Суд вчетверо снизил неустойку ННИИРТ по разработке новой РЛС

Суд вчетверо снизил неустойку ННИИРТ по разработке новой РЛС

Арбитражный суд Москвы рассмотрел спор Министерства обороны РФ с Нижегородским научно-исследовательским институтом радиотехники (АО ФНПЦ ННИИРТ), касающийся опоздания с исполнением гособоронзаказа. Как следует из материалов дела, военное ведомство потребовало взыскать с ННИИРТ неустойку 20 млн руб. за просрочку по нескольким этапам опытно-конструкторской работы «Модернизация радиолокационного комплекса 55Ж6М (шифр “Мерцание”)».

Этот госзаказ институт получил в апреле 2018 года и должен был сдать работу в 2022 году. Однако на государственные испытания для Воздушно-космических сил России опытный образец новой РЛС был передан только в августе 2023 года. При этом военные решили рассчитать штрафные санкции по этапам ОКР вплоть до 29 февраля 2024 года.

Суд с расчетом военных не согласился, указав, что при опытно-конструкторских работах нельзя начать следующий этап, не завершив предыдущий, и все нужно делать последовательно. Поэтому подход Минобороны к расчету неустойки был признан неверным. Суд пересчитал просрочку до июля 2023 года, когда институт предъявил опытный образец техники. Поэтому размер неустойки был снижен с требуемых 20 млн до 5,1 млн руб.

Судья Ольга Козленкова также сослалась на то, что в прошлом году исполнитель за просрочку по ОКР «Мерцание» уже был оштрафован военными на 45 млн руб. Оправдания представителей ННИИРТ в том, что своевременному исполнению контракта помешала пандемия коронавируса Covid-19, суд признал необоснованными.