Август будет строительно-жарким

В АНО «Центр 800», являющимся заказчиком миллиардного по стоимости благоустройства знаковых территорий Нижнего Новгорода к юбилею города, сообщили о планируемом завершении работ в середине августа. При этом в закупочной документации заказчика указывалось, что все работы должны быть завершены до 1 июля. Фактически почти месяц идет просрочка, но в «Центре 800» объясняют продление сроков переделкой проектов и дополнительными объемами работ. Собеседники “Ъ-Приволжье” говорят, что проблема в нехватке квалифицированной рабочей силы — на юбилейные стройки ищут субподрядчиков даже в Беларуси. Губернатор считает, что никаких критических рисков с ремонтами общественных пространств нет, и к празднованию Дня города 21 августа строители успеют сделать все намеченное.

В пик строительного сезона рабочих на все юбилейные объекты не хватает

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В некоммерческой организации «Центр 800», отвечающей за подготовку к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода, рассказали о новых сроках завершения благоустройства ряда городских пространств — ярмарки, набережных, Александровского сада и других. При проведении закупок на электронной площадке «Фабрикант» заказчик в конкурсной документации указывал, что все работы должны быть выполнены до 1 июля 2021 года. Сейчас в «Центре 800» отрицают существование этого дедлайна. «Срок 1 июля изначально ставился только для улицы Большая Покровская. На ней работы по линейной части выполнены, продолжается обустройство добавленного объема — площадки перед кинотеатром "Октябрь", где будет скейт-парк, зоны отдыха и развлечений. Из-за дополнительного внебюджетного финансирования и добавленных работ срок сдачи Большой Покровской продлен до 15 августа. Для остальных объектов назывался срок середина июля — середина августа», — сообщили в «Центре 800», не уточнив, где именно назывались эти сроки завершения работ.

По информации заказчика, добавлен существенный объем работ на набережной Федоровского, где за счет средств «Газпрома» будет создан Парк 800-летия. «Цикл передачи документации потребовал времени, из-за чего увеличен срок сдачи объекта», — добавили в «Центре 800». Как выяснил “Ъ-Приволжье”, ООО ДСК «Автобан», которое в начале года выиграло тендер на благоустройство набережной за 250 млн руб., ушло с объекта еще весной. «Автобан» по обоюдному согласию расторг договор с «Центром 800», не добившись выплаты обещанного аванса, рассказали в компании. Сейчас на объекте упущенное время наверстывает иногородний подрядчик — по словам местных жителей, стройка идет с утра до вечера шесть дней в неделю.

В АНО добавили, что завершаются работы на Нижегородской ярмарке (стоимость благоустройства территории 300 млн руб.), Окской набережной (235 млн) и набережной Гребного канала (413 млн вместе с ремонтом Большой Покровской).

«Такая же ситуация с Александровским садом (500 млн руб). Планируется, что для посещений он откроется к юбилейной дате. Продление сроков контракта также связано с необходимостью дополнительных проектно-изыскательных работ на объекте культурного наследия, со сложностью изготовления и сборки сцены-ракушки, поскольку нетиповая конструкция должна была получить заключения о безопасности», — рассказали в «Центре 800». Привлечением дополнительных средств и изменением проекта заказчик объяснил и перенос на август благоустройства территории «Стрелки».

Сотрудник одного из областных госпредприятий на условиях анонимности отметил, что основная проблема срыва сроков в нехватке рабочих рук: набравшие много заказов генподрядчики разрываются между объектами, как, например, московское ООО «Рус-строй». «Неплохие ребята, пригнали много своей строительной техники. Но сегодня они работают на ярмарке, а завтра срываются на Окскую набережную. На мой взгляд, по количеству подрядчиков Нижний Новгород не был готов к освоению таких бюджетов на благоустройство», — полагает источник.

С этим согласен и собеседник в Нижегородском кремле. «Сейчас пик строительного сезона, и очень сложно найти даже разнорабочих, не говоря о квалифицированной рабочей силе. Очень сложно с материалами и оборудованием. Даже на МАФы (малые архитектурные формы) сейчас дают коммерческие предложения со сроками поставки от 40 до 60 дней, я уже не говорю про сезонное удорожание. Опытные заказчики и подрядчики это хорошо знают и используют механизм авансирования для соблюдения сроков. У остальных проблемы…» — добавил чиновник. Отметим, что отставание от графиков очевидно и на благоустройстве Нижегородского кремля, где заказчиком ремонтов выступает управделами областного правительства. Например, по госконтракту благоустройство центральной площади за 235 млн руб. должно быть готово к 31 июля. Однако по состоянию территории видно, что до конца недели строители вряд ли успеют его завершить. Как рассказал один из рабочих, их бригаду, работающую в кремле четвертый день, подрядчик срочно вызвал на подмогу из Республики Беларусь: из-за антиковидного режима белорусам пришлось окольными путями добираться до Нижнего Новгорода. По словам рабочего, жилье им сняли до 15 августа и на ремонт кремлевской площади «брошен весь интернационал»: есть армяне, грузины и узбеки. «Вроде бы говорят, что часть работ хотят выделить во второй этап: День города пройдет, и дальше копать, до осени. Но кремль к 21 августа точно хотят сделать», — добавил строитель.

Губернатор Глеб Никитин на вопрос, не пройдет ли 800-летие Нижнего Новгорода на стройке, предложил «считать цыплят по осени». «Во-первых, датой (окончания работ.— “Ъ-Приволжье”) всегда называлось начало августа — 1-е число, 5-е, 7-е… Понятно, что по каким-то объектам работы будут доделываться ближе к юбилею. Но ни по одному объекту рисков невыполнения я не вижу. Что касается объектов благоустройства, в основном они будут закончены», — сообщил губернатор. Председатель фракции «Единой России» в заксобрании Ольга Щетинина, возглавляющая рабочую депутатскую группу по партийному контролю объектов благоустройства, считает, что на первом месте должно быть качество ремонтов. «Как нижегородка я уверена, что лучше сделать хорошо и задержать сроки, чем сделать быстро, но плохо и потом все переделывать. У каждого объекта своя ситуация, но никаких системных проблем мы не видим. Проблем с финансированием работ тоже нет», — оптимистично заключила депутат Щетинина.