Поклонногорский путепровод разморозят весной

Как стало известно "Ъ", конкурс на достройку путепровода через железную дорогу на Поклонногорской улице будет объявлен весной текущего года — ориентировочно в начале марта. Цена тендера пока не рассчитана, остаточная стоимость работ ранее составляла 1,4 млрд рублей. Наиболее вероятным претендентом на выполнение контракта считается дорожная компания "Возрождение", которая с сентября ведет на объекте работы по консервации стройки.

Контракт на строительство путепровода в створе Поклонногорской улицы был заключен еще в октябре 2012 года, когда компания "Мостоотряд N 19", являвшаяся на тот момент крупнейшим городским дорожно-строительным подрядчиком, выиграла соответствующий конкурс стоимостью 1,9 млрд рублей. С того момента работы на объекте велись в вялотекущем режиме, и в конце 2014 года подрядчик и Смольный договорились о приостановке работ. Основная причина — нежелание местных жителей продавать свои земельные участки по цене, предложенной городскими чиновниками, позже стало известно об ухудшении финансового положения самого "Мостоотряда N 19". Несмотря на предбанкротное состояние, компания отказалась добровольно расторгать контракт, из-за этого заказчик (Дирекция транспортного строительства, подведомственная комитету по развитию транспортной инфраструктуры, КРТИ) был вынужден обратиться в суд. 30 декабря Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти разрешил заказчику расторгнуть договор, но у компании есть тридцать дней на то, чтобы обжаловать это решение.

Если апелляция со стороны подрядчика все же не поступит, то конкурс по достройке объекта объявят уже в начале весны — ориентировочно в марте текущего года. Сейчас в дирекции идет подготовка конкурсной документации, окончательную стоимость работ там назвать отказались: вероятно, после перерасчета с применением индексов-дефляторов она увеличится в большую сторону. Остаточная стоимость объекта оценивается в 1,4 млрд рублей. Сроки выполнения работ в КРТИ назвать также затруднились. Ранее источники "Ъ" в Смольном сообщали, что наиболее вероятная дата — середина 2017 года.

"Мостоотряд N 19" успел выполнить работы на объекте лишь на 26%. Компании был выплачен аванс в размере 570 млн рублей, из них погашено только 34 млн рублей. Гарантию на исполнение контракта выдавал банк "Санкт-Петербург", который не спешит расстаться с деньгами. В отношении кредитной организации правительство города уже инициировало судебное разбирательство. Вчера рассмотрение дела снова было отложено, следующее заседание назначено на 4 февраля.

Что касается выкупа земельных участков, то в конце прошлого года удалось решить вопрос с самым проблемным участком — детской школой иппотерапии "Кентаврик". Для переезда из зоны строительства Поклонногорского путепровода школе был выделен дополнительный участок в 3,2 тыс. кв. м в Парголово (восточнее пересечения Выборгского шоссе с дорогой в Каменку). К нему прилегает уже арендованный "Кентавриком" надел в 6,5 тыс. кв. м. Суммарная площадь земли — почти 1 га.

Напомним, что, согласно изначальному проекту, принудительному изъятию земель для строительства Поклонногорского путепровода подлежали двадцать участков. Однако в 2014 году из этого списка убрали пять владений, которые не попадали в границы возведения объекта. Из оставшихся 15 участков нерешенным остался вопрос с тремя собственниками, сообщили "Ъ" в КРТИ (о каких именно участках идет речь, в ведомстве вчера не уточнили): владельцев не устраивает размер денежной компенсации, вероятно, спор по этим земельным участкам будет решаться в судебном порядке.

Наиболее вероятным претендентом на контракт является компания "Возрождение", с которой в сентябре прошлого года был заключен контракт на консервацию объекта стоимостью 300 млн рублей.

Отметим, что сейчас полностью закрыт для движения участок Поклонногорской улицы от Афонской улицы до проспекта Энгельса. Скорость движения по проспекту Энгельса на перекрестке с Поклонногорской улицей в часы пик составляет не более 10 км/час, а пробки достигают восьми баллов — по данным сервиса "Яндекс.Пробки".