СПОСОБ И СИСТЕМА ОЦЕНКИ МОМЕНТОВ ВРЕМЕНИ ЗАВЕРШЕНИЯ ЗАДАЧИ НА ОСНОВАНИИ ДАННЫХ

1. Способ определения точности представления действия для действий, выполненных на буровой площадке, содержащий следующие этапы:
а. принимают первое действие из списка действий;
b. оценивают, по меньшей мере, один график данных датчиков, связанный с работой, выполненной на буровой площадке; и
с. определяют, соответствуют ли данные датчика этому первому действию.
2. Способ по п.1, дополнительно содержащий следующие этапы:
определяют время начала первого действия путем оценки списка действий;
определяют время окончания этого первого действия путем оценки списка действий; и
выполняют оценку данных датчика на графике между временем начала и временем окончания первого действия.
3. Способ по п.2, дополнительно содержащий этап запроса информации от оператора установки для ремонта, если данные датчика не соответствуют первому действию.
4. Способ по п.1, дополнительно содержащий следующие этапы:
d. повторяют этапы (b)-(с) для каждого графика данных датчика, ассоциированных с работой, выполненной на буровой площадке; и
е. повторяют этапы (а)-(d) для каждого дополнительного действия в спискедействий.
5. Способ по п.1, в котором список действий содержит график Ганта, представляющий действия.
6. Способ по п.1, в котором график Ганга, представляющий действия, и каждый из графиков данных датчиков представлены на мониторе.
7. Способ по п.6, дополнительно содержащий этап:
принимают запрос на отображение графика Ганта для действий на мониторе.
8. Способ по п.1, в котором действие выбирают из группы, состоящей из монтажных работ установки для ремонта скважин, извлечения насосных штанг, укладки насосных штанг, извлечения колонны насосно-компроссорных труб, укладки сегментов труб, подъема труб, спуска труб, подъема насосных штанг, спуска насосных штанг, демонтажа установки для капитального ремонта скважин, монтажа модуля вспомогательного обслуживания, демонтажа модуля вспомогательного обслуживания, длинного хода, среза парафина, монтажа блока противовыбросовых превенторов, демонтажа блока противовыбросовых превенторов, проведения ловильных работ в скважине, вибрационной обработки, свабирования, обратного притока, бурения, очистки, действий по управлению скважиной, глушения скважины, циркуляции флюидов внутри скважины, приподнимания насоса с места посадки, установки якоря насосно-компрессорной колонны, высвобождения якоря насосно-компрессорной колонны, установки пакера, изъятия пакера, подъема воротников бура, укладки воротников бура, подъема инструмента, укладки инструмента, монтажа оборудования для технического обслуживания третьей стороны, возбуждения притока в скважину, цементирования, каротажа, перфорирования, проверки скважины и перемещения к буровой установке.
9. Способ по п.1, в котором данные датчика получают, по меньшей мере, от одного датчика на установке для ремонта скважины.
10. Способ по п.1, в котором, по меньшей мере, один график содержит график нагрузки установки для ремонта.
11. Способ по п.1, в котором, по меньшей мере, один график содержит график гидравлического давления.
12. Способ по п.1, в котором, по меньшей мере, один график содержит график скорости двигателя.
13. Способ определения времени выполнения действия, выполненного установкой для ремонта скважины на буровой площадке, содержащий следующие этапы:
оценивают множество графиков данных датчиков, ассоциированных с работой, выполненной на буровой площадке;
определяют первое действие, на основе оценки данных на множестве графиков;
оценивают, по меньшей мере, один из множества графиков, для определения времени выполнения первого действия; и
записывают время выполнения первого действия в компьютерную программу.
14. Способ по п.13, дополнительно содержащий следующие этапы:
определяют, не является ли время выполнения первого действия слишком длительным; и
обеспечивают дополнительное обучение персонала для выполнения первого действия на установке для ремонта скважины.
15. Способ по п.13, в котором определение времени для выполнения первого действия содержит следующие этапы:
оценивают, по меньшей мере, один из графиков данных датчиков для определения, когда было инициировано первое действие;
оценивают, по меньшей мере, один из графиков данных датчиков для определения, когда было инициировано второе действие, в котором второе действие выполняется после первого действия; и
определяют разницу времени между началом первого действия и началом второго действия, в котором разница времени содержит время, необходимое для выполнения первого действия.
16. Способ по п.13, в котором определение времени выполнения первого действия содержит следующие этапы:
выполняют оценку, по меньшей мере, одного из графиков данных датчиков для определения, когда было инициировано первое действие;
выполняют оценку, по меньшей мере, одного из графиков данных датчиков для определения, когда было закончено первое действие; и
определяют разницу времени между началом первого действия и выполнением первого действия, в котором разница времени содержит время, требуемое для выполнения первого действия.
17. Способ по п.13, в котором множество графиков данных датчиков представлено на мониторе.
18. Способ по п.17, дополнительно содержащий этап приема запроса на отображение, по меньшей мере, одного из множества графиков на мониторе.
19. Способ по п.13, в котором первое действие выбирают из группы, состоящей из монтажных работ установки для ремонта скважин, извлечения насосных штанг, укладки насосных штанг, извлечения колонны насосно-компроссорных труб, укладки сегментов труб, подъема труб, спуска труб, подъема насосных штанг, спуска насосных штанг, демонтажа установки для капитального ремонта скважин, монтажа модуля вспомогательного обслуживания, демонтажа модуля вспомогательного обслуживания, длинного хода, среза парафина, монтажа блока противовыбросовых превенторов, демонтажа блока противовыбросовых превенторов, проведения ловильных работ в скважине, вибрационной обработки, свабирования, обратного притока, бурения, очистки, действий по управлению скважиной, глушения скважины, циркуляции флюидов внутри скважины, приподнимания насоса с места посадки, установки якоря насосно-компрессорной колонны, высвобождения якоря насосно-компрессорной колонны, установки пакера, изъятия пакера, подъема воротников бура, укладки воротников бура, подъема инструмента, укладки инструмента, монтажа оборудования для технического обслуживания третьей стороны, возбуждения притока в скважину, цементирования, каротажа, перфорирования, проверки скважины и перемещения к буровой установке.
20. Способ по п.13, в котором данные датчиков получают, по меньшей мере, от одного датчика на установке для ремонта скважин.
21. Способ по п. 13, в котором множество графиков содержит график нагрузки на ремонтную установку.
22. Способ по п. 13,в котором множество графиков содержит график гидравлического давления.
23. Способ по п. 13,в котором множество графиков содержит график скорости двигателя.
24. Способ по п.13, дополнительно содержащий этап объединения множества графиков данных датчиков, ассоциированных с работой, выполненной на буровой площадке, в один график для оценки на мониторе.
25. Способ определения времени простоя установки для ремонта скважин на буровой площадке путем оценки множества графиков данных датчиков, содержащий следующие этапы;
а. оценивают первый график из множества графиков данных датчиков, ассоциированных с работой, выполненной на буровой площадке;
b. определяют, является ли, по меньшей мере, часть кривой данных на первом графике, по существу, плоской в течение заранее определенного периода времени;
с. определяют период времени, в течение которого кривая данных на первом графике остается, по существу, плоской, на основе положительного результата определения того, что первый график содержит часть кривой данных, которая является, по существу, плоской в течение заранее определенного периода времени;
d. выполняют оценку, по меньшей мере, одного дополнительного графика из множества графиков данных датчиков, ассоциированных с работой, выполненной на буровой площадке, для определения, содержит ли каждый дополнительный график кривую данных, которая является, по существу, плоской в течение периода времени; и
е. обозначают этот период времени как период простоя.
26. Способ по п.25, дополнительно содержащий следующие этапы:
f определяют, является ли период простоя чрезмерным периодом простоя;
g. запрашивают дополнительную информацию у оператора установки для ремонта скважин для определения причины чрезмерного периода простоя; и
h. повторяют этапы (b)-(е) для определения дополнительных периодов простоя.
27. Способ по п.25, в котором заранее определенный период времени составляет пятнадцать минут.
28. Способ по п.25, в котором данные датчиков получают, по меньшей мере, от одного датчика на установке для ремонта скважин.
29. Способ по п.25, в котором множество графиков содержит график нагрузки на ремонтную установку.
30. Способ по п.25, в котором множество графиков содержит график гидравлического давления.
31. Способ по п.25, в котором множество графиков содержит график скорости двигателя.
32. Способ по п.25, в котором множество графиков данных датчиков представлено на мониторе.
33. Способ по п.25, дополнительно содержащий этап приема запроса на отображение, по меньшей мере, одного из множества графиков на мониторе.
34. Способ определения точности письменного отчета, содержащий представление в виде списка действий, выполненных установкой для ремонта скважины на буровой площадке, содержащий следующие этапы:
а. определяют первое действие по письменному отчету действий установки для ремонта скважин;
b. выполняют оценку, по меньшей мере, одного графика данных датчиков, ассоциированного с работой, выполненной на буровой площадке; и
с. определяют, соответствуют ли данные датчиков первому действию из письменного отчета.
35. Способ по п.34, дополнительно содержащий следующие этапы:
определяют время начала первого действия путем оценки письменного отчета действий, выполненных на буровой установке;
определяют время окончания первого действия путем оценки письменного отчета действий установки для ремонта скважин; и
выполняют оценку данных датчика на графике между временем начала и временем окончания первого действия.
36. Способ по п.34, в котором определение, соответствуют ли данные датчика первому действию из письменного отчета, выполняется заказчиком, принимающим действия, выполненные установкой для ремонта скважин.
37. Способ по п.34, дополнительно содержащий следующие этапы:
d. повторяют этапы (b)-(с) для каждого графика данных датчика,
ассоциированных с работой, выполненной на буровой установке; и
е. повторяют этапы (а)-(d) для каждого дополнительного действия из письменного отчета действий, выполненных установкой для ремонта скважин.
38. Способ по п.34, в котором письменный отчет действий, выполненных установкой для ремонта скважин, генерируют для каждой рабочей смены персонала, обслуживающего установку для ремонта скважин.
39. Способ по п.34, в котором каждый из графиков данных датчиков представлен на мониторе.
40. Способ по п.34, в котором данные датчика получают, по меньшей мере, от одного датчика на установке для ремонта скважин.
41. Способ по п.34, в котором, по меньшей мере, один график содержит график нагрузки установки для ремонта скважин.
42. Способ по п.34, в котором, по меньшей мере, один график содержит график гидравлического давления.
43. Способ по п.34, в котором, по меньшей мере, один график содержит график скорости двигателя.