Космогром Восточный

Вчера вице-премьер Дмитрий Рогозин обсудил в правительстве "сугубо производственные" проблемы строительства космодрома Восточный. Критиковали в основном строителей: кардинальных изменений не видно, дефицит рабочей силы на критически важных объектах составляет более 7 тыс. человек, а сумма задолженности по зарплатам достигла 119 млн руб. В Федеральном агентстве по специальному строительству (Спецстрой) говорят, что готовы мобилизовать в короткие сроки 1,4 тыс. рабочих. Вопрос же с зарплатами решается при вмешательстве трудовой инспекции и прокуратуры.

Совещание проходило в новом формате: представители Минстроя, МВД и коллегии ВПК во главе с господином Рогозиным находились в ситуационном центре правительства, иные же (как руководитель Роскосмоса Игорь Комаров и заместитель главы Спецстроя Александр Мордовец) участвовали в заседании при помощи телемоста. По словам вице-премьера, такие совещания будут еженедельно. "Мы собираемся здесь для обсуждения вопросов производственного характера, а нарушения закона при строительстве космодрома мы будем рассматривать в другом формате, об их итогах я доложу президенту",— сказал он. Как сообщал вчера "Ъ", Генпрокуратура и оперативный штаб при коллегии ВПК не получили финансовой отчетности от генподрядчика Восточного — ФГУП "Дальспецстрой" — на сумму около 16 млрд руб.

Производственные вопросы, с точки зрения Роскосмоса, обстоят не очень хорошо: Игорь Комаров считает, что "кардинальных изменений в ходе строительства и темпах производства строительно-монтажных работ не произошло". По стартовому сооружению отставание от графика составляет 120 суток, по монтажно-испытательному комплексу космических аппаратов — 90 суток, по командному пункту — 60 суток. Ссылаясь на данные строителей, глава Роскосмоса заявил, что на космодроме сейчас находится 5718 рабочих. "Их численность должна быть существенно выше",— посетовал господин Комаров (по данным "Ъ", изначально закладывалась цифра 14 628 человек). В ответ первый замдиректора Спецстроя Александр Загорулько заявил, что на строительство технического комплекса космодрома дополнительно переброшен 391 рабочий. "Мобилизация 1,4 тыс. человек осуществляется из шести предприятий Спецстроя",— подчеркнул он, добавив, что в настоящее время под монтаж технологического оборудования передано 37 из 134 помещений. Монтаж инженерных систем на первом стартовом комплексе Восточного, по его словам, должен завершится в июне. Заслушав эти выступления, господин Рогозин заявил, что обратился к Владимиру Путину и министру обороны Сергею Шойгу с просьбой использовать возможности Национального центра управления обороной для мониторинга ситуации на космодроме. На определение круга вопросов, по которым должны будут отчитываться специалисты центра, он дал три дня.

После совещание продолжилось в закрытом режиме. "Ъ" стали известны его подробности. Первый заместитель главы Минстроя Леонид Ставицкий в своем докладе отметил, что с визита господина Рогозина на космодром 16 марта кардинально ничего не изменилось. Из 45 поручений не исполнено 22, недостаток рабочей силы на критически важных объектах составляет около 7676 человек при 3281 работающем на стройплощадках по состоянию на 31 марта. При этом сумма задолженности по зарплатам достигла 119 млн руб., что создает почву для "протестных движений". Напомним, что ранее 50 сотрудников субподрядной организации "Стройиндустрия-С", участвующих в возведении стартового стола, отказались работать из-за невыплаты жалованья (см. "Ъ" от 25 марта). Господин Загорулько сказал, что вопрос решается при помощи трудовой инспекции и прокуратуры, и заверил: проблема будет скоро решена.

По итогам совещания Роскосмосу и Спецстрою указано до 7 апреля исполнить данные ранее поручения, представить график мобилизации финансовых, производственных и рабочих ресурсов, представить на утверждение график подготовки инфраструктуры космодрома и запуска космических аппаратов (он должен пройти не позднее 25 декабря). За срыв сроков предложено ввести дополнительную финансовую ответственность.

По сведениям "Ъ", в таком формате господин Рогозин соберет всех причастных к строительству Восточного еще три раза, а 28 апреля он лично отправится на космодром.