«Нижегородский водоканал» сдвинул срок реконструкции аварийного коллектора

Ночью 10 ноября аварийные бригады «Нижегородского водоканала» устранили аварию на канализационном коллекторе большого диаметра на улице Зеленодольской. Прорыв случился накануне вечером, для его ликвидации пришлось ночью отключать водоснабжение в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. «Ремонт коллектора был завершен в 1:45. До 5:00 был произведен запуск всех канализационных станций Автозаводского района, и водоснабжение восстановлено в полном объеме», — сообщили в городской администрации по поводу крупной аварии на магистральных сетях, затронувшей около 400 тыс. жителей.

«Нижегородский водоканал» обещает реконструировать этот напорный коллектор в первом полугодии 2021 года по своей инвестпрограмме. Добавим, что срок работ по перекладке коллектора сдвинулся более чем на год от первоначального плана. По договору с подрядчиком ООО «Трансавтоматика» реконструкция коллектора на Зеленодольской стоимостью 348,5 млн руб. должна была завершиться в марте 2020 года. Однако по ходу работы возникло много проблем, в том числе с коммуникациями других ведомств и свойствами грунтов. Пришлось проводить дополнительные геодезические изыскания и корректировать проектно-сметную документацию, что затянуло сроки проекта, рассказали в администрации. Пока из 1,8 тыс. погонных метров проблемного коллектора реконструировано чуть более 600 м.