Прокатный комплекс КУМЗа будет введен в эксплуатацию в 2016 году

Сроки ввода прокатного комплекса ОАО «Каменск-Уральский металлургический завод» (КУМЗ) перенесены. Об этом сообщает пресс-служба правительства Свердловской области по итогам совещания у главы кабинета министров Дениса Паслера. «В феврале 2014 года было принято решение о разделении объекта на два этапа строительства. В первый этап строительства включены цех холодной прокатки, система водооборотного цикла, подстанция глубокого ввода, газовая котельная, административно-бытовое здание, подводящие инженерные сети и часть железнодорожных путей. Срок реализации — сентябрь 2014 года, ранее сроки ввода объектов соответственно были назначены на май 2013 года и июль 2014 года. Во второй этап включены цеха горячей прокатки и термомеханической обработки. Срок реализации — первое полугодие 2016 года»,— цитирует пресс-служба заявление управляющего директора КУМЗа Алексея Филиппова.

«Мы в третий раз переносим сроки выхода на пусконаладочные работы цеха холодной прокатки. Хотя КУМЗ полностью выполняет свои финансовые обязательства, оплата на 20 июня составила 2,13 млрд рублей при выполненных работах на 1,8 млрд рублей. Мы считаем, что для своевременного завершения первого этапа на площадке должно работать не мене 1 тыс. человек, мы видим не более 600»,— пояснил он. Господин Паслер предложил отказаться от работы с генподрядчиком проекта ЗАО «Мостинжстрой». «Предлагаю руководству КУМЗа рассмотреть вопрос прямой работы с субподрядными организациями, если генеральный подрядчик не будет справляться со своими задачами»,— заявил премьер.