ВСТО протянули в правительство

"Транснефти" пока не удалось согласовать перенос срока окончания строительства трубопровода из Восточной Сибири на Тихий океан (ВСТО) с 2008-го на 2009 год. Прошедший вчера совет директоров компании не стал рассматривать этот вопрос, переадресовав его в правительство. Отраслевые эксперты уверены, что отсрочка ввода ВСТО неизбежна, а для нефтяных компаний важно знать реальные сроки завершения строительства для распределения своих бюджетов.

Вчера прошло заседание совета директоров "Транснефти", на которое был вынесен вопрос об изменении сроков завершения строительства трубопровода ВСТО. Но утвердить это решение не удалось. Как пояснил Ъ член совета директоров компании Сергей Оганесян, "совет директоров не имеет права изменить график строительства, утвержденный правительством". Сообщить подробности он отказался. По информации источника Ъ, близкого к совету директоров "Транснефти", компания не называла точных сроков окончания строительства, говоря лишь, что "это будет 2009 год". Задержка объясняется проблемами, которые возникли у "Транснефти" с подрядчиками.

Об изменении сроков строительства ВСТО новый глава "Транснефти" Николай Токарев, назначенный на этот пост в середине октября, предупреждал еще в ноябре. "На отдельных участках трассы есть отставание на три-четыре месяца",— рассказал он, добавив, что отдельные подрядчики "проявили, несостоятельность в плане выполнения обязательств". Но официально в Минпромэнерго, которое курирует проект, продолжали говорить, что график не менялся и по-прежнему предусматривает завершение строительства в конце 2008 года. Хотя глава министерства Виктор Христенко отмечал, что утвержденные нормативные сроки "раза в два меньше требующихся для такой стройки".

Источники в министерстве рассказывали, что "Транснефть" направила чиновникам письмо, попросив сдвинуть сроки на сентябрь 2009 года. А источник Ъ, близкий к "Транснефти", уверяет, что указание провести расчеты по корректировке графика получила сама "Транснефть" от Минпромэнерго, причем эта работа еще не закончена. По словам собеседника Ъ, обращаться в правительство с инициативой изменения сроков ввода ВСТО должно именно министерство. По информации источника "РИА Новости", близкого к совету директоров "Транснефти", Минпромэнерго готовит проект постановления правительства о переносах срока.

В Минпромэнерго не стали комментировать ситуацию. Ранее Виктор Христенко говорил, что нефтяники, рассчитывающие на ВСТО, от возможной задержки строительства не пострадают: "Мы принимали во внимание, что Талаканская и Ванкорская группы месторождений (нефтью которых предполагалось заполнять трубопровод.— Ъ) могут быть задействованы в рамках ВСТО в реверсной схеме и поставлять нефть в западном направлении. Так что остановки в реализации этих проектов точно не произойдет". Однако министр не уточнил, когда может заработать реверсная схема. Глава Минприроды Юрий Трутнев вчера дал нефтяникам дополнительные гарантии — он сообщил, что, контролируя соблюдение лицензионных соглашений в районе ВСТО, министерство будет учитывать возможное отставание в сроках ввода трубопровода.

Отраслевые эксперты считают, что независимо от решений, которые примет правительство, ВСТО в конце 2008 года точно введен не будет. "Об этом уже говорила и сама компания, и Вячеслав Штыров — президент Якутии, по которой пройдет трубопровод",— отмечает аналитик "Тройки Диалог" Валерий Нестеров. Условия работы в Восточной Сибири тяжелее, чем в традиционных регионах нефтедобычи, а непонимание сроков ввода трубопровода еще больше усложняет работу нефтекомпаний и может отсрочить период окупаемости дорогостоящих проектов, считает аналитик. Денис Борисов из ИК "Солид" не считает отставание в строительстве критичным, но отмечает, что для нефтяников важно знать реальные сроки его завершения в том числе и затем, чтобы вовремя перенаправить средства на поддержание падающей нефтедобычи в других регионах.