В детсад записали прокурора

Ввод в эксплуатацию нескольких пристроев к детским садам в Нижнем Новгороде сдвигается на конец марта, хотя в администрации ранее обещали депутатам сдать все объекты в феврале. В гордуме зафиксировали очередную отсрочку и готовы подождать еще, если для детей сделают качественные ясельные группы. При этом объект в Московском районе, на котором ранее подрядчик пытался замаскировать брак, чиновники поехали осматривать с участием прокуратуры. Городские и областные власти решают, кто из них будет отвечать за программу 2020–2021 годов, когда в Нижнем Новгороде запланировано строительство полноценных девяти детских садов.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В комиссии думы Нижнего Новгорода по развитию города в очередной раз обсудили ход строительства пристроев на 60 мест к детским садам №7, 12, 114, 115, 119, 364, 368, 369 и 434. В январе городские чиновники обещали с трудом, но сдать новые ясельные группы в середине февраля. Из отчета и. о. директора департамента строительства Дмитрия Горбунова следовало, что два пристроя (к детсадам №114 и 368) проходят «итоговую проверку» перед сдачей и будут приняты ориентировочно 26 февраля.

Ввод в эксплуатацию остальных семи объектов откладывается на март. Как выразился чиновник, они получили «карт-бланш до 31 марта»: правительство Нижегородской области договорилось с федеральным центром об увеличении сроков по затянувшимся стройкам. При этом из-за допущенных нарушений за новые сроки могут выйти два объекта в Московском и Приокском районах. Например, возводя пристрой 119-го детсада, подрядчик допустил ошибки при монтаже перемычек и сейчас по требованию инспекции Госстройнадзора устраняет их. «А что, во время стройки технадзора со стороны муниципального заказчика не было?»— удивился депутат Вячеслав Растеряев. Докладчик ответил, что эту стройку пришлось несколько раз приостанавливать, а подрядчик регулярно игнорировал требования по устранению недоделок. «Организация вела себя некультурно: у нас две коробки формата А4 с предписаниями»,— заметил чиновник. По словам председателя комиссии Андрея Дранишникова, желая скрыть недоделки с перемычками, строители «все замазывали и заляпывали», но в итоге их заставили снять штукатурку и переделывать конструктивные элементы.

На два проблемных объекта во вторник выехал с проверкой прокурор Нижнего Новгорода: по словам Дмитрия Горбунова, в администрации решили привлечь силовиков к разбирательству со строителями.

Депутат Руслан Станчев попросил объяснить, не пострадает ли бюджет Нижнего Новгорода, возвращая неиспользованные бюджетные субсидии (дополнительные группы строятся в рамках нацпроекта «Демография», каждый пристрой стоит более 80 млн руб.— “Ъ-Приволжье”). «Возвращать город ничего не будет. Ущерба мы не получили, потому что федеральные средства по нацпроекту полностью освоены»,— успокоил его Дмитрий Горбунов.

Зафиксировав новый срок сдачи большинства ясельных групп, комиссия гордумы пообещала дальше следить за их достройкой. Также выяснилось, что на 2020–2021 годы в Нижнем Новгороде по нацпроекту «Демография» запланировано строительство девяти полноценных детсадов общей вместимостью 1780 детей. В апреле проектно-сметная документация на эти детсады будет готова, но сейчас между администрацией Нижнего Новгорода и правительством области идут переговоры, кто из них будет отвечать за строительство. Напомним, в конце прошлого года губернатор Глеб Никитин, недовольный срывом сроков, пообещал перевести социальные стройки на областного заказчика. Пока вопрос о передаче проектов на уровень области не решен, и до конца месяца стороны рассчитывают определиться, кто будет заключать госконтракты на строительство. Чиновники уверяют, что субъектность стройзаказчика неважна: главное — не повторить ошибок 2019 года.