Строители хотят ускориться

Временная схема движения по Пироговской набережной, которая должна была поменяться вчера, сохранится до конца этой рабочей недели. Власти предполагают с 20 апреля закрыть движение по набережной полностью, а не поэтапно, чтобы открыть ее на 10 дней раньше срока.

Как сообщает комитет по транспортно-транзитной политике (КТТП), ввод новой схемы ограничения движения по Пироговской набережной в связи с ее ремонтом перенесен с 15 на 20 апреля. До этого времени сохраняется временная схема движения первого этапа реконструкции объекта.

До 20 апреля схема предполагает частичное закрытие движения транспорта в направлении от Большого Сампсониевского проспекта до Финляндского проспекта по Пироговской набережной вдоль гостиницы "Санкт-Петербург". Непосредственный маршрут объезда проходит через Большой Сампсониевский проспект до Финляндского проспекта, далее от их пересечения по Финляндскому проспекту до Пироговской набережной.

Продление действующей схемы городские власти объясняют "оптимизацией согласования и сокращения сроков дальнейших работ". В КТТП напоминают, что основными альтернативными путями объезда в направлении "Юг — Север" являются Арсенальная улица, Чугунная улица, площадь Ленина, Лесной проспект.

Ранее предполагалось, что с 15 апреля до 1  мая Пироговская набережная будет закрыта от Евпаторийского переулка до Финляндского проспекта, а с 1 мая по 1 сентября полностью будет закрыто движение по Сампсониевскому мосту и Пироговской набережной на участке от Евпаторийского переулка до Большого Сампсониевского проспекта, при этом должно было прекратиться сквозное движение через Финляндский проспект. На каждом из этих двух этапов автомобилистам предлагалась своя схема объезда.

Однако в конце прошлой недели КТТП совместно с ГИБДД предложили комитету по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ), курирующему работы на Пироговской набережной, совместить второй и третий этапы работ. Полное закрытие обоих участков набережной должно, по планам властей, сократить срок работ на 10 дней и позволит открыть движение по набережной в 20-х числах августа.

Подробную схему объезда закрытой набережной в КРТИ обещают представить на этой неделе. Планы по закрытию для проезда Финляндского проспекта, а также въезда на Сампсониевский мост со стороны Петроградского района на период с 1 мая до 1 декабря пока остаются неизменными.

Введение ограничений движения в районе Пироговской набережной понадобились ЗАО "ПО "Возрождение"", чтобы вовремя закончить работы по строительству развязки на съезде с Сампсониевского моста. Контракт стоимостью 2,7 млрд рублей был подписан с подрядчиком в конце 2010 года. По контракту подрядчик должен был закончить работы в июне, без каких либо ограничений движения на участке строительства. Однако, как утверждают в "Возрождении", в срыве сроков строительства виноват ГУП "Водоканал", задержавший ввод коллектора на набережной. В КРТИ подтверждают невиновность своего подрядчика.