Возобновлено финансирование строительства моста в Новосибирске

Возобновлено финансирование строительства моста в Новосибирске

На строительство четвертого автомобильного моста через Обь в Новосибирске разблокировано 460 млн руб., выделенных правительством РФ в рамках компенсации удорожания стоимости капитальных затрат. Об этом сообщает пресс-служба ГК «Вис».

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Решение принято после согласования допсоглашения к концессии между властями региона и концессионером строительства моста – Сибирской концессионной компанией (входит в группу «Вис»). Эти средства будут направлены на оплату уже выполненных работ в рамках проекта.

По данным компании, более 3 млрд руб. из общей суммы компенсации остаются заблокированными для концессионера. Это связано с требованием властей региона «подтвердить в госэкспертизе все изменения, внесенные в проектную документацию». «Эта работа последовательно выполняется, но потребует длительного времени»,– отметили в компании.

Концессионер рассчитывает за лето завершить все работы на правобережной транспортной развязке, выполнить дорожную одежду и смонтировать освещение в тоннеле под Транссибом

Сибирская концессионная компания, была выбрана концессионером по строительству четвертого моста через Обь в 2017 году. Изначально мост планировалось сдать в конце 2022 года, однако позже сроки неоднократно переносились. На прошлой неделе сообщалось, что срок сдачи объекта – декабрь 2025 года. В ГК «Вис» это объясняют «с переносом части капитального гранта на 2025 год, требованием концедента подтвердить в госэкспертизе все измененные проектные решения и связанной с этим приостановкой финансирования работ». По данным компании, строительная готовность мостового перехода составляет более 90%, входящей в концессионный проект инфраструктуры — более 85%.

Читайте нас также в Telegram

и ВКонтакте

.