Миллиарды на наследие

В 2018 году бюджет Северо-Западной дирекции по строительству, реконструкции и реставрации Министерства культуры РФ составит 4,1 млрд рублей против 3,8 млрд рублей, выделенных федеральным бюджетом в 2017 году. Эти средства, в частности, пойдут на реставрацию Академии художеств, особняка Штиглица, Воскресенского Новодевичьего монастыря, ансамбля Соловецких островов и других объектов в регионах Северо-Запада. Руководитель дирекции Наталья Волынская отметила, что объемы финансирования могут быть увеличены, но насколько, она сказать затруднилась.

В 2017 году на реставрационные работы на объектах культурного наследия Петербурга и регионов СЗФО Северо-Западной дирекции по строительству, реконструкции и реставрации Министерства культуры были выделены средства в размере 3,8 млрд рублей. Всего было заключено 111 контрактов с подрядными организациями, рассказала руководитель дирекции Наталья Волынская вчера в рамах пресс-конференции. По ее словам, сейчас завершаются работы по 31 контракту. К наиболее знаковым объектам, которые будут введены в строй до конца года, относятся вторая очередь Российской национальной библиотеки (РНБ) (официальное открытие объекта намечено на середину ноября), капитальный ремонт общежития Академии балета имени Вагановой и Петрозаводская консерватория имени Глазунова.

В 2018 году бюджет Северо-Западной дирекции одобрен в размере 4,1 млрд рублей. По словам госпожи Волынской, эта сумма, скорее всего, вырастет, но насколько, руководитель ведомства уточнить не смогла, отметив лишь, что "корректировки идут всегда, а из-за постоянного секвестрования бюджета денег намного меньше, чем требуется на сегодня". Эти средства будут направлены в том числе на продолжение работ по реставрации Академии художества, особняка Штиглица, Воскресенского Новодевичьего монастыря, ансамбля Соловецких островов. При этом дирекция запросила и уже получила предложения от всех регионов Северо-Запада по поводу объектов, которые нужно реставрировать. По данным ведомства, сейчас в рабочем списке около 200 объектов. Например, Мурманская область просит отреставрировать знаковый памятник героям-подводникам Северного флота в городе Полярном, а Республика Коми выступает за обновление церкви Святителя Дмитрия Ростовского. "Мы проанализируем эти предложения и в самое ближайшее время направим итоговый документ с ходатайством о включении этих объектов в бюджет 2018 года",— сообщила руководитель Северо-Западной дирекции.

При этом госпожа Волынская признает, что у Северо-Западной дирекции есть несколько контрактов, реализация которых затянулась из-за разбирательств с подрядчиками.

Одним из самых скандальных объектов Петербурга является новая сцена Малого драматического театра (МДТ) — Театра Европы стоимостью 2,5 млрд рублей. Последний раз озвучивалось, что здание на Звенигородской улице, 7, будет построено к июню 2018 года. Но по новым планам, о которых рассказала Наталья Волынская, этот объект будет введен лишь в конце 2019 года. "К весне 2018 года мы планируем возвести само здание театра. До конца 2018 года и в начале 2019 года будут проводиться отделочные работы на объекте. А с середины 2019 года начнется монтаж оборудования",— рассказала Наталья Волынская.

Как ранее писал "Ъ", вокруг строительства новой сцены МДТ возникли судебные разбирательства, которые стали следствием разрыва контракта с ООО "СтройСоюз СВ", которое, по мнению Северо-Западной дирекции, нарушило сроки ведения работ. Подряд достался новому подрядчику — ООО "Трансепт групп", а с прежней организацией дирекция продолжила разбирательства в суде. По словам Волынской, после расторжения контракта "СтройСоюз СВ" не вернул выплаченный аванс. "Представители фирмы, бритоголовые ребята, приходили в Дирекцию с угрозами и требовали дополнительное финансирование. Но вместо этого получили расторжение контракта, а также взыскание выплаченного аванса через суд",— прокомментировала она. Но в рамках судебного разбирательства суд встал на строну экс-подрядчика: признал расторжение контракта неправомерным и обязал дирекцию выплатить компании 200 млн рублей. Суд второй инстанции неожиданно для дирекции поддержал это решение. После этого ведомство подало кассационный иск, наложив обеспечительные меры на время судебных разбирательств. "Кассация пока не назначена. Ориентировочно она будет в середине декабря",— прокомментировала Наталья Волынская. Она добавила, что в поисках справедливости готова дойти до президента РФ Владимира Путина.

Также не раньше 2019 года будет закончена реконструкция Консерватории имени Римского-Корсакова в Петербурге. "Очень опасно на таком объекте спешить",- отметила Наталья Волынская, добавив, что объект сложный — как с технической точки зрения, так и финансовой. Процесс реконструкции был затянут в том числе и из-за смены подрядчика: первые три контракта, заключенные с компанией "Балтстрой" на сумму 1,4 млрд рублей, были расторгнуты. В настоящее время идут судебные разбирательства. Всего, по словам госпожи Волынской, на проведение всех запланированных работ по реставрации здания консерватории требуется 5 млрд рублей, а контракты с новым подрядчиком -компанией "Меандр" — заключены пока только на 600 млн рублей. По ним срок окончания работ — сентябрь 2018 года.