НВ АЭС готовится к физпуску шестого блока

По данным ОАО «АЭП», в настоящее время на площадке строительства шестого блока НВ АЭС осуществляется подготовка к физпуску, «соответственно основное внимание уделяется объектам пускового комплекса». Таковых более 190, и «работа на многих идет круглосуточно». В данный момент в здании реактора продолжается монтаж технологических систем, по завершении которого состоится пролив на открытый реактор (послемонтажная очистка трубопроводов и оборудования). Продолжается монтаж системы пассивного отвода тепла (СПОТ), предназначенной для длительного отвода тепла от активной зоны реактора в условиях, когда отсутствуют все источники электроснабжения. Такая система на отечественной АЭС монтируется впервые. На купольной части уже установлена конструкция дефлектора СПОТ, завершается установка воздуховодов. В машзале также идет монтаж технологических систем. В реакторное отделение энергоблока от здания электроснабжения нормальной эксплуатации подано напряжение 10 кВ, в ближайшее время планируется подать напряжения 0,4 кВ непосредственно потребителям реакторного отделения, что позволит приступить к полномасштабным пусконаладочным работам. Идет монтаж блочных трансформаторов, предназначенных для передачи вырабатываемой турбогенератором энергомощности и повышения напряжения с генераторного 24 кВ до сетевого в 500 кВ. До конца года генподрядчик все-таки рассчитывает начать сборку реактора. Кроме того, должен быть оформлен акт о начале индивидуального опробования оборудования.

НВ АЭС — филиал ОАО «Концерн „Росэнергоатом”». Первая в России АЭС с реакторами типа ВВЭР (водо-водяные энергетические реакторы корпусного типа с обычной водой под давлением). Каждый из пяти реакторов станции является головным — прототипом серийных энергетических реакторов: энергоблок №1 с реактором ВВЭР-210, №2 — ВВЭР-365, №3 и 4 — ВВЭР-440, №5 — ВВЭР-1000. Сейчас в эксплуатации находятся три энергоблока (№1 и 2 были остановлены в 1984 и 1990 годах соответственно). Вывод из эксплуатации блоков №3 и 4 планируется совместить с вводом в строй блоков №6 и 7. Общий объем средств, которые пойдут на сооружение двух новых блоков в Нововоронеже, оценивается примерно в 220 млрд руб.