Состояние обледенения

Власти Хабаровского края в среду заверили, что сдадут ледовый стадион для хоккея с мячом не позднее первого квартала 2013 года. Неделей ранее побывавший на объекте дальневосточный министр Виктор Ишаев подверг правительство региона и генподрядчика резкой критике за то, что реализация проекта существенно затянулась, и пообещал «наказать виновных». Генподрядчику выделены дополнительные госгарантии на 2 млрд руб., парируют в правительстве края.

Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт взял под личный контроль ход строительства крытого ледового стадиона для хоккея с мячом, который возводят в Хабаровске с 2008 года. В среду глава региона провел первое организационное совещание с участием представителей правительства края, городской мэрии, проектных организаций и генподрядчика — ФГУП «Дальспецстрой». Господин Шпорт планирует еженедельно проводить подобные совещания, «пока не обозначатся точные параметры» сдачи объекта. «Много неувязок появляется сегодня еще от проектантов — каждый раз, когда мы сюда ездим (на стройплощадку ледового стадиона.— „Ъ“), возникают новые вопросы. Нужно закупить оборудование, некоторое будет идти на площадку два-три месяца»,— заметил Вячеслав Шпорт. Он поставил задачу закончить строительство в текущем году.

Отметим, что стадион-долгострой уже не первый год является раздражителем во взаимоотношениях краевых властей и полпреда президента в ДФО — министра по развитию Дальнего Востока Виктора Ишаева. На минувшей неделе господин Ишаев посетил стройплощадку спортивного сооружения и в присутствии СМИ сказал, что стадион следовало сдать еще в 2010 году, но строительство до сих пор продолжается. «Эти объекты будут сданы. Я заставлю их сдать»,— заявил министр. Он напомнил, что для инвестирования проекта была проведена «большая работа с Газпромом», который в итоге вложил в Хабаровский край порядка 2 млрд руб. Кроме того, край продал газопровод за 1,1 млрд руб. — вырученные средства пошли на строительство различных объектов, в том числе стадиона, уточнил Виктор Ишаев. «Плюс мы оставляли в бюджете 1,6

млрд. За эти деньги можно было построить два спортивных комплекса. Работы ведутся как попало. Комплекс строится не благодаря, а вопреки»,— процитировали Виктора Ишаева в его пресс-службе. Господин Ишаев пообещал «закопать живьем» присутствовавших при объезде первого зампреда краевого правительства Виктора Чудова и гендиректора «Дальспецстроя» Юрия Хризмана, если объект не будет сдан в срок, уточнило РИА AmurMedia.

Господин Чудов в минувшую среду рассказал губернатору, что общая сметная стоимость проекта по договору с «Дальспецстроем» составила 4,5 млрд руб. Но региональные власти планируют сэкономить на строительстве до 500 млн руб., сказал он. Однако строителям необходимо соблюсти новые требования по антитеррористической безопасности подобных объектов и «ряд разделов, которые не были учтены проектными организациями», что, по словам господина Чудова, приведет к дополнительным расходам.

По данным краевого правительства, на сегодня на реализацию проекта из краевого бюджета выделено более 3,6 млрд руб., из них «Дальспецстрою» уже оплачены работы на сумму 2,8 млрд руб. Для завершения строительства ледового стадиона требуется еще более 1,2 млрд руб. Необходимые средства будут также выделены из краевой казны, отметил Виктор Чудов. «Никаких других источников у нас, к сожалению, на сегодня нет. В этом вопросе из федерального бюджета мы пока не имеем средств и, скорее всего, не будем иметь»,— пояснил он. Впрочем, федеральные средства были задействованы в приобретении дополнительного оборудования для объекта (волейбольная и баскетбольная площадки).

В бюджете Хабаровского края уже предусмотрена гарантия на 2 млрд руб. для генерального подрядчика. «С учетом этой гарантии „Дальспецстрой“ сможет получить кредит в любом банке. Кроме того, решено, что оплата работ будет производиться с существенным авансом. Это позволит вести опережающее финансирование и не затягивать сроки»,— подчеркнул Виктор Чудов.

Сдать ледовый дворец в эксплуатацию краевые власти планируют в первом квартале 2013 года. Чтобы успеть в указанный срок «с учетом того, что было на прошлой неделе», дополнительно привлекли порядка 60 рабочих, рассказал господин Чудов. Отметим, что господин Ишаев во время посещения объекта на прошлой неделе заявил, что виновные в затягивании сроков строительства социальных объектов «понесут наказание».