"Квадра" забирает свои стройки у "Интер РАО"

Энергокомпания "Квадра" ОНЭКСИМа Михаила Прохорова, скорее всего, расторгнет контракт с единственным оставшимся генподрядчиком ее ТЭЦ — "Интер РАО — Инжиниринг". "Квадра", ранее пострадавшая от банкротства генподрядчика ЭСК "Союз", хочет самостоятельно завершить три оставшихся инвестпроекта, для которых нужно еще 10 млрд руб. "Интер РАО" объясняет уход с проектов "Квадры" собственными потребностями в инжиниринге.

"Интер РАО" не планирует достраивать один из инвестпроектов "Квадры" — Воронежскую ТЭЦ-1 (223 МВт), следует из слов главы "Интер РАО" Бориса Ковальчука. "Коллеги сконцентрируются на выполнении внутренних проектов, мы вряд ли будем принимать на себя какие-то обязательства по достройке договоров поставки мощности (ДПМ, речь идет о проектах обязательной инвестпрограммы.— "Ъ") "Квадры",— заявил он в пятницу.— У нас есть одно соглашение, но мы им не занимаемся, потому что времени на него нет".

Входящее в холдинг "Интер РАО — Инжиниринг" стало генподрядчиком Воронежской ТЭЦ-1 (эталонная стоимость — 8,9 млрд руб.) после ухода с проекта из-за финансовых проблем ЭСК "Союз", признанной судом банкротом в феврале. "Квадра" на конец 2015 года списала выданные ЭСК "Союз" авансы на 1,9 млрд руб., следует из отчетности. Но в 2014-2015 годах "Квадра" сама испытывала дефицит финансирования и активных работ на площадках не вела, они возобновились в последние месяцы после получения кредита от ОНЭКСИМа на 750 млн руб., сообщал менеджмент "Квадры". "Мы в переговорах с "Квадрой" по части изменения этого контракта",— отметил господин Ковальчук. Вопрос уже решен, "Интер РАО" и "Квадра" мирно разошлись, утверждает источник "Ъ", знакомый с планами генкомпании Михаила Прохорова. "Квадра" планирует завершать оставшиеся ДПМ (Алексинская, Дягилевская, Воронежская ТЭЦ-1) собственными силами, без новых генподрядчиков, утверждает он, но субподрядчики останутся те же, что и по старым контрактам. Отказ от внешнего инжиниринга позволяет сэкономить на комиссии 8% от стоимости генподрядов, утверждает он. "Квадру" теперь возглавил Юрий Пиманов с опытом в этой сфере (ранее — гендиректор структуры "РусГидро" ОАО "Гидроремонт-ВКК"), заключает собеседник "Ъ", строительство лично контролирует глава совета директоров Евгений Дод (экс-глава "РусГидро").

"Квадра" и "Интер РАО — Инжиниринг" ведут переговоры о расторжении договора генподряда по строительству Воронежской ТЭЦ-1 на взаимовыгодных условиях, заявили в "Квадре". Задолженность "Квадры" перед генподрядчиком в конце первого квартала составляла 960 млн руб., следует из отчетности. На ТЭЦ ведется подготовка к возобновлению строительно-монтажных работ, она выполнена на 30%. Ввод энергоблока запланирован на 2018 год, говорят в "Квадре". Схема организации работ на стройках оптимизирована, добавили в компании, предусмотрены отказ от системы генподряда и передача системной координации работы подрядных организаций в региональные филиалы, где создаются дирекции по капстроительству. Строительство своими силами позволит достичь экономии затрат по трем проектам.

Для завершения ДПМ-проектов (453 МВт) "Квадре" нужно еще около 10 млрд руб. (общие инвестиции — 28,4 млрд руб.). 2,5 млрд руб. предоставит ОНЭКСИМ, еще 7,5 млрд руб.— кредиторы компаний Сбербанк и Газпромбанк. Одно из ключевых условий кредиторов — урегулирование штрафов за задержку проектов и "эмиссионного" штрафа. Первый вопрос решился отказом от ДПМ на Курской ТЭЦ, что снижает платежи потребителей за ее мощность, второй требует решения правительства. С финансовой точки зрения ситуация у компании очень сложная, это мешает ей привлечь новых надежных генподрядчиков, рассуждает старший аналитик "Атона" Александр Корнилов, остается рассчитывать на собственные силы и пытаться сэкономить инвестрасходы.

Само "Интер РАО" объясняет нежелание работать с "Квадрой" большим портфелем заказов "Интер РАО — Инжиниринг" от самого холдинга и его основного акционера "Роснефтегаза". "Он составляет около 3 ГВт, в том числе 1 ГВт в Калининграде, Затонская ТЭЦ в Уфе, Пермская ТЭЦ, Верхнетагильская ТЭЦ,— перечислял Борис Ковальчук.— Внешние проекты отвлекают "Интер РАО — Инжиниринг" от работы по этим ключевым для нас проектам, это приводит к штрафам и недополученной прибыли".