Стоимость ледовой арены в Новосибирске увеличилась до 14,4 млрд рублей

Строительство ледовой арены в Новосибирске подорожало с начала года на 1,4 млрд руб. – до 14,4 млрд. «Сумма контрактов, заключенных на строительство объекта "Многофункциональная ледовая арена по улице Немировича-Данченко в городе Новосибирске", составляет 14,4 млрд рублей. Увеличение стоимости строительства связано с удорожанием строительных материалов, которое продолжается с конца 2020 года»,— сказал и. о. министра строительства Новосибирской области Алексей Колмаков (цитата по ТАСС).

Фото: Алексей Танюшин, Коммерсантъ

В начале августа на пресс-конференции он сообщал, что стоимость строительства ЛДС может вырасти оценочно на 25-30% от первоначальной стоимости. На начало 2021 года, как сообщало КСП, общая стоимость проекта создания комплекса ЛДС, включая также строительство станции метро и еще восьми объектов, составила 20,7 млрд руб., из них на ледовую арену приходилось 10,2 млрд руб.

Построить арену планируется к 1 ноября 2022 года. В августе сообщалось, что заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко раскритиковал ход строительства ледовой арены в Новосибирске. «Отставание от графика составляет 78 дней. Кроме того, регион запрашивает дополнительные средства из федерального бюджета на завершение строительства ледовой арены в связи с конструктивными изменениями проекта»,— сообщала тогда пресс-служба вице-премьера.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.