"Инжтрансстрой" покидает "Зенит Арену"

"Инжтрансстрой-СПб", принадлежащий Егору Андрееву, все-таки может лишиться контракта на строительство стадиона "Зенит Арена". Конкурс на выбор нового контрагента власти Санкт-Петербурга могут объявить до 1 августа. Среди потенциальных участников — подконтрольные Смольному "Метрострой" и ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга".

Власти Петербурга объявят конкурс на выбор нового генподрядчика строительства на Крестовском острове "Зенит Арены", сообщил "Ъ" один из чиновников Смольного. Предполагается, что победитель отбора определится в первой декаде августа, контракт будет заключен до конца лета. Ранее сообщалось, что стоимость контракта может составить почти 11 млрд руб. Вчера агентство "РИА Новости" со ссылкой на материалы на портале госзакупок сообщило, что стоимость основных контрактов на завершение строительства "Зенит Арены" не превысит 7,6 млрд руб. "Мы можем достичь экономии при достройке стадиона, но при условии, что прежним подрядчиком будут возвращены средства по банковским гарантиям на сумму 3,6 млрд руб.",— отметил источник "Ъ" в Смольном. Гарантии генподрядчику "Инжтрансстрою-СПб", который изначально контролировался структурами Олега Дерипаски, а в декабре 2014 года передан его сокурснику Егору Андрееву, предоставил Банк Москвы, входящий в группу ВТБ.

По данным "Ъ", потенциально исполнять функции генподрядчика вместо "Инжтрансстроя-СПб" сможет ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга". У компании, которая на 100% принадлежит Петербургу, уже есть подряд в рамках работ по возведению стадиона на Крестовском острове. Еще одним претендентом на достройку "Зенит Арены" считается ОАО "Метрострой", которое на 46% контролируется Смольным. Ранее компания согласилась поставить оборудование для стадиона на сумму 1,2 млрд руб. Прежде "Инжтрансстрой-СПб" сообщал, что объект построен на 85%.

15 июля власти Петербурга уведомили "Инжтрансстрой-СПб" о расторжении трех контрактов на общую сумму 24,5 млрд руб. 26 июля генподрядчик заявил о полной остановке работ. При этом компания пообещала обратиться в прокуратуру, чтобы отстаивать свою позицию. Ранее "Инжтрансстрой-СПб" и Смольный обменялись взаимными обвинениями. Генподрядчик упрекал власти города в срыве сроков строительства стадиона и невыплате 1 млрд руб. за уже выполненные работы. В свою очередь, правительство Петербурга заявляло, что контрагент не отработал ранее выплаченные деньги и если его не поменять, то вовремя стадион в эксплуатацию не ввести. В то же время контрольно-счетная палата города после проверки пришла к выводу, что городские власти плохо контролировали целевое использование бюджетных средств (см. "Ъ" от 15 июля).

В течение месяца площадку планируется передать специальной комиссии. По словам вице-губернатора Игоря Албина, подрядные организации, задействованные на строительстве стадиона, в соответствии с предписанием заказчика продолжают работу по обеспечению надежности и безопасности конструкций строящегося объекта. "Генподрядчик обеспечивает на объекте устранение нарушений... и обеспечивает выполнение гарантийных обязательств. Это решение поможет частично закрыть авансы, ранее не отработанные генподрядчиком. Общая сумма неотработанных авансов составляет 3,6 млрд руб. Средства, которые подрядчик не сможет закрыть исполнительной документацией в месячный срок с момента расторжения контракта, обеспечены банковской гарантией. Это значит, что нет риска потери средств для бюджета Петербурга",— прокомментировал господин Албин. При этом, по оценкам источника "Ъ" в Смольном, освоенными могут быть максимум до 1 млрд руб. "На момент расторжения контракта с "Инжтрансстроем-СПб" компанией были предъявлены работы на 79 млн руб., которые полностью перечислены компании",— добавил собеседник "Ъ".

Строительство "Зенит Арены" "Инжтрансстрой-СПб" ведет с 2008 года. Стоимость контракта многократно менялась, изначально планировалось, что стадион обойдется в 6,7 млрд руб., но в итоге возможная смета выросла до 43,8 млрд руб. Корректировались и сроки сдачи стадиона, увеличившись с 2009 до 2017 года.