«Школа-долгострой» в деревне Пычанки в Удмуртии готова на 74%

«Школа-долгострой» в деревне Пычанки в Удмуртии готова на 74%

Глава Удмуртии Александр Бречалов посетил «школу-долгострой» в деревне Пычанки в Завьяловском районе и рассказал о ходе строительства объекта на аппаратном совещании. Как сообщает пресс-служба главы и правительства республики, общая готовность объекта составляет 74%.

Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

«Этот объект — долгострой. Мы ошиблись при выборе подрядчика. В итоге произошли сдвиги вправо по срокам сдачи, удорожание по строительным материалам. Новый подрядчик проверенный, он строил школу в Ягуле. Сейчас надо еженедельно сверять часы для того, чтобы идти в жестком графике. Строительство завершим в этом году. Затем — лицензирование»,— сказал Александр Бречалов.

Сейчас на объекте завершили прокладку наружный сетей дренажа, теплотрассы, внутренних сетей отопления и вентиляции. В школе ведется прокладка наружных инженерных сетей канализации, штукатурка полов и стен, цементные стяжки полов, облицовка керамической плиткой.

Новая общеобразовательное учреждении должно разгрузить Завьяловскую школу на 800 мест, где на данный момент обучается больше 2 тыс. учащихся района.

Напомним, глава республики заявлял, что школа примет первых учеников 1 сентября 2024 года.

Строительство школы началось в 2021 году, ее планировать сдать через год. Однако в 2022 году сроки строительства продлили до 2023 года, после чего подрядчик объявил о банкротстве, с ним расторгли контракт. В декабре 2023 года был заключен новый контракт со вторым подрядчиком, который в настоящий момент ведет строительные работы.