поэтому попрошу взять этот вопрос на особый контроль и, соответственно, с экспертизой и управлением капитального строительства проработать и завтра представить график»,— отметил Роман Бусаргин.

Об отставании реконструкции театра от графика проведения работ на уровне облправительства говорят в последние несколько месяцев. Так, во время обсуждения ситуации на объекте в июне председатель комитета по реализации инвестпроектов Роман Карякин пояснил, что при реконструкции выявили ряд сложных моментов. В частности, имеются сложности в месте сопряжения старой части театра и пристройки, что потребовало дополнительной экспертизы, и в настоящее время вносятся изменения в проектную документацию.

Губернатор Валерий Радаев раскритиковал заказчика — комитет по реализации инвестпроектов, областное министерство строительства и ЖКХ, директора театра за организацию хода реконструкции. Он потребовал активизировать работы на тех участках, которые не находятся в зоне дополнительного обследования — в подвальной части, на кровле, в зрительном зале.

Аналогичные претензии господин Радаев предъявлял заказчику и ответственным за реконструкцию объекта чиновникам и в апреле. Он заявил, что работы организованы неудовлетворительно, контроль со стороны заказчика и министерства культуры недостаточный.

В частности, претензии вызвал тот факт, что при хорошей погоде на объекте задействовано только 30 рабочих. В середине весны ожидалось, что к сентябрю каркас здания должен быть готов.

• Реконструкцией здания саратовского театра занимается московское ООО «Адепт строй». ООО стало единственной организацией, подавшей заявку на участие в конкурсе, и получило контракт по максимальной цене 1,62 млрд руб.

Конкурс на выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Театр оперы и балета, 1864 г., 1959–1961 гг. » в прошлом году объявлялся четыре раза. На первые два никто не заявился, третий аукцион выиграло ООО «Проксима строй» из Санкт-Петербурга, однако его результаты отменило Саратовское УФАС по жалобе «Адепт строя». На последний конкурс, единственным участником которого стало это ООО, жалоб не поступало.

На этот год запланированы реставрационные работы внутри здания: обновление внутренних коммуникаций, ремонт сцены и отделка помещений. Вчера подрядчик был недоступен для комментариев, однако ранее генеральный директор ООО Михаил Варлахин подтверждал СМИ, что при проведении реконструкции выявили сложности, которые на стадии проектирования полностью учтены не были.

Они потребуют дополнительно финансирования, и в настоящее время подрядчик ждет решения по проекту.

Каменное здание театра оперы и балета было построено в 1865 году. В 1962 году здание было капитально реконструировано. Состояние театра обсуждается уже несколько лет. Первые трещины на нем появились в начале 2000-х годов.

О необходимости реконструировать здание театра речь зашла в апреле 2018 года. Во время выступления с ежегодным отчетом перед депутатами Саратовской областной думы губернатор Валерий Радаев объявил, что есть вероятность того, что здание придется снести и построить новое. Позже было принято решение о частичном демонтаже конструкций.

У члена общественного градозащитного совета при Саратовской областной думе Николая Кима ситуация с реконструкцией театра опасений пока не вызывает. «Объект действительно сложный, и гонка под определенную дату никогда ни к чему хорошему не приводила. Я предполагаю, что сейчас работы ведутся внутри, а снаружи делать на данном этапе не первостепенно. Главное, чтобы делали хорошо»,— отметил господин Ким.