ГЭС закрыли окно

Минэкономразвития Адыгеи отказалось от господдержки строительства Адыгейской гидроэлектростанции стоимостью 9,7 млрд руб. Соглашение о сопровождении проекта по принципу одного окна расторгнуто. Как пояснили в ведомстве, инвестор не выполнял в сроки работы, указанные в бизнес-плане, и вовремя не предоставлял отчеты. Кроме того из-за просрочки платежей с ним был расторгнут договор аренды земельных участков, на которых планировалось возведение сооружения. Руководство АО «Адыгейская ГЭС» все обвинения отвергает. Эксперты считают, что действия властей Адыгеи вызваны недовольством тем, что инвестиционный проект до сих пор не вышел на стадию реализации.

С инвестором Адыгейской ГЭС расторгнуто соглашение о сопровождении проекта по принципу одного окна, сообщили “Ъ-Кубань” в Министерстве экономического развития Адыгеи. По республиканскому законодательству этот документ является одной из форм господдержки и упрощает согласование различных технических и юридических вопросов. Их решение происходит в одном ведомстве, в данном случае в Минэкономразвития, в сжатые сроки.

Соглашение о сопровождении проекта по принципу одного окна накладывает на инвестора определенные обязательства. В частности, он должен в соответствии с собственным бизнес-планом информировать власти о реализации проекта. «Однако АО “Адыгейская ГЭС” предоставляла информацию не периодично, мероприятия, указанные в плане, не выполнялись или переносились по срокам. Кроме того арендодатель земельного участка, на котором должно было проводиться строительство объекта - администрация Тлюстенхабльского поселения, расторгло с инвестором договор по причине того, что на протяжении длительного времени арендные платежи не вносились», - пояснили “Ъ-Кубань” в республиканском Минэкономразвития.

В данный момент в Арбитражном суде Республики слушаются два дела по искам Адыгейской ГЭС, поданными к администрации Тлюстенхабльского поселения (по поводу одностороннего расторжения договора аренды) и к Росреестру (в связи с исключением из ЕГРН записи о наличии обременения земельного участка за компанией). «С главой администрации Тлюстенхабльского поселения было заключено дополнительное соглашение о переносе сроков арендных платежей, для того, чтобы облегчить бремя инвестору. Первый платеж мы должны совершить до 10 августа текущего года. Но мы досрочно уже оплатили 500 тыс. руб. за аренду земли», - сообщили “Ъ-Кубань” заместитель гендиректора по экономической безопасности «Адыгейской ГЭС» Михаил Иваненко.

Также по его словам, отчеты компании в Минэкономразвития первоначально предоставлялись в срок. Однако затем в компании пришли к выводу, что власти Адыгеи не в полной мере оказывают ГЭС необходимую поддержку. «Мы предоставляли информацию о существующих проблемах в реализации проекта. Однако власть не вмешивалась в ситуацию», - заключил господин Иваненко. В частности, по его словам, не оказывалось содействие в решении вопроса с федеральной собственностью, расположенной на одном из арендованных участков. Но несмотря на сложности, работы на объекте идут согласно бизнес-плану, заверил Михаил Иваненко.

Соглашение о намерениях по проекту строительства Адыгейской ГЭС было подписано в Сочи в 2016 году между АО «Адыгейская ГЭС» и Минэкономразвития Республики. Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, объект, представляющий из себя каскадную ГЭС, планировалось возвести до 2021 года на существующей дамбе водохранилища, мощность станции должна составит 80 МВт. По данным Михаила Иваненко, АО «Адыгейская ГЭС» уже приступило к проектным изысканиям, общий объем инвестиций в электростанцию составит 9,7 млрд руб., проект реализуется без бюджетного финансирования. В конце февраля АО «Адыгейская ГЭС» подписало соглашение о намерениях с чеченской Rimgroup на сумму около 4 млрд руб. Rimgroup должна провести изготовление, монтаж и наладку оборудования гидроэлектростанции. Кроме того, холдинг возьмет на себя производство и монтаж металлоконструкций для осуществления общестроительных работ.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, строительство Адыгейской ГЭС имеет большое значение не только для развития региона, но и для всего юга страны. К 2024 году спрос на электроэнергию в объединенной энергосистеме юга прогнозируется на уровне 111,5 млрд кВт·ч (по информации АО «СО ЕЭС», в 2018 году потребление составило 102,3 млрд кВт·ч, выработка — 104,7 млрд кВт·ч). Причем темп прироста окажется выше среднего по единой энергосистеме России в 1,4 раза. По прогнозу, спрос на электроэнергию в Адыгее в 2024 году составит 31,8 млрд кВт·ч, увеличившись по сравнению с 2018 годом на 4,8 млрд кВт·ч (17,7%).

Эксперт-аналитик АО «Финам» Алексей Калачев предполагает, что власти РА недовольны тем, что инвестиционный проект не вышел на стадию реализации, хотя с момента заключения соглашения прошло уже более двух лет. «Попытка выйти из ситуации за счет заключения договора с Rimgroup из Чечни, вероятно, должна была помешать расторжению инвестиционного соглашения с министерством экономического развития Республики. Однако, я полагаю, она запоздала», - рассказал господин Калачев. По его мнению, исход судебных разбирательств будет зависеть от того, были ли в реальности сделаны какие-то инвестиции. «Судя по отчетности, весь баланс ООО “Адыгейская ГЭС” на конец 2017 года составлял 47,9 млн руб, в том числе 37,8 млн рублей – основные средства. Сформированы они в основном за счет обязательств. А стоимость чистых активов – 4 млн руб. Возможно, новый чеченский партнер вмешается в процесс. Но будет ли он готов оплатить обязательства АО “Адыгейская ГЭС”? Пока недостаточно информации, чтобы делать выводы», - заключил эксперт.