СИСТЕМЫ И СПОСОБЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РИСКА В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ ВО ВРЕМЯ БУРОВЫХ РАБОТ

1. Способ управления предварительно заданным риском во время буровых работ на скважине, содержащий шаги, на которых:
обеспечивают графический интерфейс пользователя для отображения i) каждого прогноза предварительно заданного риска в одной из множества зон риска, каждая из которых связана с предварительно заданными приращением времени и уровнем риска, с предварительно заданным интервалом предупреждения во время буровых работ; и ii) предварительно заданной рекомендации по изменению буровых работ на основе одного из прогнозов предварительно заданного риска;
осуществляют мониторинг каждого прогноза предварительно заданного риска с предварительно заданным интервалом предупреждения во время буровых работ с помощью графического интерфейса пользователя и компьютерного процессора; и
осуществляют управление предварительно заданным риском во время буровых работ с помощью предварительно заданной рекомендации для изменения буровых работ и снижения уровня риска по другому одному из прогнозов предварительно заданного риска в одной из множества зон риска во время буровых работ.
2. Способ по п. 1, дополнительно содержащий шаги, на которых:
сохраняют каждый прогноз предварительно заданного риска; и
осуществляют статистический анализ длительности каждого прогноза предварительно заданного риска в каждой одной из множества зон риска.
3. Способ по п. 2, согласно которому статистический анализ включает определение распределения вероятности по меньшей мере одного из следующих: длительность каждого прогноза предварительно заданного риска в одной из множества зон риска, кумулятивная длительность каждого прогноза предварительно заданного риска в каждой одной из множества зон риска, длительность каждого из последовательных прогнозов предварительно заданного риска в одной из множества зон риска, и длительность и порядок следования каждого прогноза предварительно заданного риска в каждой одной из множества зон риска.
4. Способ по п. 3, согласно которому статистический анализ используют для определения по меньшей мере одного из следующих: поглощение бурового раствора, непроизводительные потери времени и событие прихвата колонны труб в скважине.
5. Способ по п. 1, согласно которому каждый прогноз предварительно заданного риска основан на данных в реальном времени для скважины в пределах данного географического региона и ретроспективных данных от каждой завершенной скважины в пределах данного географического региона.
6. Способ по п. 1, согласно которому каждый прогноз предварительно заданного риска основан на данных в реальном времени для скважины в пределах данного географического региона и ретроспективных данных от каждой завершенной скважины в пределах данного географического региона лишь при условиях во время бурения, предшествующих моменту реализации предварительно заданного риска.
7. Способ по п. 1, согласно которому каждый прогноз предварительно заданного риска с предварительно заданным интервалом предупреждения соединен посредством линии линиями.
8. Способ по п. 1, согласно которому графический интерфейс пользователя включает окно зоны риска для отображения каждого прогноза предварительно заданного риска и окно атрибутов риска для отображения выбранных атрибутов риска.
9. Способ по п. 8, согласно которому графический интерфейс пользователя включает интерактивные вкладки для выбора атрибутов риска из множества подлежащих мониторингу атрибутов риска и для выбора подлежащей мониторингу скважины из множества незавершенных скважин.
10. Энергонезависимый программный носитель, хранящий в материальном виде машиноисполняемые команды для управления предварительно заданным риском во время буровых работ на скважине, причем эти команды при их исполнении обеспечивают возможность осуществления:
обеспечения графического интерфейса пользователя для отображения i) каждого прогноза предварительно заданного риска в одной из множества зон риска, каждая из которых связана с предварительно заданными приращением времени и уровнем риска, с предварительно заданным интервалом предупреждения во время буровых работ; и ii) предварительно заданной рекомендации по изменению буровых работ на основе одного из прогнозов предварительно заданного риска;
осуществления мониторинга каждого прогноза предварительно заданного риска с предварительно заданным интервалом предупреждения во время буровых работ с помощью графического интерфейса пользователя; и
осуществления управления предварительно заданным риском во время буровых работ с помощью предварительно заданной рекомендации для изменения буровых работ и снижения уровня риска по другому одному из прогнозов предварительно заданного риска в одной из множества зон риска во время буровых работ.
11. Программный носитель по п. 10, дополнительно обеспечивающий:
сохранение каждого прогноза предварительно заданного риска; и
осуществление статистического анализа длительности каждого прогноза предварительно заданного риска в каждой одной из множества зон риска.
12. Способ по п. 11, согласно которому статистический анализ включает определение распределения вероятности по меньшей мере одного из следующих: длительность каждого прогноза предварительно заданного риска в одной из множества зон риска, кумулятивная длительность каждого прогноза предварительно заданного риска в каждой одной из множества зон риска, длительность каждого из последовательных прогнозов предварительно заданного риска в одной из множества зон риска, и длительность и порядок следования каждого прогноза предварительно заданного риска в каждой одной из множества зон риска.
13. Программный носитель по п. 12, в котором статистический анализ используется для определения по меньшей мере одного из следующих: поглощение бурового раствора, непроизводительные потери времени и событие прихвата колонны труб в скважине.
14. Программный носитель по п. 10, в котором каждый прогноз предварительно заданного риска основан на данных в реальном времени для скважины в пределах данного географического региона и ретроспективных данных от каждой завершенной скважины в пределах данного географического региона.
15. Программный носитель по п. 10, в котором каждый прогноз предварительно заданного риска основан на данных в реальном времени для скважины в пределах данного географического региона и ретроспективных данных от каждой завершенной скважины в пределах данного географического региона лишь при условиях во время бурения, предшествующих реализации предварительно заданного риска.
16. Программный носитель по п. 10, в котором каждый прогноз предварительно заданного риска с предварительно заданным интервалом предупреждения соединен посредством линии.
17. Программный носитель по п. 10, в котором графический интерфейс пользователя включает окно зоны риска для отображения каждого прогноза предварительно заданного риска и окно атрибутов риска для отображения выбранных атрибутов риска.
18. Программный носитель по п. 17, в котором графический интерфейс пользователя включает интерактивные вкладки для выбора атрибутов риска из множества подлежащих мониторингу атрибутов риска и для выбора подлежащей мониторингу скважины из множества незавершенных скважин.
19. Энергонезависимый программный носитель, хранящий в материальном виде структуру данных, содержащую:
первое поле данных, содержащее окно зоны риска для отображения каждого прогноза предварительно заданного риска в одной из множества зон риска, каждая из которых связана с предварительно заданными приращением времени и уровнем риска, с предварительно заданным интервалом предупреждения во время буровых работ; и
второе поле данных, содержащее окно буровых работ для отображения предварительно заданной рекомендации по изменению буровых работ на основе одного из прогнозов предварительно заданного риска.
20. Программный носитель по п. 19, дополнительно содержащий третье поле данных, которое содержит окно атрибутов риска для отображения выбранных атрибутов риска.