Метаноловая задержка

Производство метанола, которое создается компанией ООО "НГСК" в Кингисеппском районе, будет введено в эксплуатацию не в 2018-м, а в 2019 году. Отсрочка вызвана затягиванием поставок газа со стороны "Газпрома", говорят в компании. Аналогичный проект компании БГХК также планируется к вводу в 2019 году.

Оба проекта заводов по производству метанола, ориентированные на экспортные поставки через порт Усть-Луга, планировалось запустить 2018 году. Общие объемы производства метанола должны составить 3,35 млн тонн, что сравнимо с общим существующим количеством производства метанола в стране. По новой информации, завод компании НГСК будет запущен летом 2019 года. В компании отсрочку объясняют затягиванием планов "Газпрома" по строительству газопровода "Волхов — Усть-Луга" (в рамках газпромовского проекта завода сжиженного газа "Балтийский СПГ", первые поставки с которого и вовсе запланированы на четвертый квартал 2020 года, см. "Ъ" от 17.06.2015).

По контракту созданного под проект ООО "Метанол Северный" с ЗАО "Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург", сообщил Константин Нижегородов, заместитель директора департамента углеводородного сырья компании — оператора проекта — ЗАО "Креон Энерджи", поставки в необходимом для производства количестве должны быть обеспечены с начала 2019 года. "Договор есть, но с отлагательными условиями", — прокомментировала пресс-служба "Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург".

Для завода мощностью 1,65 млн тонн метанола в год потребуется 1,7 млрд куб. м природного газа. Производство площадью 20 га разместится на участке 224 га, который приобретен компанией в промышленной зоне "Алексеевская" в 40 км от порта Усть-Луга. Инициатор и инвестор проекта — ООО "НГСК", возглавляемое сургутским предпринимателем Сергеем Колесниковым, — планировал вложить в проект стоимостью $1,15 млрд около 5% собственных средств, надеясь, что заемные средства будут обеспечены по схеме проектного финансирования российскими и европейскими банками. По нынешним планам, сообщает председатель совета директоров группы Creon Energy Фарес Кильзие, стоимость проекта составит более €1 млрд, и в зависимости от политических условий доля собственных вложений НГСК может увеличиться до 30% от общей суммы инвестиций. Разработчиком базового проекта и лицензиаром технологии синтеза метанола выступит французская компания Air Liquide, подрядчиком строительства завода — турецкая Renaissance Heavy Industries. "Адаптировать проект под нормы РФ будет либо ОАО "НИИК" (Научно-исследовательский и проектный институт карбамида и продуктов органического синтеза), либо ООО "Ленгипронефтехим", дочерняя структура ОАО "Сургутнефтегаз". Этот вопрос сейчас решается", — говорит господин Кильзие.

По словам Константина Нижегородова, проектная документация завода будет согласована в первом квартале 2016 года, после чего компания выйдет на строительную площадку. 80% метанола планируется поставлять на экспорт с ориентацией на европейский рынок через порт Усть-Луга. Создание морского терминала под эти цели не планируется, говорит господин Кильзие, будут использоваться терминалы других химических компаний, расположенных в порту.

Метанол используется в газовой промышленности для борьбы с образованием гидратов. Также спирт применяют для выпуска формальдегида, уксусной кислоты, формалина, изопрена. Также метанол востребован в лакокрасочной промышленности для изготовления растворителей при производстве лаков.

В первом квартале 2019 года планирует запустить производство метанола и ООО "Балтийская газохимическая компания" (БГХК), имеющее аналогичные параметры мощности: объем выпуска завода составит 1,7 млн тонн метанола в год, а объем потребляемого природного газа — 1,6 млрд куб. м в год. По словам генерального директора ООО "БГХК" Григория Омельченко, перенос сроков завершения проекта с 2018 года на 2019-й не связан с планами по поставкам газа. "Сроки ввода завода в эксплуатацию были уточнены по итогам детального плана графика разработки проектной документации и получения разрешения на строительство", — комментирует он.

ООО "БГХК", созданное в 2013 году для строительства производства метанола и продуктов его переработки на побережье Балтики, принадлежит группе российских физлиц. Для реализации проекта компания арендует участок площадью 160 га в восточной части промышленной зоны "Усть-Луга", в которой расположится и будущий завод по производству гранулированного карбамида группы ИСТ. Площадь застройки составит около 55 га. После уточнения генплана завода БГХК в ходе проектирования планируется приобретение в собственность участка, необходимого для размещения завода.

Базовое проектирование осуществляет японская компания Mitsubishi Heavy Industries, адаптацию проекта к российским нормам и разработку проектной документации — российское ОАО "НИИК", лицензирование технологии производства — датская компания Haldor Topsoe. В проект также заложено создание морского терминала с длиной причальной стенки 300 м и глубиной 16 м (транспортный коридор от завода — 8 км), при необходимости — строительство собственной ветки газоотвода от существующего газопровода "Кохтла-Ярве — Ленинград", реконструкция которого заложена в планы ОАО "Газпром", сообщает Григорий Омельченко. Общая плановая стоимость проекта не менялась и составит около $1,3 млрд без учета НДС, сообщил господин Омельченко, до 85% этой суммы будет обеспечено заемными средствами Japan Bank for International Cooperation в рамках EPC-контракта, подписание которого запланировано на второе полугодие 2016 года. Тогда же компания планирует получить разрешение на строительство и выйти на стройплощадку. Торговым партнером компании выступает японский торговый дом Marubeni Corporation, который обеспечит экспорт продукции завода, ориентированный в основном на азиатские рынки сбыта.