СПОСОБ И КОМПЛЕКС УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫМИ ПРОЕКТАМИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ПРОГНОЗИРУЮЩЕГО РЕЗУЛЬТАТЫ БУДУЩИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

1. Способ управления строительными проектами с использованием программного обеспечения, прогнозирующего результаты будущих строительных проектов, отличающийся тем, что прогноз производят в реальном времени на основе результатов обработки (анализ и оптимизация) фактических данных, полученных с объектов мониторинга с использованием технологий интернета вещей на предыдущих проектах; для определения фактического количества и стоимости затраченных ресурсов на объекты мониторинга размещают переносные устройства мониторинга с набором датчиков, которые определяют трехмерные координаты объекта мониторинга через спутниковую навигацию или посредством беспроводных маяков и информацию об уровне активности объекта мониторинга, далее передают эту информацию посредством беспроводной сети связи в базу данных компьютерной программы для ее обработки и контроля фактически задействованных ресурсов; далее программное обеспечение сопоставляет данные, полученные с устройств мониторинга с координатами конструктивных элементов объекта строительства, полученными из BIM-модели или данных из финансовой и технической документации, и на основе технологий Big data и искусственного интеллекта производит углубленную аналитику о количестве планируемых и фактически затраченных ресурсов, выявляет неэффективные и избыточные ресурсы и процессы, затем в реальном времени формирует рекомендации об оптимальном наборе и последовательности вовлечения ресурсов для производства того или иного вида работ, формирует систему мотивации персонала с использованием показателей эффективности и вносит полученные результаты в каталоги и библиотеки проектов для прогнозирования, планирования и управления производством работ на аналогичных объектах с целью выбора наиболее оптимального решения в будущем.
2. Комплекс управления строительными проектами с использованием программного обеспечения, прогнозирующего результаты будущих строительных проектов, предназначенный для реализации способа по п. 1, содержащий устройства мониторинга с набором датчиков, обеспечивающих передачу трехмерных координат объекта мониторинга и сведений об уровне его активности; базовую станцию, соединенную по системам беспроводной связи с устройствами мониторинга и контрольными маяками; сервер, на котором расположено приложение для анализа количества планируемых и фактических затрат ресурсов, при этом приложение включает в себя блок интерпретации и анализа данных с устройств мониторинга и контрольных маяков на основе технологий Big data и искусственного интеллекта; также включает BIM-модель и связанные с ней графики производства работ; содержит каталоги и библиотеки данных для прогнозирования и планирования работ на аналогичных объектах.
3. Комплекс по п. 3, включающий в себя размещение переносных устройств мониторинга с набором датчиков на защитных касках или браслетах, или поясах, или жилетах, или на строительной технике.
4. Комплекс по п. 3, отличающийся тем, что включает в себя размещение в наборе датчиков комбинации устройств: GPS, Bluetooth-приемника, термометра, гироскопа и акселерометра.