Дефицит средств по капремонту МКД в Новосибирской области оценен в 91,4 млрд рублей

Контрольно-счетной палатой Новосибирской области проверила ход реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домах (МКД) в 2017 году и первом полугодии 2018 годов. Аудиторы сделали вывод, что стоимость работ, предусмотренных программой, рассчитанной на период с 2014 по 2043 годы, превышает объем плановых поступлений взносов на капитальный ремонт (исходя из минимального размера взносов 7,05 руб. на кв. м в месяц). «Поступление взносов (без учета государственной и муниципальной поддержки) позволит выполнить комплексный капитальный ремонт лишь в 54,6% домов, предусмотренных в региональной программе»,— подсчитали аудиторы. Дефицит средств для полного выполнения программы составляет 91,4 млрд руб. При этом, отмечает КСП, общий объем государственной и муниципальной поддержки, предусмотренный краткосрочными планами на 2014−2019 годы, составляет лишь 5,8% от стоимости работ, запланированных на данный период.

По данным отчета КСП, по данным с 2014 года на январь 2018 года на все счета Фонда капремонта от собственников помещений МКД поступило 8,6 млрд руб. Общий объем задолженности по оплате взносов на капитальный ремонт по состоянию на январь 2018 года по всем счетам составляет 958,5 млн руб. «Уровень собираемости взносов составил по общему счету регионального оператора — 88,7%, по спец счетам — 89,3%, при этом собираемость взносов по МКД, помещения в которых являются государственной собственностью составляет только 51,7%»,— сообщает КСП.

С 2014 по 2017 год по заключенным договорам в регионе было выполнено 3,8 тыс. видов работ в 1,5 тыс. МКД на сумму 4,5 млрд руб. Выполнение плана в 2017 году составило по видам работ 99,7% на общую сумму 1,8 млрд руб. (91,2% к плану). В то же время КСП уточнила, что по итогам проверок в 28 МКД, где выполнялся капремонт, установлено, что большая часть договоров исполнена с нарушением сроков. Фондом ЖКХ НСО предъявлены претензии к подрядчикам на общую сумму 3,5 млн руб., установлен ряд отклонений от проекта, а ряд работ по капремонту выполняется не в полном объеме.