За ускорение и перестройку

В думе Нижнего Новгорода обсудили проблемы строительства девяти пристроев к детским садам. Проинспектировав все стройки, глава профильной комиссии гордумы Андрей Дранишников убедился, что в январе количество строителей на некоторых объектах заметно уменьшилось, работы замедлились, а кое-где и встали совсем. В мэрии признают, что есть угроза очередного срыва сроков сдачи объектов, но обещают активизировать работу с подрядчиками. В случае неисполнения контрактов заказчик — Главное управление капитального строительства (ГлавУКС) — готов привлекать прокуратуру и штрафовать подрядчиков, которые на некоторых муниципальных стройках сменялись уже не раз.

Нижегородцы не дождались 540 мест в яслях в 2019 году, город обещает сдать объекты к апрелю

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Строительство помещений под размещение ясельных групп на 60 детей к детским садам №7, 12, 114, 115, 119, 364, 368, 369 и 434 в Нижнем Новгороде существенно замедлилось, и есть опасения, что не все объекты будут построены к намеченному сроку — 15 февраля. «На мой взгляд, работы ведутся очень плохо. В конце прошлого года мы видели большое количество людей на объектах, а в январе количество рабочих уменьшилось в разы»,— сообщил на заседании комиссии по развитию города и строительству ее председатель Андрей Дранишников. Он предварительно объехал стройки и сообщил, что из них только пристрой к 114-му детсаду почти готов, для него частично закуплена мебель, весной надо будет положить асфальт. Однако, например, на стройке в детсаду №119 в Приокском районе депутат утром в пятницу нашел только одного рабочего.

И. о. директора городского департамента строительства Дмитрий Горбунов признал, что у некоторых подрядчиков в январе был «провал», бригады уходили со строек, но сейчас рабочие вновь пришли на объекты.

«Если срок сдачи будет сорван, ГлавУКС (заказчик строительства) будет обращаться в прокуратуру о наложении штрафов. Штрафные санкции с проекта там более 20 млн»,— пригрозил чиновник.

При этом он пояснил, что долгов перед строителями нет, а бюджетные средства по актам выполненных работ исправно перечисляются. К строительству наиболее проблемного пристроя к детскому саду №115 подключили субподрядчика, который обещал привести не менее сотни рабочих и специалистов. Пристрои к детским садам №7 и 12, по словам Дмитрия Горбунова, также попали в «зону риска» и ориентировочно будут сданы в начале марта. «Какое начало марта? По детсаду №7 проектанты уже два раза вносили изменения в проект, а в подвале метр воды стоит!»— возмутился Андрей Дранишников. Он уверен, что в срок не сдадут пристрои в Советском, Нижегородском и Московском районах.

Претензии у председателя комиссии возникли к конструкциям возведенных веранд, зазорам между землей и основанием заборов, в которые может пролезть не только ребенок, но и взрослый. Электропроводка в некоторых детских группах проложена открытым способом, и, по выражению господина Дранишникова, стены и потолки напоминают «крестьянскую избу начала XIX века». И. о. директора департамента строительства Дмитрий Горбунов объяснил это низким качеством проектов. «Есть кадровые решения: те, кто принимал эту проектную документацию, уже не работают. Нельзя было на тот момент принимать проекты в таком виде…»— признался чиновник, добавив, что какие-то вещи переделывались на ходу в процессе строительства. Он добавил, что в этом году заказы на проектирование будущих детских садов будут переданы на уровень области. Депутат и строитель Вячеслав Растеряев, послушав обсуждение, иронично предложил пригласить на муниципальные стройки китайцев, «которые за считаные недели строят современные клиники, а в Нижнем Новгороде не могут без проблем сделать небольшие блоки к детсадам».

Депутаты рекомендовали администрации в случае длительного простоя не уговаривать подрядчиков поработать, а начинать процедуру расторжения муниципального контракта.

Впрочем, по мнению Андрея Дранишникова, во многом проблема отсутствия сильных подрядчиков на госзаказе обусловлена тем, что муниципалитет работает по утвержденным «Нижегородсметой» расценкам, которые давно не соответствуют рынку и не позволяют строителям зарабатывать.

Вопрос с пристроями на заседание гордумы депутаты комиссии пока решили не выносить, а попросили администрацию усилить контроль над стройками и в феврале представить рабочий план по каждому объекту.

Как ранее писал “Ъ-Приволжье”, девять пристроев к детсадам стоимостью 80 млн руб. каждый должны были сдать в конце 2019 года. Однако из-за того, что сильно затянулись сроки по организации тендеров, а контракты с некоторыми организациями затем расторгались, построить объекты к декабрю не удалось. В мэрии обещают учесть все ошибки и негативный опыт организации закупок, чтобы не повторять его в этом году. Когда в новые ясельные группы смогут пойти дети, пока не ясно. С учетом лицензирования построек чиновники оптимистично рассчитывают на апрель.