Строительство

Департамент градостроительства администрации областной столицы отчитался о ходе работ по проектированию и строительству закрепленных за ним инфраструктурных объектов в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу в 2018 году. В декабре 2015 года был введен в эксплуатацию коллектор бытовой канализации диаметром 800 мм и протяженностью 1,1 км от площадки строительства стадиона до улицы Демократической. Однако депстрой до сих пор не до конца оплатил выполненные работы. Как сообщил глава градостроительного ведомства Сергей Рубаков, это связано с тем, что подрядчик без согласования скорректировал проектные решения. «Нам пришлось дополнительно утверждать эти изменения. Сейчас все документы подписаны, их проверяют в Госстройконтроле в Москве. Как только мы их получим, проведем оплату оставшейся суммы подрядчику. Эти деньги в облбюджете предусмотрены», — отметил Сергей Рубаков. Строительство еще одного инфраструктурного объекта — водопровода диаметром 500 мм и протяженностью 4,6 км от насосной станции третьего подъема НФС‑2 до стадиона «Самара-Арена» — завершено на 95%. «В ходе реализации проект также претерпел изменения, водопровод признали объектом первой категории. Поэтому пришлось предусмотреть для него полностью автономное питание. Отдельным контрактом была закуплена дизельная станция. В ближайшее время ее должны доставить на площадку», — рассказал руководитель департамента градостроительства. Пуско-наладочные работы на водопроводе пройдут в мае этого года.