Чемпионат торопит стройки

Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев распорядился ускорить темпы подготовки к мероприятиям мундиаля в Нижнем Новгороде и сдать все объекты инфраструктуры до 1 мая 2018 года. По некоторым из них наметилось отставание, но правительство региона обещает наверстать упущенное. Пик строительства придется на весну-осень 2017 года, а к майскому дедлайну на стадионе должны пройти тестовые мероприятия.

Подготовку к матчам чемпионата мира по футболу–2018 в Нижнем Новгороде обсуждали во вторник на заседании правительства Нижегородской области. Министр спорта региона Сергей Панов доложил, что не все компании, которые строят объекты инфраструктуры к мундиалю, укладываются в сроки. И, если в декабре отставание касалось в основном гостиниц и транспортного обеспечения („Ъ“ подробно писал об этом 6 декабря 2016 года), то теперь к списку добавились спортивные объекты. Так, в «красную зону» готовности попали тренировочные базы команд. Как выяснилось, нижегородское управление ФАС аннулировало результаты торгов стоимостью 133,5 млн руб. на реконструкцию стадиона «Химик» в Дзержинске по жалобе одного из участников компании «Этнос плюс». Победителем конкурса была признана компания «Нижегородспецгидрострой» (она же выполняет строительство тренировочной площадки на ул. Карла Маркса в Нижнем Новгороде). Однако УФАС сочло, что требования к стройматериалам завышены, а круг участников тендера искусственно ограничен. По словам господина Панова, из-за претензий надзорного органа подписание договора с компанией отложено до конца февраля.

На месяц затягивается подготовка площадки на базе ДЮСШ «Мещера» из-за задержки федерального финансирования. «Но проект распоряжения подготовлен и находится на подписании в Министерстве финансов РФ. Ожидаем, что документ будет одобрен 17 февраля», — сказал Сергей Панов. Сложности возникли и с реконструкцией стадиона «Локомотив», который также должен стать тренировочной базой. Из-за замечаний МВД и МЧС по проектной документации государственная экспертиза дала отрицательное заключение. Поправки обещают подготовить до конца февраля, но отставание от графика теперь составляет два месяца. Тем не менее реконструкцию «Локомотива» обещают провести до конца года, заверяя, что строители уложатся в срок.

Что касается строительства гостиниц, то вопрос введения их в срок остается актуальным. Несмотря на то, что отель Mariott, который строится на Театральной площади, в декабре 2016 года получил разрешение на ввод в эксплуатацию, два других крупных объекта — Ibis Stadium в микрорайоне Мещерское озеро и DoubleTree by Hilton на улице Академика Блохиной (все три отеля строит компания «Весенние инвестиции» Дмитрия Володина) — из-за отставания от сроков находятся на контроле регионального правительства. Властям поручено проработать вопрос нехватки номерного фонда для размещения клиентских групп совместно с оргкомитетом ЧМ-2018 и Ростуризмом, а владельцам гостиниц — оказать содействие в подписании соглашения с официальным поставщиком размещения FIFA Match accommodation 2018. До 21 февраля необходимо согласовать перечень общежитий, где будут проживать силовые структуры и медики. До 31 марта будет разработан и утвержден порядок контроля регулирования цен на размещение в отелях.

В части транспортной инфраструктуры, рассказал Сергей Панов, работы завершены по двум проектам: создан центр организации дорожного движения и внедрены интеллектуальные транспортные системы. На стадии проекта пока находится развитие транспортной инфраструктуры вокруг стадиона. Продление линии метрополитена до Стрелки и реконструкция Молодежного проспекта — основной магистрали к аэропорту Стригино требуют ускоренных темпов строительства, отметил министр.

Кроме того, по его словам, пока не достигнуто соглашение с администрацией Нижнего Новгорода о компенсации выпадающих доходов муниципальным перевозчикам за бесплатный проезд в дни футбольных матчей (потери пока не называются) и создание специального транспортного парка.

По итогам заседания Валерий Шанцев поручил составить отдельные графики строительства тренировочных баз команд и «работать по ним в ежедневном режиме». «Много времени потеряно на организационные мероприятия. Несмотря на отставание, все должно быть построено в срок», — заявил губернатор. Глава региона напомнил, что все инфраструктурные объекты необходимо сдать в эксплуатацию к 1 мая 2018 года. Его заместитель Дмитрий Сватковский дал «стопроцентную гарантию правительства», что все объекты будут сданы в срок: «У нас будет горячее лето, напряженный и плотный график. В марте мы активно выходим на строительные площадки 40 дополнительных объектов, которые будут включены в программу управления перевозками: это пешеходные подземные переходы, благоустройство города, ремонт фасадов». Господин Сватковский подчеркнул, что 2017 год является для подготовки ключевым, и заверил, что с 1 по 5 мая 2018 года на стадионе пройдут тестовые мероприятия.