Под министрами зашаталась труба

Вчера на заседании правительства Нижегородской области губернатор Валерий Шанцев потребовал найти ответственных за срыв обязательств региона по расширению и реконструкции систем газоснабжения в районах области. План строительства газораспределительных сетей и объектов был выполнен на 25–50%. Причиной, по мнению представителей регионального минстроя, стало серьезное недофинансирование программы, рассчитанной на 94 млн руб. Однако минфин эти доводы опроверг, заявив, что 80% необходимых средств было выделено. Губернатор дал министрам неделю на проведение служебного расследования, пригрозив сделать кадровые выводы.

Доклад об итогах исполнения годового плана газификации в Нижегородской области, вчера был резко раскритикован главой региона Валерием Шанцевым. Сначала он упрекнул министра строительства ЖКХ и ТЭК Игоря Донато в том, что тот плохо подготовился к заседанию правительства и вместо итогов 2015 года вспоминает прошлые годы, растрачивая общее время.

• Подпрограмма «Расширение и реконструкция систем газоснабжения Нижегородской области» входит в адресную инвестпрограмму развития энергоэффективности и региональной энергетики. Рассчитана на 2015–2020 годы, предусматривает строительство новых и реконструкцию существующих газораспределительных сетей, строительство баз газового хозяйства и выделение районам бюджетных субсидий для компенсации части процентной ставки по кредитам, которые граждане берут на газификацию своего жилья. Основной объем финансирования заложен на 2015 год.

Тогда господин Донато сосредоточился на докладе о газифицированных в этом году объектах, но и это ни к чему хорошему не привело. Губернатор обратил внимание, что подпрограмма «Расширение и реконструкция систем газоснабжения Нижегородской области» исполнена в лучшем случае наполовину. Из шести намеченных объектов в декабре по факту сдадут лишь четыре, а проектные работы еще по двум не выполнены. Кроме того, в этом году предполагалось строительство в районах области 97 распределительных газопроводов, а по факту сделали лишь около 22 км уличных сетей в Красных Баках, Сергаче и селе Кошелиха в городском округе Первомайска. Неисполнение планов Игорь Донато объяснил недофинансированием работ: по его словам, из предусмотренных 94,8 млн руб. его министерству областной бюджет выделил лишь 31 млн. «То есть факт исполнения по году у нас какой? 50% — по объектам, 25% — по сетям газораспределения и 30% — по финансированию? Кто в состоянии доложить по этому вопросу?» — спросил губернатор.

Подчиненные Игоря Донато подтвердили, что в декабре ситуация к лучшему не изменится, также сославшись на проблему с финансированием. Однако министр финансов Ольга Сулима сообщила, что адресная инвестиционная программа была профинасирована на 80%. «Не открыты были лимиты финансирования лишь по двум новым проектируемым объектам. Возьмите 80% от 94 млн руб. — объем финансирования как минимум 78 млн должен составлять. Эти средства у вас были», — сообщила она, обращаясь к представителям минстроя. Начальник управления топливно-энергетического комплекса Михаил Морозов возражал, что у них не было таких бюджетных лимитов.

Рассердившись, губернатор распорядился в течение недели провести служебное расследование, заявив, что за невыполненные показатели «кто-то будет отвечать», тем более что сумма сравнительно невелика. «Пожалуйста, ко мне на стол конкретные причины, почему такое безобразие! Кто, когда и что именно не сделал, чтобы выполнить плановое задание по газификации. Ко мне никто никогда не обращался с вопросом, что не хватает 60 млн руб. Спрашивается, зачем вы сюда пришли? Докладывать мне о вашей бездеятельности? Тогда пойдете гулять…» — обратился к министрам Валерий Шанцев, пообещав по итогам разбирательства сделать кадровые выводы в отношении виновных.

Выйдя с заседания, представители минстроя от комментариев отказались, сообщив лишь, что будут готовить информацию для доклада губернатору по сложившейся ситуации. Еще одной проблемой, поднятой на заседании облправительства, стало отсутствие софинансирования региональной программы со стороны муниципалитетов и населения, которое не оборудует свое жилье газовыми котлами, плитами. Например, в балахнинском поселке Конево, к которому местными структурами «Газпрома» построен межпоселковый газопровод, из 544 квартир и домов только 134 пока готовы к приему газа. Основными причинами Игорь Донато назвал низкую активность и платежеспособность местных жителей, которые не могут позволить себе заплатить 90–120 тыс. руб. за перевод дома на газ (пуск газа осуществляется только по мере готовности жилья).