Без воды виноватые

Министерство ЖКХ Краснодарского края взыскивает с ООО «Югводоканал» (ЮВК) 1,8 млрд руб. убытков, возникших из-за неисполнения договора концессии. ЮВК (входит в ГК «Евразийский») в 2010 году получил в управление крупные системы водоснабжения, обязуясь вложить в модернизацию 2 млрд руб., но обязательства выполнил не в полном объеме, из-за чего в 2017 году министерство расторгло концессию. По мнению юристов, в случае признания задолженности ведомство сможет контролировать взыскание долгов с контрагентов ЮВК, однако сумма долга может быть существенно снижена.

Арбитражный суд Краснодарского края принял к производству иск краевого министерства ТЭК и ЖКХ о взыскании 1,84 млрд руб. с ООО «Югводоканал» — в такую сумму заявитель оценивает свои убытки, возникшие из-за неисполнения обществом концессионного соглашения, заключенного в марте 2010 года. Первое слушание по делу назначено на 6 августа. В министерстве ЖКХ от комментария воздержались, в ОАО «Евразийский» (учредитель ЮВК) исковые требования не признают. «Министерство не может обращаться за возмещением убытков, это право есть только у коммерческой структуры. Кроме того, заявленная в иске сумма не обоснована, мы будем настаивать на экспертизе, чтобы определить реальный объем вложенных компанией средств»,— пояснил „Ъ-Юг“ директор ОАО «Евразийский» Герман Вишневский.

По предварительным данным компании, затраты ЮВК в проекте составили 1,5 млрд руб. (реконструкция и модернизация объектов водоснабжения, финансовое оздоровление краевых и муниципальных унитарных предприятий, регистрация краевого имущества).

Концессионное соглашение между министерством ЖКХ и ЮВК было расторгнуто судом в мае 2017 года по причине неисполнения обществом обязательств по реконструкции и модернизации концессионного имущества.

Как ранее писал „Ъ-Юг“, первая в России концессия в сфере водоснабжения предусматривала передачу в управление на 30 лет компании ЮВК объектов водохозяйственного комплекса, осуществляющих водоснабжение по трем направлениям: Ейское (северная часть края), Таманское (часть Азовского побережья) и Троицкое (Новороссийск и Геленджик). ООО «ЮВК» взяло на себя обязательство на первом этапе проекта (до 2018 года) вложить в модернизацию инфраструктуры 2 млрд руб. В 2012 году у краевой власти возникли первые претензии по исполнению концессионного соглашения: «Югводоканал» выполнил программу модернизации на 16% от запланированного объема, в 2013 году — на 12%. Между тем ситуация с водоснабжением Новороссийска, Геленджика и Таманского полуострова оставалась сложной: в жаркое время происходили отключения воды, а в ряде населенных пунктов приходилось вводить режим ЧС и завозить воду автоцистернами. Руководство ЮВК ссылалось сначала на сложности начального этапа реконструкции, а затем — на финансовые проблемы, связанные с необоснованно низкими тарифами для потребителей, установленными краевой РЭК. После расторжения концессионного соглашения объекты водоснабжения были переданы в управление краевому ГУП «Кубаньводкомплекс», а кредиторы ЮВК обратились в суд с заявлением о банкротстве компании. Одновременно в суде рассматривается большое количество исков ЮВК к потребителям — на момент расторжения концессии контрагенты задолжали компании за услуги водоснабжения 1,2 млрд руб.

По мнению Романа Домащенко, управляющего партнера компании «Домащенко и партнеры», обращение министерства за взысканием крупной суммы с «дочки» «Евразийского» может демонстрировать недружественность краевой власти к этой компании, которая продолжает работать в Сочи. «Кроме того, в случае признания долга министерство станет крупным кредитором ЮВК, что позволит контролировать взыскание долгов за водоснабжение и не допустить банкротства потребителей, основная часть которых — МУПы»,— считает юрист. При этом собеседник „Ъ-Юг“ полагает, что суд может существенно снизить сумму долга ЮВК, приняв во внимание затраты концессионера.