Поклонногорский путепровод готовится к конкурсу

В апреле комитет по госзаказу объявит конкурс на достройку путепровода через железную дорогу на Поклонногорской улице. Как сообщили "Ъ" в комитете по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ), максимальная стоимость работ составит 1,458 млрд рублей. Вероятнее всего, контракт достанется дорожной компании "Возрождение", которая отвечает за работы по консервации этого объекта.

Изначально объект строила компания "Мостоотряд N 19" за 1,9 млрд рублей, выигравшая конкурс в 2012 году. С самого начала работы на объекте велись в вялотекущем режиме. Причиной послужило нежелание собственников продавать свои земельные участки по цене, предложенной городскими чиновниками. В конце 2014 года строительство путепровода вовсе остановилось из-за ухудшения финансового положения самого "Мостоотряда N 19". Расторгнуть контракт с компанией удалось только в начале текущего года. Отметим, что сейчас для движения полностью закрыт участок Поклонногорской улицы от Афонской улицы до проспекта Энгельса. Скорость движения по проспекту Энгельса на перекрестке с Поклонногорской улицей в часы пик составляет не более 10 км/час, а пробки достигают восьми баллов — по данным сервиса "Яндекс.Пробки".

Как сообщили "Ъ" в комитете по развитию транспортной инфраструктуры, конкурс на достройку объекта будет объявлен в апреле, начальная стоимость контракта — 1,458 млрд рублей. Работы на объекте будут завершены в 2017 году. Наиболее вероятным кандидатом на завершение стройки является компания "Возрождение", которая с прошлого года ведет работы по консервации объекта стоимостью 300 млн рублей.

Напомним, "Мостоотряд N 19" выполнил работы на объекте на 26%. Компания получила аванс в размере 570 млн рублей, из них погашено только 34 млн рублей. Гарантию на исполнение контракта выдавал банк "Санкт-Петербург", который не считает, что должен компенсировать бюджетные средства.

Согласно изначальному проекту, принудительному изъятию земель для строительства Поклонногорского путепровода подлежали двадцать участков. Из них пять наделов в итоге не попали в границы возведения объекта. Из оставшихся 15 участков пока не решен вопрос с тремя собственниками: владельцев не устраивает размер денежной компенсации. В конце прошлого года удалось решить вопрос с самым проблемным участком — детской школой иппотерапии "Кентаврик". Для переезда из зоны строительства Поклонногорского путепровода школе был выделен дополнительный участок в 3,2 тыс. кв. м в Парголово (восточнее пересечения Выборгского шоссе с дорогой в Каменку).

Отметим, Адресная инвестиционная программа (АИП) на 2016 год содержит не так много объектов транспортной инфраструктуры. Так, помимо Поклонногорского путепровода, город выставит на торги достройку за компанией "Мостострой N 6", объявившей о собственной ликвидации, развязки Пискаревский — Непокоренных (готовность 90%), развязки на пересечении Обводного канала и проспекта Обуховской Обороны (65-70%), моста через Французский ковш на Обводном канале (80%) а также Синопского тоннеля за 1,2 млрд рублей (45%), развязки на Зеленогорском шоссе у железнодорожного переезда в Репино (около 80%).