Хуснуллин пообещал восстановить движение по разрушенной части Крымского моста к 20 декабря

Вице-премьер Марат Хуснуллин доложил президенту России Владимиру Путина о ходе восстановления Крымского моста после теракта 8 октября. Доклад господни Хуснуллин сделал в ходе заседания членов правительства с президентом.

По словам господина Хуснуллина, движение по обеим полосам разрушенной при взрыве части моста планируется возобновить с 20 декабря (с 5 декабря — по одной полосе). Работы на второй стороне моста, менее пострадавшей при взрыве, планируют закончить до 30 марта.

«На сегодняшний день уже завершены работы по усилению пролетных строений и ремонту опор левой неразрушенной стороны моста»,— сказал вице-премьер. «В настоящее время движение легкового и пассажирского автотранспорта, автобусов и при необходимости части грузового транспорта в обоих направлениях осуществляются по этой стороне моста в штатном режиме с обеспечением 100%-го досмотра транспортных средств»,— отметил Марат Хуснуллин.

С 5 по 10 ноября начинается монтаж новых пролетных строений, в работах, которые ведутся круглосуточно, задействованы 500 человек и 50 единиц техники, а также два плавучих крана, рассказал господин Хуснуллин.

«Запустить движение по обеим полосам правой стороны моста планируем 5 декабря по одной полосе, 20 декабря — полностью по другой»,— сообщил вице-премьер. Затем рабочие приступят к разборке пролетов левой, менее пострадавшей стороны моста. «И планируем ее также завершить уже до 30 марта»,— заявил Марат Хуснуллин.

Утром 8 октября на Крымском мосту был подорван грузовик. В результате взрыва обрушились два пролета автомобильной части моста, а также загорелись семь цистерн в железнодорожном составе.

За ситуацией на Украине следите в онлайн-трансляции «Ъ».

Фотогалерея

1 / 10