У Мариинки затягивается вторая сцена

В Петербурге объявлен конкурс по выбору нового генподрядчика для достройки второй сцены Мариинского театра общей стоимостью 19,17 млрд руб. Новый контракт на освоение 2,9 млрд руб. предусматривает выполнение лишь половины необходимых работ. При этом проектирование театра так и не закончено, а его открытие перенесено на 2013 год.

Нового генподрядчика заказчик второй сцены Мариинки, Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации (СЗД) Минкультуры, выбирает спустя полгода после утверждения Главгосэкспертизой новой сметы. 30 мая правительство РФ официально утвердило окончательную стоимость — как и прогнозировал "Ъ" (см. "Ъ" 4 февраля 2011 года), она составит 19,172 млрд руб. Удвоение цены произошло в связи с заменой проекта Доминика Перро (выигравшего международный конкурс в 2003 году) на иное решение, предложенное канадским архитектурным бюро Diamond&Schmitt Architects.

Вчера выяснилось, что генпроектировщик театра, КБ высотных и подземных сооружений (ВиПС), до сих пор не разработало проектно-сметную документацию, которая должна была быть сдана еще в марте. В СЗД ситуацию не комментируют, однако источник "Ъ", близкий к заказчику, рассказал, что проект сдается строителями "с колес" и в него на ходу вносятся изменения. При этом ключевая часть проекта канадцев, зрительный зал с суперсовременной акустикой, на который сделал ставку худрук Валерий Гергиев, также остается недопроектированным.

Это подтверждает и обнародованная на сайте госзаказа конкурсная документация, согласно которой 2,94 млрд руб. пойдут на строительство и облицовку фасадов, кровлю и другие изыски. Из конструкций зрительного зала пока разрешено построить балконы, амфитеатры и пол. О креслах и "акустическом теле" в документации ни слова. При этом сумма контракта составляет чуть больше половины от 5,429 млрд руб., выделенных на строительство в этом году. Источники "Ъ" в СЗД поясняют, что на конкурс пока выставлены работы, обеспеченные проектно-сметной документацией, а потом будет разыгран новый контракт. Руководитель проекта, технический директор КБ ВиПС Кшиштоф Поморски утверждает, что его компания сдала заказчику основную часть документации в апреле и сейчас устраняет выявленные замечания, а также добавляет в проект "уточнения", вносимые канадцами. Проводить конкурс по выбору подрядчика это не мешает, уверяет господин Поморски. КБ ВиПС является структурой, аффилированной с бывшим главой СЗД Валерием Гутовским.

Завершить строительство в намеченные сроки уже не удастся. Выставленную на конкурс половину контракта предполагается завершить через 16 месяцев после его заключения. Подведение итогов назначено на 30 августа, то есть контракт заключат не раньше сентября и исполнят в январе 2013 года. Как будут совмещены работы, выполняемые нынешним подрядчиком в рамках старого контракта, заключенного еще на основе проекта Перро с работами по новому контракту, неизвестно. Непонятно также, когда будет выставлен на конкурс последний генподряд и сколько генподрядчиков будут работать на одной площадке в финале.

Одним из претендентов на эту роль выступает компания "НЕВИСС-комплекс", построившая концертный зал "Мариинка-3". Ее глава Александр Швирикасов уверен, что "точку в этой десятилетней богадельне может поставить лишь сам театр". Однако Гергиев публично в ситуацию уже не вмешивается. Министр культуры Александр Авдеев на прошлой неделе заявил, что театр будет построен в середине 2012 года. Ранее было обещано, что маэстро взмахнет палочкой хотя бы в фойе во время "Белых ночей-2012".