"Э.ОН Россия" выписали рекордный штраф

"Э.ОН Россия" (принадлежит немецкой E.ON) впервые за свою историю была оштрафована за срыв сроков запуска нового блока, причем сразу на рекордную сумму. По данным "Ъ", за месяц задержки с компании спишут почти 450 млн руб. Также "Э.ОН Россия" лишилась во втором полугодии платежей за 300 МВт мощности Яйвинской ГРЭС из-за отказа правительства в выдаче повышенного "вынужденного" тарифа. Впрочем, аналитики полагают, что потери будут несущественны для финансовых результатов компании в 2015 году, если она не будет затягивать с пуском на Березовской ГРЭС.

Набсовет НП "Совет рынка" во вторник решил начислить штраф за непоставку в июне на оптовый энергорынок 800 МВт мощности третьего блока Березовской ГРЭС (Красноярский край), сообщили в партнерстве. "Совет рынка" не раскрывает размер штрафа, но два источника "Ъ", близких к набсовету, рассказывают, что он составит 446 млн руб. за один месяц. В "Э.ОН Россия" отказались от комментариев.

Это первый случай, когда "Э.ОН Россия" оштрафована за задержку проекта, строящегося по договору о поставке мощности (ДПМ; оговаривают обязательную инвестпрограмму), поясняют в НП. Третий блок угольной Березовской ГРЭС — последний ДПМ-проект "Э.ОН Россия", инвестиции оценивались в €1 млрд. Его строительство началось в мае 2011 года, запуск планировался к ноябрю 2014 года, но компания получила отсрочку до начала июня 2015 года. Но уже в презентации для инвесторов за первый квартал ввод намечался на июль "согласно графику". В марте 2014 года "Э.ОН Россия" расторгла договор с генподрядчиком ЗАО "Энергопроект" за нарушение сроков строительства и изменение ценовых параметров и создала для завершения стройки структуру "Э.ОН Инжиниринг", которая перешла на прямые расчеты с субподрядчиками. В майской презентации компании говорится, что завершен монтаж котла, планируется его первый розжиг и подача пара на турбину.

Штраф за просрочку ввода по ДПМ зависит от мощности энергоблока и составляет примерно 25% от установленной для него платы за мощность. Как правило, блоки ТЭС намного меньше 800 МВт, поэтому штраф для Березовской ГРЭС — один из крупнейших. К примеру, штраф за просрочку ввода 115 МВт на Алексинской ТЭЦ "Квадры" ранее источники "Ъ" оценивали в 27 млн руб. в месяц, за четыре месяца 2015 года штрафы составили 108 млн руб.

Еще одно решение, сокращающее выручку станций "Э.ОН Россия", вчера приняла правительственная комиссия по электроэнергетике во главе с вице-премьером Аркадием Дворковичем. Она отказала двум блокам Яйвинской ГРЭС (300 МВт) в получении статуса "вынужденного" генератора на второе полугодие (подразумевает повышенный тариф на мощность). Причиной названы слишком низкие тепловые нагрузки. Таким образом, ГРЭС за полгода недополучит примерно 224 млн руб.

"Э.ОН Россия" прогнозировала EBITDA в 2015 году более 30 млрд руб., поэтому задержка блока Березовской ГРЭС даже на два-три месяца некритична, все равно компания покажет рост этого показателя относительно 2014 года, рассуждает Дмитрий Булгаков из Deutsche Bank. Но важно ввести блок в ближайшие месяцы, потому что кумулятивный эффект штрафов может быть уже существенным, например до конца года он может приблизиться к 3 млрд руб., считает аналитик.