Юбилей подтягивают к выборам

За полтора года до празднования 300-летия Омска областные власти существенно корректируют план основных мероприятий федеральной юбилейной программы. Чиновники готовы продлить на несколько лет сроки возведения ряда крупных инфраструктурных объектов или отказаться от их строительства. Как выяснилось в минувшую субботу на рабочем совещании нового председателя оргкомитета по подготовке и проведению юбилея города, министра культуры РФ Владимира Мединского, в их число могут попасть метро и плотина. Окончательное решение будет принято на заседании оргкомитета 10 февраля.

Рабочее совещание началось с осмотра строящихся «юбилейных» объектов, завершить которые в срок наиболее реалистично. Владимира Мединского правительственная делегация Омской области ознакомила с ходом реконструкции здания бюджетного учреждения культуры «Омский драматический театр ”Галерка”», исторического комплекса страхового товарищества «Саламандра» и Омской крепости. Кроме того, чиновники осмотрели обветшавшее здание цирка и раскопки фундаментов Воскресенского собора, которые также должны быть восстановлены к 300-летию Омска.

На крупнейшие проблемные стройки — построенный наполовину Красногорский гидроузел и законсервированную первую линию метрополитена — господина Мединского не повезли.

О том, что региональные власти будут просить существенно скорректировать сроки сдачи этих объектов стало понятно после вступительной речи губернатора Омской области Виктора Назарова, которую он произнес на заседании в зале облправительства. «К следующему заседанию комиссии мы подготовим корректировку с учетом реальности сегодняшнего времени», — обратился он к председателю оргкомитета. Первый вице-губернатор региона Вячеслав Синюгин, являющийся также сопредседателем областного штаба по подготовке к празднованию 300-летия Омска, пояснил, что проблемы со строительством гидроузла возникли по причине банкротства генподрядчика стройки — ООО «НПО ”Мостовик”» (чиновники готовятся запустить процесс отбора нового застройщика. — „Ъ“), а метро пришлось законсервировать в конце прошлого года «из-за проблем с финансированием». «Также из 34 объектов инженерной инфраструктуры ведется строительство трех, федерацией принято решение о сокращении финансирования на 10%», — сказал господин Синюгин. Про возобновление строительства нового аэропорта Омск-Федоровка (официально приостановлено с 2012 года из-за нехватки бюджетных средств. — „Ъ“), первая очередь которого также должна быть построена к 2016 году, власти ничего не сказали.

В конце своего выступления омские власти просили Владимира Мединского сдвинуть сроки строительства «ряда крупных и важных проектов» на 2017—2018 годы. Каких именно, они не уточнили, пообещав тщательно проанализировать стройки до середины февраля.

Как писал „Ъ“, указ о подготовке празднования 300-летия Омска президент Владимир Путин подписал в январе 2007 года. На реализацию плана основных мероприятий юбилейной программы заложено свыше 92,5 млрд руб., из которых порядка 27 млрд руб. выделяют федеральные власти. Остальное должны предоставить областные, муниципальные бюджеты и солидную долю составить средства из внебюджетных источников. Самые масштабные пункты плана основных мероприятий юбилея — строительство плотины на Иртыше, метрополитена, первой очереди аэропорта Омск-Федоровка. Последнее заседание оргкомитета под председательством главы ликвидированного министерства регионального развития РФ Игоря Слюняева (ныне Албин) прошло в Омске 8 апреля прошлого года. Владимир Мединский возглавил оргкомитет в декабре 2014 года, став его пятым руководителем.

Подводя итог заседания рабочей группы, Владимир Мединский призвал омских чиновников «не давать несбыточных обещаний в канун губернаторских и президентских выборов» и предложил разделить план подготовки основных мероприятий юбилея на несколько частей. Оставить то, что реально удастся построить к августу 2016 года, указать на мероприятия, которые не будут реализованы в срок и пролонгировать его на 2017—2018 годы. В последнюю часть должны войти объекты, которые не удастся завершить и к 2018 году.

«Надо запрашивать под те объекты, сроки реализации которых мы продлеваем дополнительное финансирование. Сейчас это нереально, а вот перед выборами возможно», — сказал господин Мединский.

Кроме того, глава оргкомитета предложил чиновникам включить в юбилейный план открытие рядом с создаваемым центром «Эрмитаж-Сибирь» Пушкинского музея, запустить в Омской крепости несколько кинотеатров и построить многофункциональный центр в городе Калачинске Омской области.

Окончательно план мероприятий 300-летия Омска будет скорректирован 10 февраля на заседании оргкомитета в Москве.