Задачи оперативного управления проектами

УДК 658.1-50

DOI: 10.14529/ctcr150415

ЗАДАЧИ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ

11 2 В.Н. Бурков', И.В. Буркова', Б.К. Уандыков2

1 Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН, г. Москва,

2 Республиканское государственное предприятие «Актауский международный морской торговый порт», г. Актау, Казахстан

Рассматриваются задачи оперативного управления проектами. Задачи заключаются в сокращении срока завершения проекта до требуемой величины с минимальными затратами.

Предполагается, что для каждой работы существует вариант сокращения ее продолжительности. Предложен эффективный алгоритм решения задачи для случая, когда функции затрат являются дискретными, для сетевого графика, имеющего вид дерева, а также для агрегируемых сетевых графиков. Доказываются теоремы о необходимых и достаточных условиях для того, чтобы сетевой график был агрегируемым, об оценке снизу для исходной задачи и о сведении задачи выбора значений переменных, максимизирующих нижнюю оценку, к задаче выпуклого программирования.

Для общего случая предложен метод ветвей и границ с получением оценок на основе метода сетевого программирования.

Ключевые слова: математические модели управления проектом, модели объемно-календарного планирования.

Введение

Задачи оперативного управления проектами возникают на стадии анализа и регулирования проекта. Необходимость корректировки предметной области (целей и состава работ) или календарного плана появляется либо по требованию заинтересованных лиц, либо с целью снижения потерь (штрафов) при отклонении состояния проекта от плана. Суть задачи оперативного управления заключается в снижении продолжительности работ проекта за счет проведения ряда мероприятий. В непрерывном случае, когда затраты на снижение продолжительности работ являются выпуклыми функциями величины снижения, задачи рассматривались в работах [1, 2] для линейных зависимостей, в [3] для выпуклых зависимостей и существуют эффективные алгоритмы их решения. В дискретном случае, когда затраты на снижение продолжительностей работ являются дискретными функциями величины снижения, задача является сложной (NP-трудной) задачей дискретной оптимизации. В работе предложен эффективный алгоритм решения задачи для случая, когда функции затрат являются дискретными, а сетевые графики являются деревьями или агрегируемыми сетями [4]. Для общего случая предложен метод ветвей и границ.

Постановка задач

Рассмотрим сетевой график, содержащий n работ (работы изображаются вершинами). Обозначим г, - продолжительность работы i 6 X (X - множество всех работ). Для каждой работы i задана величина Дг- возможного сокращения ее продолжительности и затраты si на это сокращение. Обозначим T - длину критического пути при продолжительностях работ Tj , Т0 - требуемая продолжительность проекта (Q = T - Т0 - требуемое сокращение). Обозначим xi = 1, если продолжительность работы i сокращается на Д, , xi = 0 в противном случае.

Задача 1. Определить {x,} , i 6 X, так чтобы продолжительность проекта была не больше Т0 , а суммарные затраты на снижение продолжительностей работ

S

были минимальными.

Частный случай сетевого графика

Пусть сетевой график является деревом

Вестник ЮУрГУ. Серия «Компьютерные технологии, управление, радиоэлектроника». 2015. Т. 15, № 4. С. 129-137

129

Краткие сообщения

Примем, что вершины, соответствующие работам, имеют правильную нумерацию (дуги идут от меньших номеров к большим).

Рассмотрим две ситуации.

Ситуация 1 (веер). Имеются k независимых работ, у которых общая непосредственно следующая вершина (рис. 2).

Рис. 2. Сетевой график с общей непосредственно следующей вершиной

Задача заключается в определении минимальных затрат, при которых продолжительность подпроекта (рис. 2) не превышает некоторой величины 2,.

Алгоритм решения задачи

1. Определяем множество R работ, таких, что т < 2,. Полагаем xi = 0 для i 6 R.

2. Для остальных работ (т > 2,) полагаем xi = 1.

Решение задачи, очевидно, существует для 2,, удовлетворяющего условию 2, > max; (Ti - Ai). Пример 1. Рассмотрим сетевой график на рис. 1. Данные о работах приведены в табл. 1.

Таблица 1

i 1 2 3 4 5

Ti 10 9 8 14 6

Аг 4 5 5 8 3

§i 6 8 4 9 7

Рассмотрим работы 1 и 2. Это независимые работы с общим конечным событием (ситуация 1). Имеем 2, > 5. Меняем 2, от 6 до 10. Получаем зависимость минимальных затрат S от суммарной продолжительности 2, (табл. 2).

Таблица 2

2 10 9 5

S 0 6 14

130

Bulletin of the South Ural State University. Ser. Computer Technologies, Automatic Control, Radio Electronics.

2015, vol. 15, no. 4, pp. 129-137

Бурков В.Н., Буркова И.В., Уандыков Б.К.

Задачи оперативного управления проектами

Ситуация 2. Имеются две последовательные работы i и j , для которых заданы зависимости Si (Z ) и Sj (§ ) (di < Z , dj < Zj ).

Требуется определить зависимость минимальной суммы затрат s(2), при которых сумма продолжительностей этих работ не превышает 2,. Решение существует для 2,, удовлетворяющих условию di + dj < 2, .

Алгоритм решения

Построим таблицу, нижняя строка которой соответствует парам ( ; Z ) в очередности воз-

растания Z , а левый столбец соответствует парам ( Sj; 2j ) в очередности возрастания 2j. В клетках (i, j) таблицы помещаем пару ( st + Sj; Z +§). Строим зависимость S(2), выбирая из всех клеток с одинаковыми 2, клетку с минимальной суммой s = + Sj .

Пример 2. В примере 1 была получена зависимость sI(ZI) обобщенной работы I = (1, 2) от суммарной продолжительности Z (табл. 1). Рассматриваем работу 3 и обобщенную работу (1, 2). Строим табл. 3.

Таблица 3

4; 3 4; 13 10; 12 18; 11 22; 9

0; 8 0; 18 6; 17 14; 16 18; 14

3^ 0; 10 6; 9 14; 8 18; 6

Итоговая табл. 4 имеет вид

Таблица 4

S123 0 4 10 18 22

£,123 18 3 12 11 9

Из таблицы удалены заведомо не оптимальные варианты. Так, вариант (6; 17), безусловно, проигрывает варианту (4; 13), поскольку при меньших затратах получаем меньшую суммарную продолжительность. Аналогично, варианту (4; 13) проигрывают варианты (14; 16) и (18; 14).

Таким образом, алгоритм решения задачи состоит в последовательном рассмотрении либо ситуации 1, либо ситуации 2. Так, после получения табл. 2 для обобщенной работы II = (1, 2, 3) мы снова получаем ситуацию 1 с обобщенной работой (II) и работой 4.

Применяя алгоритм для ситуации 1, получаем таблицу зависимости минимальных затрат от продолжительности выполнения подсети III, состоящей из работ (1, 2, 3 и 4) (табл. 5).

Таблица 5

siii 0 4 13 19 27 31

Ziii 18 14 13 12 11 9

Обобщенная работа (III) и работа 5 образуют последовательную цепочку (ситуация 2). Решение приведено ниже (табл. 6).

Таблица 6

7; 3 7; 21* 11; 17 20; 16 26; 15 34; 14 38; 12

0; 6 0; 24 4; 20 13; 19* 19;18* 27; 17* 31; 15*

5/ /ш 0; 18 4; 14 13; 13 19; 12 27; 11 31; 9

Окончательная табл. 7 зависимости минимальных затрат от сокращения продолжительности проекта до величины Т0 приведена ниже.

Таблица 7

S 0 4 11 20 26 34 38

To 24 20 17 16 15 14 12

Вестник ЮУрГУ. Серия «Компьютерные технологии, управление, радиоэлектроника». 2015. Т. 15, № 4. С. 129-137

131

Краткие сообщения

Частный случай

Рассмотрим другой частный случай, когда сетевой график является агрегируемым. В данном случае более удобным является представление сетевого графика в виде «работы - дуги». Множество дуг сетевого графика, у которых общие начальные и конечные события, называется параллельным множеством. Это соответствует ситуации 1. Поэтому множество таких дуг можно заменить одной дугой, решая задачу ситуации 1. Множество дуг, образующее путь в сетевом графике, при условии, что степени захода и исхода всех вершин пути (за исключением начальной и конечной) равны 1, называется последовательным множеством дуг. Это соответствует ситуации 2. Поэтому множество таких дуг можно заменить одной дугой, решая задачу ситуации 2. Если сетевой график является агрегируемым, то, решая задачи для ситуации 1 и (или) 2, мы сводим его к одной дуге. А это значит, что задача оперативного управления решена.

Определение. Сетевой график, который путем замены параллельных и (или) последовательных множеств дуг одной дугой, можно свести к одной дуге, называется агрегируемым.

Теорема 1. Для того чтобы сетевой график был агрегируемым, необходимо и достаточно отсутствие в нем структур типа «мост» (рис. 3), при этом каждая дуга может быть последовательным множеством.

Доказательство. Необходимость очевидна, поскольку «мост» является неагрегируемым сетевым графиком.

Докажем достаточность. Пусть задан произвольный сетевой график без «мостов». Заменяя последовательные и (или) параллельные множества дуг одной дугой, сводим его к сетевому графику без параллельных дуг, степени исхода вершин которого больше 1. Пусть в полученном сетевом графике найдена вершина, отличная от конечной, степень захода которой больше 1 (рис. 4, вершина 5). Но в этом случае, как легко видеть, в сетевом графике появляется «мост», что противоречит предположению. Таким образом, все вершины сети, кроме конечной, имеют степени захода, равные 1. А такой сетевой график всегда является агрегируемым. Теорема доказана.

132

Bulletin of the South Ural State University. Ser. Computer Technologies, Automatic Control, Radio Electronics.

2015, vol. 15, no. 4, pp. 129-137

Бурков В.Н., Буркова И.В., Уандыков Б.К.

Задачи оперативного управления проектами

Пример 3. Рассмотрим сетевой график на рис. 5.

Данные о работах приведены в табл. 8.

Таблица 8

6 8 5 7 4

Ad 3 4 2 5 1

Cd 9 8 6 10 3

Примем Т0 = 12.

1 шаг. Рассматриваем последовательное множество дуг (путь (1, 2, 3)). Решение приведено в табл. 9. Результаты сведены в табл. 10.

Таблица 9

1 8; 3 6; 9

0 9; 0 7; 6

(2, 3)^^ ^^(1, 2) 0 1

Таблица 10

Вариант 0 1 2

Т 9 8 6

S 0 3 9

2 шаг. Рассматриваем параллельное множество дуг (1, 3) и (1, 3). Решение приведено в табл. 11.

Таблица 11

Вариант 0 1 2 3

Т 9 8 7 6

S 0 3 9 19

3 шаг. Рассматриваем последовательное множество дуг (0, 1) и (1, 3). Решение приведено в табл. 12.

Таблица 12

3; 9 12; 9 11; 12 10; 18 9; 28

6;0 - - - 12; 19

(0,1Ь^ ^41,3) 9; 0 8; 3 7; 9 6; 19

Поскольку Т0 = 12, то работу (0, 3) не сокращаем. Оптимальное решение находим методом обратного хода. Оптимальное решение определяется клеткой (12; 9). Ей соответствует сокращение работы (0, 1) на 3 единицы.

Вестник ЮУрГУ. Серия «Компьютерные технологии, управление, радиоэлектроника». 2015. Т. 15, № 4. С. 129-137

133

Краткие сообщения

Общий случай

Любой сетевой график можно превратить в агрегируемый путем разделения ряда вершин на несколько вершин. На рис. 6 приведен пример преобразования «моста» в агрегируемый сетевой график.

Рис. 6. Пример преобразования «моста» в агрегируемый сетевой график

При этом затраты Sij также делим на соответствующее число частей произвольным образом (в примере на рис. 6 на две части).

Теорема 2. Решение задачи для преобразованного (агрегируемого) сетевого графика дает оценку снизу для исходной задачи.

Доказательство следует из очевидного факта, что любое допустимое решение исходной задачи является допустимым и для преобразованной задачи.

Следствие. Если в результате решения оценочной задачи получено допустимое решение, то оно является оптимальным.

Доказательство очевидно, поскольку в этом случае получена достижимая нижняя оценка.

Как отмечалось выше, деление затрат разделяемых работ является произвольным. Выбор значений этих переменных, максимизирующих нижнюю оценку, называется обобщенной двойственной задачей (ОДЗ).

Теорема 3. Обобщенная двойственная задача является задачей выпуклого программирования.

Доказательство. Пусть Q - множество разделенных работ, u = [ufj} - деление затрат работы (i, j) 6 Q, где k = 1, qxj - число работ, на которые делится работа (i, j). Пусть далее u1 и и2 - два допустимых решения ОДЗ, то есть

= Sip ^ j) 6 Q.

Возьмем выпуклую линейную комбинацию

и = а и1 +

Обозначим Ф(и) значение целевой функции ОДЗ в зависимости от и, (i, j)k - k-го из разделенных работ работы (i, j) 6 Q, xjj = 1, если продолжительность k-й работы сокращена, xjj = 0, в противном случае, имеем

Ф (а и1 + (1 - а) и2) = min* Z(i,j) 6 QZfc[ а uf/ х*1 + (1 - a)uf/ xff] +

+ Z(ij) g qSij Xij > a min* Ёа,л 6 QZk uff xtj + Е(у) g q^' xtj]+

+(1 - а) minx [’Z(ij) 6 Qlkuf? xtj + !а,л g qS^ xtj] = а Ф и1 + (1 - а) Ф (и2).

Пример 4. Возьмем сетевой график на рис. 6. Данные о работах приведены в табл. 13. Возьмем U23 = и|з = 3 , Т0 = 11.

Таблица 13

Tj 5 7 4 8 6

2 3 1 4 3

Sj 10 12 18 9 6

134

Bulletin of the South Ural State University. Ser. Computer Technologies, Automatic Control, Radio Electronics.

2015, vol. 15, no. 4, pp. 129-137

Бурков В.Н., Буркова И.В., Уандыков Б.К.

Задачи оперативного управления проектами

1 шаг. Рассматриваем последовательное множество работ (2, 3), (1, 2). Решение приведено в табл. 14.

Таблица 14

3; 3 7; 3 10; 21

4; 0 8; 0 7; 18

(2, 3) ^^(1, 2) 4; 0 3; 18

Результаты сведены в табл. 15.

Таблица 15

Вариант 0 1 2

Т 8 7 6

S 0 3 21

2 шаг. табл. 16.

Рассматриваем параллельное множество работ (1, 3) и (1, 3). Решение приведено в

Таблица 16

Вариант 0 1 2

Т 8 7 6

S 0 12 30

3 шаг. Рассматриваем последовательное множество работ (0, 1) и обобщенную работу (1, 3). Решение приведено в табл. 17.

Таблица 17

3; 10 11; 10 10; 22 9; 40

5; 0 - - 11; 30

(0, 1)^^ /41, 3) 8; 0 7; 12 6; 30

Оптимальное решение определяется клеткой (11, 10). Ему соответствует сокращение работы (0, 1) на 2 единицы.

4 шаг. Рассматриваем последовательное множество работ (0, 2') и (2', 3). Решение приведено в табл. 18.

Таблица 18

4; 12 10; 12 7; 15

7; 0 - 10; 3

(0; 2'Л^^ (2', 3) 6; 0 3; 3

Оптимальное решение определяется клеткой (10; 3). Ему соответствует сокращение работы (2', 3) на 3 единицы.

Полученное решение является недопустимым. Поэтому затраты 10 + 3 = 13 дают нижнюю оценку. Увеличим и|3 до 6. Клетка (10, 6) по-прежнему определяет оптимальное решение. Оно является допустимым и поэтому оптимальным.

Окончательно сокращаем продолжительности работ (0, 1) (на две единицы) и (1, 3) (на 3 единицы) с затратами 16.

Заключение

Предложенные алгоритмы получения точного решения задачи оперативного управления либо нижних оценок являются эффективными, поскольку их вычислительная сложность определяется решением конечного числа задач с двумя дискретными переменными. Если не удалось получить точного решения, то нижние оценки можно использовать в методе ветвей и границ.

Вестник ЮУрГУ. Серия «Компьютерные технологии, управление, радиоэлектроника». 2015. Т. 15, № 4. С. 129-137

135

Краткие сообщения

Алгоритм естественным образом обобщается на случай, когда для каждой работы имеется несколько вариантов сокращения ее продолжительности.

Литература

1. Бурков, В.Н. Модели и методы мультипроектного управления: препринт / В.Н. Бурков,

О.Ф. Квон, Л.А. Цитович. - М.: Институт проблем управления, 1997. - 62 c.

2. Задачи распределения ресурсов при управлении проектами / П.С. Баркалов, И.В. Буркова, А.В. Глаголев, В.Н. Колпачев. - М.: Институт проблем управления, 2002. - 65 с.

3. Математические основы управления проектами / С.А. Баркалов, И.В. Буркова, В.И. Воропаев и др.; подред. В.Н. Буркова. - М. : Высшая школа, 2005. - 423 с.

4. Буркова, И.В. Метод сетевого программирования в задачах нелинейной оптимизации / И.В. Буркова //Автоматика и телемеханика. - 2009. - № 10. - С. 15-21.

Бурков Владимир Николаевич, д-р техн. наук, заведующий лабораторией активных систем, Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН, г. Москва; vlab17@bk.ru.

Буркова Ирина Владимировна, д-р техн. наук, ведущий научный сотрудник лаборатории активных систем, Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН, г. Москва; Irbur27@mail.ru.

Уандыков Берик Кусманович, канд. техн. наук, директор РГП «Актауский международный морской торговый порт», г. Актау, Казахстан; baha_astana_1985@mail.ru.

Поступила в редакцию 22 сентября 2015 г.

DOI: 10.14529/ctcr150415

THE TASK OF OPERATIONAL MANAGEMENT OF THE PROJECTS

V.N. Burkov1, vlab17@bk.ru,

I.V. Burkova1, Irbur27@mail.ru,

K.B. Uandykov2, baha_astana_1985@mail.ru

1 V.A. Trapeznikov Institute of Control Sciences of Russian Academy of Sciences, Moscow,

Russian Federation,

2 Republican State Enterprise “Aktausky International Sea Trade Port”, Aktau, Kazakhstan

We consider the problems of operational management of projects. The tasks are to reduce the completion date of the project to the desired value with minimal cost.

It is assumed that for each job there is the variant of reducing its duration. An efficient algorithm for solving the problem for the case when cost functions are discrete, for a network graph with tree view, and for the aggregated networks is suggested. Theorems about necessary and sufficient conditions in order that the network graph has been aggregated, about the lower evaluation for the original problem and the reduction of the problem of the variables choice maximized the lower bound to the problem of convex programming are proved.

For the general case of the method of branches and borders with obtaining of the estimates based on the method of network programming is suggested.

Keywords: mathematical models of project management, model master scheduling.

References

1. Burkov V.N. Modeli i metodyi multiproektnogo upravleniya: preprint [The Models and Methods of Multi-Project Management: Preprint]. Moscow, Publ. of Institute of Control Sciences, 1997. 62 р.

136

Bulletin of the South Ural State University. Ser. Computer Technologies, Automatic Control, Radio Electronics.

2015, vol. 15, no. 4, pp. 129-137

Бурков В.Н., Буркова И.В., Уандыков Б.К.

Задачи оперативного управления проектами

2. Barkalov P.S., Burkov I.V., Glagolev A.V., Kolpachev V.N. Zadachi raspredeleniya resursovpri upravleniiproektami [The Task Allocation in Project Management]. Moscow, Publ. of Institute of Control Sciences, 2002. 65 р.

3. Barkalov S., Burkova I., Voropaev V. et al. Matematicheskie osnovy upravleniya proektami [Mathematical Foundations of Project Management]. Moscow, Higher school Publ., 2005. 423 p.

4. Burkova I.V. [The Network Programming Method in Nonlinear Optimization Problems]. Automatic Equipment and Telemechanics, 2009, no. 10, pp. 15-21.

Received 22 September 2015

ОБРАЗЕЦ ЦИТИРОВАНИЯ

Бурков, В.Н. Задачи оперативного управления проектами / В.Н. Бурков, И.В. Буркова, Б.К. Уандыков // Вестник ЮУрГУ. Серия «Компьютерные технологии, управление, радиоэлектроника». - 2015. -Т. 15, № 4. - С. 129-137. DOI: 10.14529/ctcr150415

FOR CITATION

Burkov V.N., Burkova I.V., Uandykov K.B. The Task of Operational Management of the Projects. Bulletin of the South Ural State University. Ser. Computer Technologies, Automatic Control, Radio Electronics, 2015, vol. 15, no. 4, pp. 129-137. (in Russ.) DOI: 10.14529/ctcr150415

Вестник ЮУрГУ. Серия «Компьютерные технологии, управление, радиоэлектроника». 2015. Т. 15, № 4. С. 129-137

137