АО «Теплоэнерго» привлекло в модернизацию теплосетевого комплекса Нижнего Новгорода 2,8 млрд руб. федеральных средств

АО «Теплоэнерго» привлекло в модернизацию теплосетевого комплекса Нижнего Новгорода 2,8 млрд руб. федеральных средств

Муниципальное АО «Теплоэнерго» — основной поставщик тепла и горячей воды в Нижнем Новгороде. От работы компании зависит наличие тепла и горячей воды у 53% потребителей областного центра. Чтобы ускорить процесс обновления всего комплекса теплосетевого хозяйства, в который входит 1700 км сетей, 114 котельных и 143 центральных тепловых пункта, с 2022 года компания привлекает заемное льготное финансирование по федеральным программам.

В 2022 году нижегородские теплоэнергетики стали одними из первых, кому одобрили заявку на финансирование из федерального Фонда развития территорий. По федеральной программе модернизации теплоэнергетического хозяйства Теплоэнерго получило 2,86 млрд руб. С учетом софинансирования объектов данной программы в 2022–2024 годах со стороны самой компании затраты составят более 4,5 млрд руб.

Реализация этой долгосрочной программы началась летом 2022 года. Компания поставила задачу реконструировать в заречной и нагорной частях Нижнего Новгорода 176 участков теплотрасс общей протяженностью 72 км. Летом 2023 года теплоэнергетки обновили 62 участка теплотрасс в областном центре, в годовом плане компании стоит более 100 сложных участков. На 2024 год уже определен объем работ и заключены договоры на разработку проектно-сметной документации и строительно-монтажных работ для 36 объеков, по 35 — идут процедуры закупок.

Активно перекладывает сети теплоэнергетики с 2018 года. Ежегодный объем ремонта составляет более 100 км, это выше рекомендованного показателя по обновлению теплосетей в год — 5% от общей протяженности трасс. За пять лет компания реконструировала 550 км тепловых линий, в результате доля ветхих сетей сократилась на четверть, как и количество повреждений.

По федеральной программе с использованием средств Фонда развития территорий «Теплоэнерго» реконструирует и городские котельные. Компания подавала заявку на ремонт котельных на Казанском шоссе, на улицах Углова, Станиславского, а также на реконструкцию самой крупной котельной города — Нагорной теплоцентрали.

Теперь вместо двух старых котельных на улицах Углова и Батумской будет работать одна обновленная на Углова. «Теплоэнерго» увеличило мощность оборудования, которое обеспечит теплом и горячей водой всех потребителей, ранее подключенных к двум котельным. Благодаря реконструкции компания создала задел по мощности, что при необходимости позволит подключить новых абонентов.

Котельную на Казанском шоссе,12а передали на баланс «Теплоэнерго» три года назад в критическом состоянии с износом основного оборудования 80%. Благодаря займу ФРТ удалось полностью реконструировать объект, заменить котлы и вспомогательное оборудование на современное, мощное, автоматизированное. Также на котельной смонтировали дополнительные дымовые трубы новых котлов.

Котельная на улице Станиславского, 3 также требовала замены, и рядом в кратчайшие сроки построили новую блочно-модульную автоматизированную котельную.

Нагорная теплоцентраль (НТЦ) — это крупнейшая котельная в Нижнем Новгороде, к которой относятся 695 км тепловых сетей, поставляющие тепло к 1200 жилым домам и 113 социальным учреждениям Нижегородского и Советского районов. Ее масштабный ремонт начался в 2018 году. За это время в НТЦ заменили, капитально отремонтировали и реконструировали котлы и вспомогательное оборудование, укрепили периметр по предписанию Росгвардии. Сейчас в теплоцентрали монтируют новые котлы: монтаж котла №8 завершат до конца года, №7 — в третьем квартале 2024 года. Новое оборудование не только более экономичное и экологичное, но и более мощное, что дает резерв для подключения вновь строящихся объектов. При этом все работы теплоэнергетики ведут без отключения абонентов.

Несмотря на то, что компания прикладывает максимальные усилия к тому, чтобы проводить все работы в кратчайшие сроки, без временных неудобств и перекрытия дорог не обойтись. Основной объем работ «Теплоэнерго» выполняет летом и весной, до начала отопительного сезона. При этом есть технологические процессы, на которые отводится определенное время. Например, ускорить процесс застывания бетона, на что необходимо минимум неделю, объективно нет возможности. В это время на строительной площадке невозможно вести другие работы, а у нижегородцев создается ложное ощущение: «Раскопать раскопали, а ничего не делают». «Теплоэнерго» объясняет, что неудобства для пешеходов и автомобилистов являются вынужденными и временными.

В межотопительный период весь теплосетевой комплекс компании проходит регламентные работы. Кроме замены и ремонта оборудования проверяют приборы учета, а тепловые сети проходят гидравлические испытания. Однако, к сожалению, предугадать появление дефектов на всех 1700 км сетей невозможно. В этом случае «Теплоэнерго» проводит неотложный ремонт. Иногда до начала работ еще необходимо провести диагностику неполадок и согласовать ремонт с владельцами смежных коммуникаций. Времени требует заказ и доставка материалов и спецтехники. Непосредственно работы начинают только тогда, когда все готово к ремонту и с учетом загрузки подрядчиков и транспортных ограничений.

Финансирование по федеральным программам позволит быстрее привести тепловое хозяйства Нижнего Новгорода в современное состояние и снизить аварийность.