Восточный выбился из графика

Президент России Владимир Путин во время посещения стройплощадки космодрома Восточный признал, что отставание по строительству объекта составляет от 30 до 55 дней, а из 40 домов для жителей возводится только 8. Заинтересовался президент также документом, определяющим полномочия Объединенной ракетно-космической корпорации: соответствующее поручение дал еще в июле, однако, по его словам, выполнено оно так и не было.

1 / 2

Посещение космодрома Владимир Путин начал с комплекса подготовки ракетно-космических аппаратов, где будут осуществляться их сборка и испытания. У входа в помещение он встретился со студентами из строительных отрядов, принимавших в июле и августе участие в возведении Восточного. Всего таких работников, как уточнил заместитель руководителя «Спецстроя России» Александр Мордовец, за минувшее лето было около 500 человек, а прибыли они из 13 регионов страны.

Во время совещания по вопросам Восточного господин Путин призвал уделять особое внимание социальной инфраструктуре: «Развитие космодрома должно вестись одновременно с созданием современной социальной инфраструктуры». «Чтобы не было у нас как в советские времена,— продолжил глава государства.— Что это делается либо в последнюю очередь, либо не делается вообще, либо за этот счет там что-то другое возводится с пониманием того, что можно будет из государства дополнительные деньги выбить». По словам президента, необходимо сделать все, чтобы и строители, и будущие работники космодрома, и их семьи были обеспечены комфортными бытовыми условиями: жильем, детскими садами и школами, чтобы все это было сделано в срок. Все это в будущем позволит сделать работу на космодроме привлекательнее для молодых специалистов. «Сегодня мы смотрели с вертолета — ряд домов уже заложен, над ним работают. Сколько там? Восемь домов. А должно быть 40. На 12 тыс. жителей должно быть все это рассчитано, а сейчас у нас там только на 2,5 тыс. человек этих домов максимум»,— посетовал Владимир Путин.

Отметил президент и недостаточное количество строителей, находящихся на объекте. По его словам, ежегодно на строительной площадке работает около 6,5 тыс. человек, в то время как необходимо 12–15 тыс. работников. Из-за этого имеется отставание по возведению основных сооружений стартового и технического комплексов: оно составляет от 30 до 55 дней. При этом с 2011 года на эти цели было направлено более 100 млрд руб., а еще около 50 млрд руб. планируется выделить в 2015 году. «Важно исключить любые задержки и сбои в его финансировании, но и за финансированием нужно внимательно наблюдать. Не должно быть никакого увеличения неоправданного»,— добавил президент.

Первый пуск ракеты-носителя с Восточного должен состояться до 2015 года, а первый запуск пилотируемого космического корабля намечен на 2018 год. Президент призвал соблюдать эти сроки. Руководитель Федерального космического агентства Олег Остапенко, в свою очередь, предложил сократить общее количество стартовых столов для пусков ракеты «Ангара» тяжелого класса, а сэкономленные средства пустить на создание новой сверхтяжелой ракеты. «Четыре старта тяжелой ракеты — я думаю, это не совсем рационально. Нужно делать два старта: один в Плесецке и один здесь»,— уточнил господин Остапенко, пообещав предоставить президенту обоснования в ближайшее время. А вице-премьер Дмитрий Рогозин сообщил, что по решению президента он лично возглавит комиссию по координации всех работ на космодроме.

Помимо вопросов развития Восточного речь зашла и о формировании Объединенной ракетно-космической корпорации. «Хотел бы сегодня услышать, как мы двигаемся в этом направлении и с какими темпами»,— сказал президент Путин, подчеркнув, что здесь есть определенные проблемы. «В Самаре 21 июля было дано поручение о подготовке проекта указа, определяющего полномочия корпорации. Пока что-то я проекта этого документа не вижу»,— резюмировал господин Путин.