Подрядчик назвал новые сроки сдачи ледовой арены в Новосибирске

Ввести в эксплуатацию ледовую арену в Новосибирске планируют к 1 ноября 2022 года. Об этом сообщил директор по строительству подрядной организации ООО «ЭлинАльфа» Денис Синюк во время доклада заместителю генпрокурора РФ Дмитрию Демешину, который сегодня проверил степень готовности объекта.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«По графику мы планируем завершение всех работ 1 ноября, — заявил Денис Синюк. – У нас произошли «сдвижки», связанные с невозможностью поставки оборудования, конкретно трансформаторной подстанции. Произошли изменения в решении, перешли на отечественное оборудование. Только в сентябре оборудование будет здесь на месте».

Ледовая арена на 10,5 тыс. зрителей в Новосибирске возводилась к молодежному чемпионату мира по хоккею (МЧМ. Однако, в последующем Международная федерация хоккея (IIHF) на внеочередном заседании отменила проведение МЧМ в России, перенеся его в Канаду. Власти Новосибирской области заявили, что несмотря на перенос чемпионата, объект будет сдан в срок. В конце января вице-губернатор Новосибирской области Роман Теленчинов говорил журналистам, что ввод объекта планируется к октябрю. «Отставания от графика больше нет. У нас есть согласованный всеми сторонами график с вводом объекта в эксплуатацию до 1 октября 2022 года. Этот график будет выполнен полностью»,— говорил он (цитата по РИА новости).

Строительство многофункциональной ледовой арены осуществляется в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография». Шестиэтажный комплекс ледовой арены общей площадью 55 тыс. кв. м будет включать в себя основную арену на 10,5 тыс. зрителей и тренировочную арену с трибунами на 200 зрителей. Также здесь будут спортивный, тренажерный залы, спортивные раздевалки для команд, офисы делегаций и необходимые вспомогательные помещения.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.