Строительство дамбы перенесли

Вчера Госстрой России наконец завершил прием заявок на участие в конкурсе по отбору подрядчиков строительства комплекса защитных сооружений Петербурга от наводнений (КЗС). Но возобновление строительства дамбы опять переносится. На этот раз с 1-го на 14 июля.

Вопрос о проведении конкурса по возведению дамбы встал в прошлом году, когда Госстрой России договорился с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) о выделении кредита в объеме $245 млн на завершение этой "стройки века". В целом на достройку потребуется около $420 млн. Недостающие средства предполагается позаимствовать у других финансовых институтов. Так, Госстрой ведет переговоры о выделении кредитов на дамбу с Nordic Investment Bank и Европейским инвестиционным банком, каждый из которых готов предоставить по $40 млн.

     Экс-глава Северо-Западной дирекции Госстроя Михаил Новиков прошлой осенью обещал, что итоги конкурса по освоению средств ЕБРР будут подведены к концу 2002 года, а в 2003-м начнется активное строительство. Ничего не получилось: тендер в прошлом году так и не организовали, а самого господина Новикова уволил новый глава Госстроя Николай Кошман. В Госстрое проволочки с тендером объясняли сначала нерешенностью вопроса с банкротством генподрядчика дамбы — ФГУП "Ленгидроэнергоспецстрой" ("ЛенГЭСС"), затем про "ЛенГЭСС" как будто забыли. Зато возникла новая проблема: объявлять подрядные торги нельзя, так как проект дамбы, составленный в 1955 году, устарел, и нужно сначала выбрать проектную организацию, которая его переделает. Проектировщиков — консорциум "Генинжконсалт" — назвали лишь в марте этого года. При этом оказалось, что торги по одному из трех лотов, на которые разбили весь комплекс дамбы, Госстрой уже провел. Ни имени победителя, ни участка, который он будет строить, в главке до сих пор не называют, сообщая лишь, что с предприятием заключен контракт на сумму 60 млн рублей.

     Наконец, председатель Госстроя Николай Кошман объявил, что прием заявок на участие в тендере начнется 21 апреля, а само строительство — 1 июля. Неделю назад он заверил журналистов, что итоги конкурса будут подведены 10 июня. Но, как выяснилось, снова погорячился — речь шла только об окончании приема предложений. Впрочем, теперь чиновники более определенны в прогнозах. Вчера заместитель руководителя Северо-Западной дирекции Госстроя Виктор Люкшин сообщил корреспонденту Ъ, что график торгов наконец составлен. На конкурс выставлены два лота: четыре водопропускных сооружения (общая сумма работ 60 млн рублей) и северная дамба (130 млн рублей). Конверты с конкурсной документацией намечено вскрыть 16 июня, 23-го должны быть подведены итоги, а до 14 июля заключат контракты с победителями. Таким образом, начало работ сдвинулось еще на две недели. Что касается кредита ЕБРР, то его освоение, как утверждают в Госстрое, начнется не раньше осени этого года. Так что этим летом строители могут рассчитывать только на 250 млн рублей, выделенных из федерального бюджета.

     ЛИЛИЯ ТРЕТЬЯКОВА