Экологические проекты – Основные инвестиционные проекты – Стратегический отчет – Годовой отчет ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2019 г.


Экологические проекты

Серная программа на Кольской ГМК

БУДЕТ ЗАКРЫТ

Закрытие плавильного цеха в п. г. т. Никель

Это комплексный экологический проект на Кольской ГМК, реализация которого позволит полностью ликвидировать выбросы вредных веществ в п. г. т. Никель и снизить выбросы на 50% по итогам 2020 года на Кольской ГМК (2015 год — базовый).

Мурманская область, г. Заполярный, п. г. т. Никель.

Серная программа на Кольской ГМК предусматривает полное закрытие плавильного цеха в п. г. т. Никель, расположенного на границе с Норвегией, и модернизацию металлургических мощностей в г. Мончегорске. Это позволит полностью ликвидировать выбросы диоксида серы в трансграничной зоне с Норвегией и существенно сократить вредное воздействие на окружающую среду в г. Мончегорске. Благодаря реализации программы планируется сократить выбросы диоксида серы на Кольской ГМК на 50% по итогам 2020 года и на 85% — по итогам 2021 года (2015 год — базовый).

Местоположение

Мурманская область, п. Никель

Описание

Проект предусматривает строительство узла отгрузки с вместимостью сухого концентрата на 200 тыс. тонн, модернизацию цеха флотации на обогатительной фабрике в г. Заполярный с получением двух типов медно-никелевого концентрата и полное закрытие плавильного цеха в п. г. т. Никель. В результате использования новой схемы концентраты будут разделяться на богатый и бедный и отгружаться сторонним потребителям. В 2019 году обогатительная фабрика переработала 7,9 млн тонн руды.

При закрытии цеха сотрудникам будет предложено трудоустройство на других предприятиях «Норникеля».

Инвестиции в проект за 2017–2020 годы составят 5,8 млрд руб. (90,9 млн долл. США).

График работ в 2019–2021 годах

'19

Инвестиции — 2,3 млрд руб. (35,6 млн долл. США)
Получение заключения Главгосэкспертизы России
Окончание строительно-монтажных работ по всему проекту
Выпуск готового концентрата и проведение пусконаладочных работ на фабрике

'20

Инвестиции — 1,6 млрд руб. (24,9 млн долл. США)
Частичная остановка электропечей плавильного цеха в п. г. т. Никель;
Проведение пусконаладочных работ на узле отгрузки и реализация бедного концентрата

'21

Полное закрытие плавильных мощностей в п. г. т. Никель
Начало строительства узла отгрузки для богатого концентрата

Серная программа в Заполярном филиале

Масштабный экологический проект, предусматривающий утилизацию диоксида серы на Надеждинском металлургическом и Медном заводах, входящих в Заполярный филиал Компании, с кардинальным сокращением выбросов загрязняющих веществ.

Реализация Серной программы в Заполярном филиале ставит целью поэтапное сокращение выбросов диоксида серы в Норильском промышленном районе: на 45% — к 2023 году, на 90% — к 2025 году (2015 год — базовый). Инвестиции в проект на 2019–2025 годы составят около 3,5 млрд долл. США.

Местоположение

Красноярский край, Норильский промышленный район

Описание

Проект планируется реализовать по фазам на двух основных металлургических заводах Компании в Норильском промышленном районе следующим образом.

Надеждинский металлургический завод (НМЗ)
Фаза 1: утилизация богатых диоксидом серы газов и строительство мощностей по нейтрализации серной кислоты, включая гипсохранилище и сопутствующую инфраструктуру — завершение к 2023 году.
Фаза 2: расширение инфраструктуры по переработке серной кислоты от медной цепочки — завершение к 2025 году.
Медный завод (МЗ)
Фаза 1: подготовительные работы и реконструкция передела очистки газов от пыли — завершение к 2023 году.
Фаза 2: утилизация диоксида серы, содержащегося в богатых отходящих газах на МЗ, до уровня предельно допустимых выбросов и закрытие конвертерного передела с бедными газами — завершение к 2025 году.

График работ в 2019–2020 годах

'19

Инвестиции — 1,5 млрд руб. (24 млн долл. США)
Выполнен основной объем подготовительных работ на площадках
На НМЗ разработана проектная документация на выполнение работ по фазе 1 и получено положительное заключение государственной экологической экспертизы
Заключена часть контрактов на поставку оборудования
На МЗ разработана проектная документация на выполнение работ по фазе 1

'20

НМЗ: разработка рабочей документации, получение заключения Главгосэкспертизы России и проведение строительно-монтажных работ
МЗ: проведение строительно-монтажных работ по фазе 1, разработка документации для фазы 2