СПОСОБ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПО ПРИМЕНЕНИЮ МОБИЛЬНЫХ РЕМОНТНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ

Способ информационной поддержки принятия решений по применению мобильных ремонтно-диагностических комплексов, заключающийся в непрерывном мониторинге технического состояния образцов вооружения, военной и специальной техники и комплектов эксплуатационных запасных инструментов и принадлежностей, мониторинге комплектности типов ремонтно-диагностических комплексов, мониторинге наличия, технического состояния и местонахождения сменных комплектов технологического оснащения ремонтно-диагностических комплексов и ремонтного комплекта запасных инструментов и принадлежностей, выработке на основе мониторинга комплексного задания и оперативного ситуационного управления ремонтно-диагностических комплексов, проведении работ по ремонту на местах дислокации образцов вооружения, военной и специальной техники, отличающийся тем, что на этапе планирования по результатам технического диагностирования определяются множества видов работ для различных типов ремонтно-диагностических комплексов для каждого образца вооружения, военной и специальной техники, на которых необходимо провести плановые мероприятия ремонта, вносятся данные с этими работами в автоматизированное рабочее место соответствующей службы технического обеспечения промежуточных уровней организационной структуры управления эксплуатацией образцов вооружения, военной и специальной техники, которые по каналам удаленного доступа передаются на центральную часть автоматизированной системы управления, где по ним на весь период планирования формируется общий календарный график для мобильных ремонтно-диагностических комплексов, на основании которого вырабатывается комплексное задание на выполнение назначенных работ и передается через каналы связи на ремонтно-диагностические комплексы, результаты сроков выполнения работ ремонтно-диагностическими комплексами вносятся в автоматизированное рабочее место соответствующей службы технического обеспечения промежуточных уровней организационной структуры управления эксплуатацией образцов вооружения, военной и специальной техники, которые по каналам удаленного доступа передаются на центральную часть автоматизированной системы управления, где сравниваются с плановыми, при их несоответствии вносится корректировка в календарный график, на основе скорректированного календарного графика и результатов первоначального мониторинга вырабатываются новые комплексные задания для мобильных ремонтно-диагностических комплексов.