Вторую очередь Яйского НПЗ планируют построить в пять этапов

Совет директоров новокузнецкого ЗАО «Нефтехимсервис» (инвестор и управляющая компания ООО «Яйский нефтеперерабатывающий завод») утвердил стратегию развития проекта строительства Яйского НПЗ до 2023 года. Как сообщила пресс-служба «Нефтехимсервиса», вторая очередь предприятия (первая мощностью по переработке 3 млн т нефти в год работает с июня 2013 года) будет строиться в пять этапов. На первом этапе предусмотрено проектирование и строительство вакуумного блока (стоимость этапа — 5 млрд руб.), на втором — проектирование и строительство установки риформинга и изомеризации (25 млрд руб.), в результате чего завод начнет производство автобензинов с октановым числом 92-95. Оба этапа запланированы на 2015-2018 годы. В ходе третьего этапа (2015-2020 годы, 18 млрд руб.) планируется построить установку замедленного коксования, что позволит начать выпуск серы и нефтяного кокса. Четвертый этап (2018-2020 годы, 10 млрд руб.) предусматривает расширение мощности Яйского НПЗ на 3 млн т нефти в год, а заключительный, пятый (14 млрд руб.), — строительство установки гидроочистки дизтоплива. В этом году, как объявлял в начале февраля председатель совета директоров Юрий Кушнеров, «Нефтехимсервис» планирует вложить в проектирование и строительство второй очереди 2,8 млрд руб.