Первый отсек "Курска" отрезан

Вчера в Баренцевом море завершился очередной этап операции по подъему атомной подводной лодки "Курск". Ее участникам наконец удалось отделить от субмарины первый отсек. Правда, документ, подтверждающий отделение носовой части, пока не подписан. Вчера же представители компании Mammoet заявили, что подъем "Курска" переносится на десять дней — с 15 на 25 сентября.
       
       Последним препятствием для отделения первого отсека "Курска" стала якорная цепь лодки. Тросовая пила, опустившись до ящика с цепью, увязла, и работы пришлось остановить. Водолазы вновь спустились на дно и постепенно извлекли из разреза 200-метровую цепь, которая затем была поднята на борт баржи Carrier. После этого работы возобновили.
       Вчера первый отсек субмарины был отделен полностью. Первыми об этом сообщили представители компании Mammoet. По некоторым данным, в соответствии с контрактом голландцы взяли на себя обязательство отделить носовую часть "Курска" до 13 сентября. Возможно, поэтому они поспешили заявить о завершении очередного этапа операции до того, как об этом официально сообщил заказчик работ. Российская сторона не спешила объявить работы на первом отсеке завершенными до подписания соответствующего акта с голландцами.
       Вчера в 11 часов на судне Mayo началось техническое совещание сторон, в ходе которого они должны были подписать документ о завершении работ по отделению первого отсека АПЛ. До вечера ни ВМФ, ни представители ЦКБ "Рубин" не подтвердили подписание акта, хотя российская сторона не сообщала и о каких-либо разногласиях. В штабе Северного флота журналистам пояснили, что это "рабочие моменты, которые вот-вот утрясут".
       А вот с другим заявлением голландской компании российская сторона молчаливо согласилась. Представитель Mammoet в Гааге Лариса ван Семерен распространила накануне официальную информацию, в соответствии с которой подъем "Курска" переносится с 15 на 25 сентября. Вновь обозначенные сроки последнего этапа операции в Баренцевом море таковы. 19 сентября баржа Giant прибудет из Киркенеса в район гибели "Курска". Примерно пять суток участники операции потратят на подготовку тросов с захватами и установку направляющих приспособлений для них. 24 сентября захваты будут введены в проделанные в субмарине 26 технологических отверстий. 25-го "Курск" планируется поднять. Еще через три дня, 28 сентября, его должны поставить в плавучий док судоремонтного завода в поселке Росляково Мурманской области.
       Пока ни руководство ЦКБ "Рубин", ни члены правительственной комиссии по расследованию причин гибели "Курска" не комментируют заявление Mammoet о новых сроках операции. Правда, косвенным комментарием можно считать тот факт, что открытие международного пресс-центра в Мурманске, назначенное на 13 сентября, перенесено на неопределенный срок (официальная причина переноса, озвученная сотрудниками управления информации администрации президента РФ,— трагические события в США). Поскольку ранее дата открытия пресс-центра напрямую увязывалась с началом подъема "Курска", можно предположить, что отсрочка связана с переносом последнего этапа операции.
       Вчера вице-премьер Илья Клебанов и главком ВМФ Владимир Куроедов доложили Владимиру Путину о ходе операции. Они отметили, что график работ "в целом выдерживается", а незначительные отклонения связаны в основном с погодными условиями. Также руководители операции передали главе государства видеофильм о глубоководных работах по отделению первого отсека "Курска".
       
       ВЯЧЕСЛАВ Ъ-ГУДКОВ, Мурманск