ЗСД задержался

Открытие движения транспорта по южному участку Западного скоростного диаметра переносится с июля на вторую половину сентября. Причиной стали сложности работ на отрезке "Генеральной строительной корпорации". Другие два подрядчика возведения южного участка уже сдали свои работы, однако запустить движение без этого отрезка невозможно.

Открытие южного участка Западного скоростного диаметра переносится с июля на вторую половину сентября текущего года. Как пояснили в пресс-службе ОАО "Западный скоростной диаметр" (100% акций принадлежит городу в лице КУГИ), перенос сроков сдачи объекта связан со сложностью работ в районе набережной реки Екатерингофки. "На этом участке строительство ведется в два яруса, с учетом близости железнодорожных путей, — практически в три. Условия работы стесненные", — говорит Евгения Хорошавина, начальник отдела сопровождения и развития проекта ОАО "Западный скоростной диаметр".

В "Генеральной строительной корпорации" (ГСК) от комментариев отказались.

На южном участке ЗСД, проходящем от Благодатной улицы до набережной реки Екатерингофки, работают три подрядчика: от Благодатной улицы до проспекта Стачек трассу строит ЗАО "Пилон", от проспекта Стачек до улицы Калинина — ОАО "Генеральная строительная корпорация" (ГСК), от улицы Калинина до набережной Екатерингофки — ОАО "Мостоотряд N 19".

По словам госпожи Хорошавиной, наиболее сложный участок у ГСК, и основная причина переноса сроков сдачи объекта заключается именно в сложностях ГСК. Будет ли город применять к ГСК штрафные санкции, в ОАО "Западный скоростной диаметр" вчера не смогли уточнить.

Сергей Барчевский, генеральный директор ОАО "Мостоотряд N 19", вчера сообщил "Ъ", что работы его компании по возведению ее части ЗСД уже завершены. Мевлуди Блиадзе, генеральный директор ЗАО "Пилон", рассказал, что их участок был готов еще в июне. "В нашем договоре санкции за перенос сроков сдачи объекта точно были прописаны. К числу объективных причин, которые невозможно предусмотреть при проектировании объекта, могут быть отнесены необходимость переноса коммуникаций или согласования земельного вопроса с собственниками", — перечисляет господин Блиадзе.