Неисчерпаемый конкурс

В Санкт-Петербурге продолжается скандал вокруг строительства второй сцены Мариинского театра стоимостью 9,6 млрд рублей. Госзаказчик проекта — Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации (СЗД) Роскультуры объявила конкурс по выбору нового генпроектировщика. С подробностями — АННА ПУШКАРСКАЯ.

     Вчера пресс-служба СЗД подтвердила информацию о том, что дирекция расторгла контракт со вторым по счету генпроектировщиком Мариинки-2, отправив в отставку вслед за автором проекта Домиником Перро и бывшего руководителя его архитектурного бюро, главу ЗАО "НПО 'Геореконструкция-фундаментпроект'" (ГРФ) Алексея Шашкина (Ъ подробно писал об этом 4 мая). В ответ на публичные заявления господина Шашкина о серьезных нарушениях, допущенных заказчиком в ходе строительных работ, в СЗД заявили, что это предложенные генпроектировщиком "методы и технологии производства работ не гарантируют безопасность окружающей застройки", к тому же ГРФ срывает сроки строительства. Директор СЗД Валерий Гутовский в комментарии для прессы обвинил ГРФ в том, что она практикует поиск проектных решений "методом научного тыка", а лично господина Шашкина — в "чудовищных личных амбициях". Одновременно в СЗД сообщили о старте нового конкурса по выбору нового генпроектировщика.

     Конкурс на право завершения проектных и изыскательских работ для строительства нового здания Мариинки официально объявлен 4 мая. Вскрытие конвертов состоится 6 июня, на подведение итогов отведено 11 дней. Это означает, что в ближайшие полтора месяца строительство будет идти в отсутствие генпроектировщика и, соответственно, авторского надзора, который, впрочем, по утверждению господина Шашкина, не ведется с марта этого года по вине заказчика. В СЗД эту ситуацию вчера не комментировали.

     По условиям нового конкурса стартовая цена госконтракта на доработку проектной и рабочей документации составляет 350 млн рублей. Это вдвое больше не освоенной заказчиком суммы по разорванному с ГРФ предыдущему контракту (он был заключен весной 2007 года на сумму 316 млн рублей и выполнен наполовину). Расторгнутый ранее контракт с Домиником Перро, напомним, был заключен на сумму 640 млн рублей. Из них он получил половину (€11,5 млн) плюс €5,5 млн за предпроектные работы.

     На вопрос о причинах увеличения финансирования в СЗД пояснили, что победителю конкурса придется проектировать изменения конструкции купола. Ранее господин Гутовский сообщал о том, что из-за трудностей с изготовлением купола он сохранит лишь мотивы идеи Перро. В свою очередь Алексей Шашкин вчера заявил Ъ, что, если 12 мая СЗД не отзовет свое уведомление о расторжении контракта и не отменит конкурс, он будет добиваться этого в суде.

     О намерении возобновить борьбу за статус генпроектировщика уже заявил Ъ гендиректор петербургской компании "Невисс-комплекс" Александр Швирикасов. Его компания спроектировала и построила концертный зал Мариинка-3 (стоимость около 1 млрд рублей), заказчиком которого был сам Мариинский театр. Господин Швирикасов был единственным соперником господина Шашкина в предыдущем конкурсе по Мариинке-2, однако его отстранили от участия из-за "несоответствия заявки требованиям к конкурсной документации". Теперь господин Швирикасов намерен повторить попытку, утверждая, что уже привлек международную команду проектировщиков: "Мы готовы адаптировать купол и согласовать его с Домиником Перро, с которым находимся в контакте". Из других потенциальных участников источники Ъ называют "Ленметрогидрострой" и "Метрострой-Санкт-Петербург", руководство которых вчера было недоступно для комментариев.

     "Иностранные и московские подрядчики, знающие все подводные камни подобных проектов, уже отказались от участия в конкурсе", — утверждает в свою очередь бывший заместитель директора СЗД (курировавший проект Мариинки-2 до 2008 года), а ныне заместитель гендиректора "ГМЗ 'Петергоф'" по Ораниенбауму Владимир Любомиров. По его словам, с 2006 года закон о госбюджете РФ предусматривает, чтобы заказчиком были не представители властей, а пользователи строящихся за федеральный счет объектов. Предполагалось, что СЗД будет в 2007 году ликвидирована, однако было решено сохранить эту структуру до завершения строительства Мариинки-2 (это сейчас единственный объект СЗД).

     Руководитель управления по развитию и реализации инновационных проектов Мариинского театра Вячеслав Лупачев сообщил Ъ, что "Валерий Гергиев в курсе проблемы и театр очень обеспокоен ситуацией co строительством второй сцены, от которого зависят сроки реконструкции основного здания, переезд и творческие планы". Он отметил, что единственный опыт строительства, где заказчиком выступал сам театр, "позволил построить по мировым стандартам лучший в России по акустическим параметрам современный концертный зал Мариинка-3 в беспрецедентно короткий срок — менее чем за год". На вопрос о возможном повторении этого опыта господин Лупачев ответил, что "прерогатива решения принадлежит руководителю театра Валерию Гергиеву, однако вариант смены заказчика по Мариинке-2 не исключен — как это произошло с другими федеральными объектами".