Краевые власти подписали соглашение с Росграницей о строительстве пограничного пункта в новом здании аэровокзала

Пермский край, холдинг «Новапорт» и Росграница подписали трехстороннее соглашение о строительстве в новом терминале аэропорта Большое Савино пункта пограничного контроля. Об этом сообщил сегодня генеральный директор холдинга Сергей Рудаков на совещании штаба по строительству нового аэровокзального комплекса под председательством губернатора Виктора Басаргина. По его словам, общая стоимость проекта составит около 480 млн руб. Сроки строительства синхронизированы с темпами работ генерального подрядчика, занимающегося возведением основного объекта. Губернатор Виктор Басаргин заявил, что зона пограничного контроля будет построена в течение двух лет.

Что касается строительства терминала, то, по словам руководителя компании-подрядчика ООО «Альфа Строй» Ивана Кузнецова, работы идут с опережением графика. «На данный момент окончена подготовка строительной площадки, завершена отсыпка грунта, установлено 70% свайного основания, сейчас начинается заливка моноплиты терминала», - пояснил господин Кузнецов. Директор «Новапорта» добавил, что к 28 апреля должен быть завершен нулевой цикл строительства объекта, к 6 октября полностью вылита конструкция терминала. В начале марта следующего года по графику генподрядчик обязан завершить создание теплового контура объекта, должен быть завершен монтаж оборудования терминала. «Волнующим остается реализация федеральной целевой программы, касающейся развития транспорта, - отметил Сергей Рудаков, - строительство перрона должно производиться за счет ее средств, деньги заложены, но их выделение нужно синхронизировать с темпами строительства терминала. Если не будет перрона, то не будет и телетрапов и пассажиров придется возить автобусами». В то же время он добавил, что в любом случае федерация выполнит взятые на себя обязательства.