Способ и устройство для формирования рабочих заданий по обслуживанию промышленных объектов

1. Способ формирования рабочих заданий по обслуживанию географически разнесенных промышленных объектов, содержащий этапы, на которых, посредством блока обработки:
определяют, что на промышленном объекте требуется проведение дополнительной операции, на основании информации, получаемой от исполнителей и/или от систем телеметрии обслуживаемых промышленных объектов;
определяют срок выполнения требуемой операции;
назначают приоритет требуемой операции на основании определенного срока выполнения, при этом:
если операция требует по существу немедленного выполнения, операции назначают наивысший приоритет,
если операция не требует по существу немедленного выполнения, но срок ее выполнения не превышает время окончания текущей рабочей смены или превышает на время, которое меньше суммы времени, требуемого на выполнение данной операции, и времени, необходимого на преодоление расстояния до данного объекта от местоположения начала следующей рабочей смены, назначают операции средний приоритет, и
если срок выполнения операции не соответствует наивысшему и среднему приоритету, назначают операции низкий приоритет;
определяют по меньшей мере одного исполнителя для выполнения упомянутой дополнительной операции в соответствии с назначенным ей приоритетом;
определяют значение времени выполнения (Топ), представляющее собой длительность времени, требуемого на выполнение упомянутой дополнительной операции для упомянутого по меньшей мере одного исполнителя; и
формируют задание выполнить упомянутую дополнительную операцию для упомянутого по меньшей мере одного исполнителя с учетом упомянутого определенного значения времени выполнения.
2. Способ по п. 1, в котором определение, что на промышленном объекте требуется проведение дополнительной операции, содержит этап, на котором
принимают с устройства связи исполнителя, находящегося на упомянутом объекте, сообщение о необходимости проведения на нем дополнительной операции.
3. Способ по п. 1, в котором определяют, что на промышленном объекте требуется проведение дополнительной операции, на основании информации о состоянии данного объекта, полученной от системы телеметрии промышленных объектов, и/или на основании отчетов, полученных от исполнителя, обслуживающего данный промышленный объект.
4. Способ по п. 1, в котором определяют, что на промышленном объекте требуется проведение дополнительной операции, на основании информации о состоянии по меньшей мере одного другого объекта, полученной от системы телеметрии промышленных объектов, и/или на основании отчетов, полученных от исполнителей, обслуживающих по меньшей мере один другой промышленный объект.
5. Способ по п. 1, дополнительно содержащий этап, на котором
определяют географические координаты упомянутого промышленного объекта, на котором требуется проведение дополнительной операции.
6. Способ по п. 1, в котором время, необходимое на преодоление расстояния до заданного объекта от местоположения начала следующей рабочей смены, определяют следующим образом:
определяют, какие типы средств перемещения допустимы с целью выполнения операций данного типа, согласно типу операции;
определяют время, необходимое на преодоление расстояния до заданного объекта от местоположения начала следующей рабочей смены, для каждого из допустимых типов средств перемещения; и
выбирают наибольшее время в качестве упомянутого необходимого времени.
7. Способ по п. 1, дополнительно содержащий этап, на котором, перед определением упомянутого перечня,
определяют, что операция, идентичная упомянутой дополнительной операции, не содержится в предварительно сформированном наборе рабочих заданий среди всех исполнителей на текущую рабочую смену.
8. Способ по п. 7, в котором операция в предварительно сформированном наборе рабочих заданий среди всех исполнителей рассматривается как идентичная упомянутой дополнительной операции, если она имеет идентичный тип, идентичный крайний срок выполнения и идентичные дополнительные параметры операции.
9. Способ по п. 1, дополнительно содержащий этап, на котором:
определяют значение времени перемещения, представляющее собой длительность времени, требуемого на перемещение до упомянутого промышленного объекта и от него для упомянутого по меньшей мере одного исполнителя,
при этом формируют задание выполнить упомянутую дополнительную операцию для упомянутого по меньшей мере одного исполнителя дополнительно с учетом определенного значения времени перемещения.
10. Способ по п. 1, в котором определение по меньшей мере одного исполнителя для выполнения упомянутой дополнительной операции, содержит этапы, на которых:
определяют перечень исполнителей, обладающих квалификацией, достаточной для выполнения упомянутой дополнительной операции;
определяют количество исполнителей, необходимое для выполнения упомянутой дополнительной операции; и
выбирают необходимое количество исполнителей из упомянутого перечня.
11. Способ по п. 10, дополнительно содержащий этапы, на которых:
определяют, какие материально-технические средства необходимы для выполнения требуемой операции;
определяют, имеются ли на заданном объекте и/или у исполнителей, находящихся на заданном объекте, все необходимые материально-технические средства.
12. Способ по п. 11, в котором, если на заданном объекте достаточно исполнителей, обладающих квалификацией, необходимой для выполнения требуемой операции, и если имеются все материально-технические средства, необходимые для выполнения требуемой операции, то формируют задание выполнить упомянутую дополнительную операцию для упомянутого по меньшей мере одного исполнителя,
в противном случае выводят информацию об операции и результаты выполненных определений для оператора;
принимают ввод от оператора;
повторяют все этапы определения или только те этапы определения, которые являлись препятствием для формирования задания; и
формируют задание выполнить упомянутую дополнительную операцию по меньшей мере для одного исполнителя.
13. Способ по п. 1, дополнительно содержащий этап, на котором:
определяют запас по времени на текущую смену (Тз) у упомянутого по меньшей мере одного исполнителя,
при этом формируют задание выполнить упомянутую дополнительную операцию для упомянутого по меньшей мере одного исполнителя, если его Тз больше или равно Топ.
14. Способ по п. 13, в котором запасом по времени является сумма запланированных интервалов бездействия данного исполнителя до окончания рабочей смены данного исполнителя.
15. Способ по п. 14, в котором интервалом бездействия является интервал времени, в течение которого у данного исполнителя не предусмотрена деятельность, связанная с рабочим распорядком, при этом деятельность, связанная с рабочим распорядком, включает в себя выполнение заданий, перемещение между объектами, регламентированные перерывы на прием пищи или на отдых.
16. Способ по п. 14, в котором временем окончания рабочей смены данного исполнителя является крайнее время, в которое данный исполнитель должен оказаться в предварительно заданном для данного исполнителя местоположении окончания рабочей смены.
17. Способ по п. 16, в котором местоположением окончания рабочей смены является то местоположение, в котором исполнитель должен сдать отчет о проделанной за смену работе, то местоположение, из которого должен отбыть данный исполнитель по окончании рабочей смены, или то местоположение, в которое исполнитель должен прибыть по окончании рабочей смены.
18. Способ по п. 13, в котором, если Тз меньше Топ, то определяют сумму времени заданий с низким приоритетом (Тнп) у данного исполнителя, при этом учитывают время перемещения данного исполнителя между объектами;
определяют сумму Тнп и Тз; и
при этом формируют задание выполнить упомянутую дополнительную операцию для упомянутого по меньшей мере одного исполнителя, если сумма Тнп и Тз у данного исполнителя больше или равна Топ.
19. Способ по п. 18, в котором, если в отношении каких-либо объектов в наборе заданий данного исполнителя предусмотрены лишь задания с низким приоритетом, то в сумму времени заданий с низким приоритетом включают также выигрыш по времени перемещения из-за непосредственного перемещения исполнителя между оставшимися в наборе заданий объектами, для которых имеются задания с приоритетом выше низкого, без посещения объектов, для которых назначены только задания с низким приоритетом.
20. Способ по п. 1, в котором в качестве исполнителей для упомянутой дополнительной операции предпочтительно выбирают тех исполнителей, у которых есть задания с приоритетом, который ниже приоритета упомянутой дополнительной операции.
21. Способ по п. 1, дополнительно содержащий этап, на котором:
отправляют на устройство связи исполнителя, определенного в качестве исполнителя для выполнения упомянутой дополнительной операции, сформированное задание.
22. Способ по п. 1, дополнительно содержащий этап, на котором:
корректируют набор рабочих заданий по меньшей мере одного исполнителя с учетом сформированного задания.
23. Способ по п. 22, дополнительно содержащий этап, на котором:
отправляют на устройство по меньшей мере одного исполнителя скорректированный набор заданий.
24. Способ по п. 22, в котором коррекция набора рабочих заданий содержит этап, на котором:
добавляют сформированное задание в имеющийся набор заданий упомянутого по меньшей мере одного исполнителя, определенного в качестве исполнителя для выполнения упомянутой дополнительной операции.
25. Способ по п. 24, в котором коррекция набора рабочих заданий дополнительно содержит этап, на котором:
удаляют по меньшей мере одно задание из имеющегося набора заданий упомянутого по меньшей мере одного исполнителя, определенного в качестве исполнителя для выполнения упомянутой дополнительной операции.
26. Способ по п. 24, в котором коррекция набора рабочих заданий дополнительно содержит этап, на котором:
перепоручают выполнение по меньшей мере одного задания из имеющегося набора заданий упомянутого по меньшей мере одного исполнителя, определенного в качестве исполнителя для выполнения упомянутой дополнительной операции, по меньшей мере одному другому исполнителю.
27. Способ по п. 1, в котором при определении длительности времени, требуемого на перемещение между промышленными объектами, учитываются особенности местности, по которой осуществляется перемещение.
28. Способ по п. 27, в котором особенности местности включают в себя по меньшей мере одно из рельефа местности, наличия водных преград, суммы перепадов высот, наличия дорог, степени проходимости местности.
29. Способ по п. 1, в котором объектом является оборудование нефтяной скважины.
30. Способ по п. 1, в котором каждое задание является регламентированным и нормированным по времени.
31. Способ по п. 1, дополнительно содержащий этап, на котором:
отслеживают местоположение и длительность времени пребывания исполнителя на объекте, используя трекер, встроенный в устройство связи исполнителя, причем трекер работает в сети GPS или сети ГЛОНАСС.
32. Способ по п. 31, дополнительно содержащий этап, на котором:
проверяют выполнение заданий исполнителем на основании сопоставления длительности времени пребывания исполнителя на объекте с заранее известной длительностью времени выполнения заданий, осуществляемых на этом объекте.
33. Способ по п. 32, дополнительно содержащий этап, на котором корректируют отчет о выполнении заданий на основании сопоставления.
34. Способ по п. 33, в котором коррекция отчета содержит этап, на котором:
исключают из отчета задания, не подтвержденные при сопоставлении.
35. Устройство для формирования рабочих заданий по обслуживанию географически разнесенных промышленных объектов, содержащее:
блок обработки, выполненный с возможностью:
определять, что на промышленном объекте требуется проведение дополнительной операции, на основании информации, получаемой от исполнителей и/или от систем телеметрии обслуживаемых промышленных объектов;
определять срок выполнения требуемой операции;
назначать приоритет требуемой операции на основании определенного срока выполнения, при этом:
если операция требует, по существу, немедленного выполнения, операции назначается наивысший приоритет,
если операция не требует, по существу, немедленного выполнения, но срок ее выполнения не превышает время окончания текущей рабочей смены или превышает на время, которое меньше суммы времени, требуемого на выполнение данной операции, и времени, необходимого на преодоление расстояния до данного объекта от местоположения начала следующей рабочей смены, операции назначается средний приоритет, и
если срок выполнения операции не соответствует наивысшему и среднему приоритету, операции назначается низкий приоритет;
определять по меньшей мере одного исполнителя для выполнения упомянутой дополнительной операции в соответствии с назначенным ей приоритетом;
определять значение времени выполнения (Топ), представляющее собой длительность времени, требуемого на выполнение упомянутой дополнительной операции для упомянутого по меньшей мере одного исполнителя; и
формировать задание выполнить упомянутую дополнительную операцию для упомянутого по меньшей мере одного исполнителя с учетом упомянутого определенного значения времени выполнения; и
блок связи, выполненный с возможностью приема сформированного задания от блока обработки и отправки сформированного задания на устройство связи исполнителя, определенного в качестве исполнителя для выполнения упомянутой дополнительной операции,
причем блок обработки дополнительно выполнен с возможностью формирования набора заданий с учетом сложности перемещения по местности, на которой расположены промышленные объекты.