Теперь трубы не хватает

Запуск Балаклавской и Таврической ТЭС в Крыму опять переносят на полгода — с мая-июня на октябрь-ноябрь. Задержки ввода уже не связаны с поставками газовых турбин: теперь сроки сорвали местные «Крымэнерго» и «Черноморнефтегаз», не согласовавшие с регуляторами электросетевую и газовую инфраструктуру. Срыв сроков создает риск того, что Крым в начале осенне-зимнего сезона столкнется с традиционным дефицитом энергии, из-за которого на полуострове зимой приходится вводить графики отключения потребителей.

Срок запуска энергоблоков на Таврической и Балаклавской ТЭС в Крыму (940 МВт) снова будет перенесен: первую очередь (470 МВт) предлагается ввести в октябре, вторую — в ноябре, заявил 3 мая заместитель главы Минэнерго РФ Андрей Черезов. В аппарате курирующего Крым вице-премьера Дмитрия Козака “Ъ” сообщили, что принципиальное решение по вопросу принято, акты о переносах сроков будут внесены в мае. Как пояснил журналистам господин Черезов, ТЭС не смогут получить допуск до тех пор, пока полностью не будут введены в эксплуатацию газовые сети (строит «Черноморнефтегаз»). «Там проблема бумажная в основном осталась, у нас газ есть, мы же испытания проводим,— сказал чиновник.— Но Сергей Аксенов (глава Крыма.— “Ъ”) взял на себя обязательства в течение определенного срока устранить эти все отставания» (цитата по «Интерфаксу»).

Андрей Черезов, замглавы Минэнерго РФ, о проблемах со строительством ТЭС в Крыму, 19 апреля (цитата по ТАСС)
Газопроводы в целом построены, но требуется оформление дополнительных документов

Изначально ТЭС собирались ввести в 2017 году, но сроки не были соблюдены. Тогда это связывали с проблемами с поставкой газовых турбин: немецкая Siemens запрещала прямые поставки оборудования в Крым, и «Ростеху» пришлось заниматься перепоставкой этого оборудования от одной своей структуры к другой. О том, что проект отстает и из-за строительства инфраструктуры, стало известно позже. Сейчас по плану ввод первых блоков ожидали не позже 19 мая, вторых — до 18 июня.

ТЭС в Крыму строит «Технопромэкспорт» (ТПЭ, входит в «Ростех»). Компания ранее признавала, что сроки придется переносить, но не по ее вине: «Это зона ответственности крымских инфраструктурных организаций, отвечающих за газопровод ("Черноморнефтегаз") и электросети ("Крымэнерго"), от которых мы сильно зависим».

Источник “Ъ”, знакомый с ситуацией, также отмечает, что ответственность лежит на регионе, «ответственные уже наказаны».

«Крымэнерго» только в конце апреля объявило аукцион на проведение техперевооружения семи подстанций для подключения Таврической ТЭС, следует из материалов госзакупок. Результаты подведут 17 мая.

Стоимость двух ТЭС в Крыму — около 71 млрд руб., бюджет выдал 25 млрд руб., еще 46 млрд руб. привлекают кредитами. Средства будут возвращать через спецнадбавку к ценам оптового энергорынка. В феврале РБК писал, что ТПЭ просил увеличить финансирование на 3 млрд руб. с учетом затрат, не попавших в смету (например, на газ и энергию, подаваемые на объекты до ввода). Но решение пока не принято, сообщили “Ъ” в ТПЭ.

В минтопэнерго Крыма, «Черноморнефтегазе» и «Крымэнерго» на запросы и звонки “Ъ” не ответили. В марте министр Вадим Белик заявлял, что газопровод к ТЭС «в режиме пусконаладочных работ», вопрос — в оформлении документов Ростехнадзором. Собеседник “Ъ”, знакомый с работами, сообщил, что после увольнения руководства «Черноморнефтегаза» строительство «активизировалось»: «Подрядчик ("Самара спецмонтаж".— “Ъ”) пригнал дополнительную технику, работы ведутся круглосуточно в три смены». Другой источник “Ъ” говорит, что сейчас переделываются работы, которые произведены ранее с нарушением ГОСТов, «чтобы "Ростехнадзор" мог выдать разрешающие документы». По его словам, новые сроки сдачи ТЭС будут утверждены с учетом времени, необходимого для их подключения к сетям.

Ведомства не комментировали, скажется ли перенос сроков на энергобалансе Крыма. ТЭС закроют энергодефицит, возникший после отказа Украины снабжать энергией Крым, вошедший в 2014 году в состав РФ. На полуострове есть «страховочный» проект по расширению Сакской ТЭЦ (принадлежит КрымТЭЦ Петра Нидзельского) на 120 МВт, из них 90 МВт, как сообщал в апреле Андрей Черезов, должны заработать к 1 июня, еще 30 МВт — с 1 ноября. Основная часть энергии сейчас идет в Крым по кабелю через Керченский пролив (800 МВт), еще около 350 МВт дают мобильные ГТЭС. Зимой 2016/17 года максимум потребления составил 1,46 ГВт, тогда вводили ограничения на 100–160 МВт.