Стоимость материалов при подготовке строительства четвертого моста завышена втрое — КСП

Контрольно-счетная палата (КСП) Новосибирской области обнаружила завышение сметных цен на изделия и материалы в смете подготовительных работ по строительству четвертого моста через Обь в Новосибирске. «Выборочный анализ сметных цен показал, что они завышены по отношению к рыночным ценам от 2 до 3,5 раз»,— говорится в отчете аудиторов. Проектной организацией на подготовительном этапе является петербургское АО «Институт “Стройпроект”».

В связи с установленными фактами завышения сметной стоимости КСП предлагает областным властям провести дополнительную экспертизу достоверности сметной стоимости строительства объекта. «Без корректировки сметной стоимости, бюджетные средства могут быть использованы не эффективно»,— отмечают аудиторы.

Кроме этого, как указывают контролирующие органы, работы по выносу инженерных коммуникаций из зоны строительства моста с сентября по ноябрь 2018 года велись без разрешения на строительство и при отсутствии рабочей документации. Контракт стоимостью 338 млн руб. на выполнение этих работ ГКУ «Мост» заключило с ООО «Росстрой». При этом, более 54 млн руб., направленных на строительство участка канализационной сети из труб производства Германии, «были использованы неэффективно, так как результат мог быть достигнут с наименьшим объемом средств», указывают аудиторы.

ГКУ «Мост» было создано по распоряжению правительства Новосибирской области летом 2017 года для подготовки территории, необходимой для строительства моста, контроля за его строительством и дальнейшей эксплуатацией на платной основе. По данным КСП, в 2017 году расходы ГКУ составили 13 млн руб., из них — 12,6 млн руб. — на содержание учреждения. В 2018 году расходы ГКУ составили 102,3 млн руб., на содержание — 21 млн руб.

Четвертый мост в Новосибирске разместится между Октябрьским и Димитровским мостами в створе улицы Ипподромская. Реализовать проект планируется на условиях 25-летней концессии с ООО «Сибирская концессионная компания» (контролируется группой «Вис»). Общая стоимость проекта — 34,5 млрд руб., из них инвестиции концессионера — 8,2 млрд руб., капитальный грант — 26,2 млрд руб. В конце 2018 года стало известно, что федеральные власти планируют выделить Новосибирску первый транш на строительство моста в размере 400 млн руб. По данным «Вис», деньги поступили.

Начать строительство моста планировалось в декабре 2018 года, завершить — в декабре 2022 года. Фактически строительство моста еще не начато. Компенсация недополученных доходов концессионеру до уровня минимального гарантированного дохода (общая сумма в течение 20 лет — 47 млрд руб.) должна начаться в 2022 году.