Юбилей под елочку

Часть работ по реставрации и благоустройству Нижегородского кремля на общую сумму свыше 600 млн руб., которые в областном правительстве планировали завершить в июле-августе к 800-летию Нижнего Новгорода, не выполнены до сих пор. Реставрация кремлевской стены от Зачатьевской до Георгиевской башен столкнулась с непредвиденными сложностями, требующими дополнительных работ. Не завершено и благоустройство Губернаторского сада. В управделами правительства надеются к концу года все-таки завершить сильно затянувшиеся работы внутри и снаружи кремля. Очевидно, что финальное озеленение будет проводиться не раньше весны следующего года.

800-летие Нижнего Новгорода отметили летом, а кремлевские стройки еще продолжаются

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В Нижегородском кремле не завершены работы по двум крупным госконтрактам, касающимся его благоустройства и реставрации. Так, не закончено создание финального участка Кремлевского бульвара, примыкающего к Чкаловской лестнице, напротив еще продолжаются работы по реставрации части кремлевской стены.

Договор на реставрацию объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль кремля: стены и башни, 1500–1511 (Борисоглебская, Георгиевская башни и участки стен от Зачатьевской до Георгиевской башен)» был заключен 2 сентября 2020 года с московской компанией «Адепт строй». По данным портала госзакупок, компания, имеющая лицензию Минкульта на работу с памятниками культуры, выиграла конкурс на реставрацию двух башен и участка стены за 397,5 млн руб.

Изначально на работы отводилось десять месяцев, то есть в июне 2021 года, перед празднованием юбилея Нижнего Новгорода они должны были быть завершены. При этом московские реставраторы получили довольно выгодные финансовые условия. Еще в конце 2020 года управделами правительства Нижегородской области (госзаказчик работ) увеличило «Адепт строю» авансирование с 30% до 50% от цены госконтратака — об этом попросил сам подрядчик, сославшись на возникшие сложности в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

Ко Дню города компания не успела завершить реставрацию, сроки работ сдвигались сначала на август, потом на октябрь. Сейчас под снегом в вялотекущем режиме продолжается реставрация части кремлевской стены и укладка бульвара.

В управделами пояснили, что договор с ООО «Адепт строй» не закрыт и продолжает действовать «до полного исполнения подрядчиком обязательств по договору». Госзаказчик утверждает, что поставил условие завершить основные работы до конца этого года.

В компании «Адепт строй» отказались от комментариев. Источник в правительстве утверждает, что реставраторам достался один из самых сложных проектов в кремле, который включал в себя укрепление склонов на внешней и внутренней территориях стены. Судя по сайту госзакупок, в ходе реставрации обнаружились необходимые допработы, которые не были учтены в проекте. Поэтому в августе пришлось пересматривать графики, а госзаказчик увеличил реставраторам стоимость госконтракта до 424,2 млн руб.

«Объективно таких проектов на территории Нижегородского кремля не было со времен архитектора Агафонова. Конечно, в проектно-сметной документации не могли учесть всего. Именно этот участок стены имел много механических повреждений, в том числе трещины. Много вопросов возникло в процессе работ, соответственно и уточнений в проекте, что увеличило сроки, которые изначально ставились в рамках общих задач по празднованию 800-летия», — рассказал собеседник в кремле.

Кроме того, до сих пор не завершено благоустройство и озеленение территории Губернаторского сада внутри кремля. Его за 218 млн руб. подрядилось выполнить ООО «Мостостроительная фирма МПФ», однако продленный срок контракта с ней истек еще в октябре. Подрядчик ссылается, что у него сейчас «нет фронта работ»: некуда устанавливать столбы, монтировать подъемники для инвалидов (для них еще не сделаны лестницы), укладывать плитку.

Проблемы возникли, так как «Адепт строй» не завершил свою часть работ на внутренней территории стены, поэтому нижегородский подрядчик не может приступить к своим обязательствам по благоустройству сада в порядке очередности работ. Закупленные ранее стройматериалы у него пока не принимает госзаказчик, и они лежат на складе.

Летом в ходе кремлевских строек большая проблема возникла с заездом строительной техники и завозом стройматериалов в кремль — одновременно с другими объектами укладывался брусчаткой Ивановский съезд, и этот путь был отрезан для строителей. Это также повлияло на задержку с благоустройством.

В управделами правительства говорят, что госконтракт с «Мостостроительной фирмой МПФ» также еще действует, хотя подрядчик хочет закрыть его как можно скорее.

В правительстве Нижегородской области заключили, что ситуация с безусловным выполнением обязательств по госконтрактам, касающимся кремля, находится «на особом контроле». Кроме завершения строительно-монтажных работ необходимо озеленение территории, но зимой это сделать невозможно, очевидно, что высадка оставшейся части деревьев, кустарников и обустройство газонов будут отложены как минимум на весну 2022 года.