Мариинский театр открыл новую цену

Как стало известно "Ъ", Новая сцена Мариинского театра откроется не раньше 2012 года и обойдется федеральному бюджету минимум в 19,1 млрд руб. (€472 млн). Это вдвое больше, чем планировалось потратить на "золотой купол" Доминика Перро, от которого отказались российские власти и маэстро Валерий Гергиев. В итоге скромное здание "экономкласса" по проекту канадского бюро Diamond&Schmitt Architects станет одним из самых дорогих в мире театральных сооружений. С подробностями — АННА ПУШКАРСКАЯ.

Правительство РФ утвердило лимит финансирования для строительства Мариинки-2 на 2011 год в объеме 5,429 млрд руб. Выделенные средства составляют 99% от окончательной суммы 5,484 млрд руб., которые Главгосэкспертиза разрешила потратить на долгострой сверх утвержденной четыре года назад сметы. Дополнительные вливания потребовались в результате радикальных изменений, внесенных в согласованный ранее проект французского архитектора Доминика Перро.

Корректировка проекта была предпринята в 2008 году, когда художественный руководитель Мариинки Валерий Гергиев и министр культуры Александр Авдеев неожиданно решили отказаться от ключевого элемента этого проекта — "золотого купола": он был объявлен непрактичным и диссонирующим с традиционной исторической застройкой. Приглашенные на смену французу канадские архитекторы Джек Даймонд и Дональд Шмит вместе с российским генпроектировщиком, Конструкторским бюро высотных и подземных сооружений (КБ ВиПС), взялись упаковать остатки проекта Перро в другую фасадную "оболочку". В мае 2009 года премьер Владимир Путин на встрече с господами Авдеевым, Гергиевым и министром финансов Кудриным запретил тратить на это дополнительные время и деньги, потребовав, чтобы "основными" условиями конкурса на корректировку проекта стали "соблюдение сроков строительства и первоначальная смета расходов (июнь 2011 года и 9,5 млрд руб. в ценах 2006 года.— "Ъ")".

Однако выполнить указания премьера заказчикам не удалось. Повторное согласование измененного проекта с Главгосэкспертизой проходило по тому же сценарию, что и в 2007 году, когда Доминику Перро сначала указали на якобы имевшиеся в его проекте 400 ошибок, а потом и на дверь. На этот раз более сотни ошибок, связанных с нарушением СНИПов для театральных сооружений, допустило, адаптируя фантазии канадцев к российским условиям, КБ ВиПС. Замечания касались как технических требований (пожарной безопасности и т. д.), так и "функционала": недовольство экспертов, в частности, вызвало отсутствие персональных гримуборных для солистов, повышенный класс общепита (ресторан потребовали заменить столовой) и проблема парковок, которую пообещала решить администрация Санкт-Петербурга (их стоимость и территория размещения до сих пор под вопросом).

В итоге в Северо-Западной дирекции по строительству, реконструкции и реставрации Минкультуры (СЗД; заказчик проекта) сменилось руководство: прежний глава СЗД Валерий Гутовский был назначен советником аппарата заместителя главы президентской администрации Александра Беглова, а его преемником стал бывший чиновник Минкультуры Андрей Ермаков. Получить визу Главгосэкспертизы для завершения долгостроя удалось лишь в конце декабря — на семь месяцев позже запланированного срока.

Одновременно выяснилось, что откорректированная наземная часть Мариинки-2 уже не имеет ничего общего с прежним проектом — это фактически новый проект канадцев, возведенный над подземельем, автором которого продолжает считаться Доминик Перро. Как пояснили "Ъ" в СЗД, господа Даймонд и Шмит заново спроектировали зрительный зал, поскольку привлеченные Мариинским театром международные эксперты рекомендовали улучшить акустические параметры новой сцены. Почему господин Гергиев решил проверить качество звука так поздно, остается загадкой.

С учетом титанических усилий по борьбе с грунтами внесенные коррективы привели к удорожанию проекта, которое проектировщики оценили в 10,5 млрд руб. Однако Главгосэкспертиза согласилась лишь на половину этой суммы. Министр культуры Александр Авдеев считает проведенную стыковку проектов "деликатной", а сумму — "не такой уж большой".

Однако в целом стоимость проекта Мариинки-2, первые тендеры для которого были проведены еще в 2001 году, уже превысила самые пессимистичные прогнозы Счетной палаты, которая два года назад обещала, что долгострой обойдется не дешевле 18 млрд руб. По данным СЗД, всего на него уже потрачено 13,7 млрд руб.: из них на строительные работы — 7,6 млрд руб., на проектно-изыскательские — 1,5 млрд руб., на театральное оборудование (которое уже несколько лет пылится на складах) — 2,124 млрд руб. Остальные суммы пошли на снос исторической застройки, его компенсацию и прочие незапланированные Главгосэкспертизой расходы.

Если прибавить к уже потраченной сумме дополнительные 5,4 млрд руб., общая стоимость скромного здания оперы "экономкласса", напоминающего торговый центр, уже зашкаливает за 19,1 млрд руб. Но и это, впрочем, не предел. По оценке директора девелоперского проекта "Невская ратуша" Константина Ковалева, индексация части сметы, утвержденной в ценах 2006 года (9,535 млрд руб.), может привести к ее увеличению в полтора раза — то есть до 14,3 млрд руб. С учетом не вошедших в нее затрат первоначального этапа (1,8 млрд руб.) и только что согласованных дополнительных вливаний Мариинка-2 в итоге может потянуть на 22 млрд руб. (более €500 млн) и стать одним из самых дорогих в мире театральных зданий. Планируется, что Валерий Гергиев взмахнет дирижерской палочкой на открытии театра во время "Белых ночей" 2012 года. Однако это будет не более чем концерт в фойе. По-настоящему поднять занавес над второй сценой маэстро сможет не раньше середины 2012 года. Тогда и можно будет окончательно оценить, во что обойдется бюджету борьба с проектом Перро, который давно уже мог быть осуществлен.