Контракт по осени считают

«Центр 800» в очередной раз переносит сроки завершения благоустройства общественных пространств, которые планировали открыть обновленными к юбилею Нижнего Новгорода 21 августа. В конце июля в «Центре 800» отрицали существование дедлайнов, назначенных на этот месяц, и говорили, что всегда называли сроком завершения 15 августа. Теперь в «Центре 800» называют новый срок завершения работ — конец сентября, а по некоторым объектам — конец года.

Фото: Михаил Солунин, Коммерсантъ

Набережная Федоровского

Итоги по отбору подрядчика на благоустройство набережной Федоровского подвели 31 декабря 2020 года. Исполнителем контракта стоимостью 250 млн руб. стало нижегородское ООО «ДСК Автобан», которое, как позже выяснил “Ъ-Приволжье”, весной ушло с площадки, не получив от «Центра 800» аванс. В итоге контракт начала исполнять иногородняя компания, которая по условиям договора должна была установить на набережной несколько амфитеатров, оборудовать площадку для пикников и выгула собак, смотровую площадку с оборудованием для слэклайна (хождение по стропе) и место для занятия йогой, а также построить игровые и спортивные площадки. Кроме того, на набережной хотели установить систему навигации с информационными стендами, обновить брусчатку, освещение и скамейки. Однако в июне на Петербургском экономическом форуме правительство Нижегородской области и «Газпром» подписали соглашение о создании на набережной Парка 800-летия. Как говорилось в пресс-релизе областного правительства, парк создадут на основе той концепции, которая уже была разработана в 2020 году на основании предложений жителей, но границы благоустройства расширят. Администрация региона официально сообщала, что первый этап благоустройства завершится в августе 2021 года, и в него входил тот же перечень работ, который был указан в контракте на благоустройство. Второй этап работ был запланирован на 2022 год на площади 18 га, и в него включили территории, прилегающие к набережной Федоровского: участок «Аллеи Дружбы» (на улице Заломова), склоны, Благовещенскую площадь, Сергиевский овраг и Почтовый съезд. К настоящему моменту на набережной Федоровского открыли променад вдоль улицы Заломова, установили скамейки, урны и подключили освещение. В «Центре 800» говорят, что амфитеатр и каскад террас откроют в сентябре, а остальные работы из-за «привлечения внебюджетных средств и значительного увеличения объемов благоустройства» продолжатся до ноября.

Александровский сад

В феврале начались работы в Александровском саду рядом с кремлем, и по контракту стоимостью 500 млн руб. к концу июня подрядчик должен был провести озеленение территории, установить систему освещения, проложить тропинки, установить скамейки и урны, организовать на откосе смотровую площадку, смонтировать амфитеатр и сцену-ракушку. Также в Александровском саду проектом были предусмотрены детская площадка, спортивные снаряды, велопарковки и многофункциональное пространство «Петля». В конце июля в «Центре 800» говорили, что сад откроется к юбилею, и 22 августа после празднования Дня города на новой сцене состоялся концерт. Сейчас Александровский сад открыт для посетителей, но строители продолжают доделывать сцену. Там завершились работы на участке между Георгиевским съездом, Чкаловской лестницей и Нижневолжской набережной, рабочим еще предстоит устранить замечания и высадить деревья. Кроме того, уточнил заказчик, до конца сентября продолжается работа на участке, ограниченном Георгиевским и Казанским съездами и Верхневолжской набережной.

Ярмарка

Строительные работы на территории Нижегородской ярмарки, которые планировалось закончить к середине июля, завершились в августе. На ярмарочной площади уложили новое покрытие, посадили деревья и частично установили малые архитектурные формы. В ближайшее время «Центр 800» ожидает поставки печи, информационных стендов, детской площадки из металлических труб, качелей-балансиров и водного комплекса. Заказчик говорит, что задержка исполнения контракта связана с затягиванием сроков изготовления малых архитектурных форм (МАФ) по индивидуальным эскизам. Напомним, 300 млн руб. на благоустройство этой территории выделила Объединенная металлургическая компания, а исполнителем контракта стало ООО «Русстрой».

Гребной канал

В апреле ООО «Горстрой» приступило к благоустройству набережной Гребного канала на участке от улицы Красная слобода до улицы Слобода Подновье. Работы обещали завершить в июле. Планировалось, что к этому времени тут появятся велодорожки, беговая дорожка, деревянные настилы и зонтики с местами для отдыха, площадка для воркаута и йоги, туалеты, новое освещение, скамейки и урны, бетонные трибуны, лежаки и балконы. В «Центре 800» говорят, что основные работы здесь завершились — подрядчик уложил новые покрытия, установил уличную мебель, подключил освещение, смонтировал велопарковку и навесы. До конца августа компания будет устанавливать тренажеры, монтировать остановку, пандусы, урны, столбики, ограничивающие въезд, и настроит освещение. «Все материалы уже доставлены», — уверяют в «Центре 800». При этом нижегородцы, которые занимаются спортом на набережной Гребного канала, сообщили “Ъ-Приволжье”, что благоустройство не продлили до улицы Слободы Подновье, как это было заложено в проекте, но обрывается раньше — на границе с улицей Слобода Печеры, дальше нет освещения и беговой дорожки. «Там старый асфальт, темнота и по-прежнему растут кусты. Жаль, что обновили 3 км набережной, а не все 4,8 км, потому что в обновленной части прекрасное покрытие», — сообщил “Ъ-Приволжье” один из бегунов.

Стрелка

До 1 июля 2021 года подрядчик должен был обновить территорию Стрелки: установить беседки, амфитеатр, баржу на воде со скейт-парком, рядом — площадку для мероприятий под навесом, в пакгаузах — культурный центр, а между ними — реплику Шуховской башни. В конце июля в «Центре 800» сообщили, что для реализации проекта привлекли дополнительные средства, поэтому окончание работ переносится на август. Теперь в «Центре 800» говорят, что работы продолжаются до конца сентября «в связи с увеличением объема работ за счет внебюджетного финансирования». Сейчас на Стрелке монтируются МАФы, укладывается второй амфитеатр. Заказчик добавляет, что из-за «сложной организации строительных работ четырех подрядчиков на одной территории контракт по благоустройству территории Стрелки может быть продлен без изменения стоимости».

«Швейцария»

Что касается крупнейшего городского парка «Швейцария», работы в котором официально по контракту рассчитаны до конца 2021 года, то в интервью “Ъ-Приволжье” губернатор Нижегородской области Глеб Никитин обещал, что «жители смогут пользоваться парком сразу после юбилея, он будет полностью открыт и доступен для посещения»: «Если и останутся какие-то недоделки, то, скорее всего, они будут связаны с документами. И, естественно, часть деревьев будет высаживаться, как это положено, осенью. Я не вижу рисков по этому проекту». Однако с 23 августа для свободного посещения открыли треть парка, на остальной работы продолжаются. Как сообщили в областном правительстве, о сроках открытия парка говорить некорректно: «Ориентиры заказчика действительно включали в себя техническое открытие парка к 800-летию города, чтобы нижегородцы смогли в дни празднования увидеть и оценить парк, дети — играть и гулять в парке всю последнюю неделю летних каникул. Подрядчик пошел навстречу, праздник состоялся. Сейчас в его закрытой части работы продолжаются».

Перспективы

В сентябре «Центр 800» планирует начать благоустройство площади Революции (Московский вокзал), также начнется вторая очередь благоустройства сквера Свердлова за отелем Mercure — первая завершилась в 2020 году. Кроме того, «Центр 800» планирует начать третью очередь работ на площадке между мечетью и канатной дорогой. Там говорят, что все работы планируется завершить до конца 2021 года.