Космос ждет тепла, тока и воды

Вчера вице-премьер Дмитрий Рогозин сообщил о создании рабочей группы по анализу проведения монтажных и пусконаладочных работ оборудования космодрома Восточный. По информации "Ъ", группа должна сверить графики возведения объектов пускового минимума, без которых старт ракеты-носителя "Союз-2" в декабре 2015 года невозможен. Отставание по некоторым из них достигает 25 дней. Кроме того, отсутствует постоянное водо- и энергоснабжение.

О создании рабочей группы господин Рогозин вчера сообщил в своем микроблоге в Twitter. В нее вошли, в частности, замгенконструктора РКЦ "Прогресс" Дмитрий Баранов, начальник управления капитального строительства "Роскосмоса" Сергей Занько, замгендиректора Центра эксплуатации наземной и космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) Андрей Охлопков, председатель научно-технического совета "Роскосмоса" Юрий Коптев и другие специалисты. Возглавил группу председатель совета коллегии военно-промышленной комиссии РФ по космосу Олег Фролов. Группе предстоит провести анализ строительства объектов космодрома и монтажа оборудования.

По словам источника "Ъ" в оперативном штабе строительства Восточного, группе предстоит актуализировать графики возведения 11 объектов пускового минимума, без готовности которых осуществить пуск ракеты-носителя "Союз-2" с аппаратами "Аист" и "Ломоносов" 25 декабря не получится. Собеседник "Ъ" отмечает, что "Дальспецстрой" нагоняет сроки, но "отставание по ряду объектов сохраняется и достигает около 25 дней". Главной проблемой остается подача электричества и воды по штатной схеме: все основные кабели и трубы проложены, но предстоит еще провести их разводку на местах. Без этого специалисты ЦЭНКИ не могут монтировать и испытывать оборудование.

Серьезные проблемы с водо- и энергоснабжением Восточного признавались еще в апреле, когда на стол к вице-премьеру Рогозину попал доклад первого заместителя главы Минстроя Леонида Ставицкого. На тот момент работы по строительству главной понизительной подстанции (ГПП) и подстанции СК-1 не велись, контракт с субподрядчиком был расторгнут, а дефицит оборудования составлял 52,5 млн руб. (34 млн руб.— на ГПП, 18,5 млн руб.— СК-1). Ситуация с водоснабжением и вовсе называлась "критической": существовавший темп работ не позволял обеспечить его по постоянной схеме. "К сожалению, нет подключения технологических систем к постоянным источникам электроэнергии, тепла и воды",— заявлял 15 сентября глава госкорпорации "Роскосмос" Игорь Комаров. Сейчас собеседник "Ъ" утверждает, что во время последней инспекции Восточного строители "клятвенно пообещали" господину Рогозину поставить точку в этом вопросе к 25 сентября. В Федеральном агентстве по специальному строительству по итогам визита вице-премьера сообщили, что на техническом комплексе космодрома завершено строительство основных объектов для приема "Союза-2", а также ведутся пусконаладочные работы инженерных сетей.

Если строители сдержат данное вице-премьеру обещание, то монтажники начнут "стахановскими темпами" пытаться установить оборудование, чтобы успеть провести его комплексные испытания, говорит источник "Ъ" в "Роскосмосе". На космодроме Куру (Французская Гвиана) для них отводилось 309 дней, в Плесецке — около 300 дней. "На Восточном будет не более 125 дней — это предел",— сказал собеседник "Ъ", добавив, что окончательное решение о пуске примет госкомиссия. Если возникнут малейшие сомнения в целесообразности проведения пуска в этом году, то дата его проведения будет изменена. При таком раскладе строителям и монтажникам Восточного придется работать в новогодние праздники.