Театрально-техническая корпорация исполнит финал

Театрально-техническая корпорация исполнит финал

Петербургская компания поставит оборудование в тамбовскую филармонию за 585 млн рублей

Санкт-петербургское ООО «Театрально-техническая корпорация» (ТТК) выиграло торги на поставку оборудования в рамках длящейся свыше десяти лет реконструкции тамбовской филармонии. Компания снизила начальную цену контракта на 81,9 млн руб.— с 666,4 до 584,5 млн. Подрядчику предстоит до 31 октября 2024 года установить в трех залах электротехническое, звуковое и световое оборудование, оформление сцены, устройства режиссерской связи. Эксперты считают, что этого времени достаточно. За десять лет реконструкция филармонии подорожала с 223 млн до 1,5 млрд руб.

Более чем десятилетнюю реконструкцию филармонии планируется завершить в конце 2024 года

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Тамбовское областное государственное автономное учреждение культуры «Тамбовконцерт» подвело итоги открытого конкурса на инженерно-технологическое обеспечение сцены и залов местной филармонии. Победителем была признана петербургская ТТК, снизившая цену с начальных 666,4 млн руб. до 584,5 млн. В торгах участвовала еще одна компания, ее название не раскрывается. Она предлагала выполнить работы за 585 млн. Контракт находится на стадии подписания подрядчиком.

Поставить оборудование необходимо в три этапа до 31 октября 2024 года. В целом основные затраты в их рамках определены в 555,3 млн без НДС. Из них 411,5 млн запланированы на приобретение и установку светового, звукового, видеооборудования, средств связи и другой техники.

На первом этапе планируется установка механического оборудования, электроприводов и одежды сцены — кулис, задников и прочего в большом (на 1 тыс. мест), малом (300) и камерном (99) залах, а также в фойе на 143,5 млн руб. На втором к этим работам добавится установка постановочного освещения, общая стоимость — 229,6 млн. Третий этап предполагает установку там же электроакустики, оборудования режиссерской связи, технологического телевидения, оборудования видеопоказа, постановочного освещения, а также пусконаладочные работы. Расходы вместе с непредвиденными составят 182,2 млн.

По данным Kartoteka.ru, ООО «Театрально-техническая корпорация» зарегистрировано в Санкт-Петербурге в июле 2014 года для производства прочих строительно-монтажных работ. Уставный капитал — 10 тыс. руб. По итогам 2022 года выручка составила 186,4 млн руб., чистая прибыль — 3,6 млн руб. Директором является Елена Шутова. Единственный учредитель — Николай Евстратов. Он также является главой и владельцем 50% петербургского ООО «Сценические инновации» (еще 50% — у Алексея (Николаевича) Евстратова).

С 2015 года компания получила 53 госконтракта на 532,3 млн руб., следует из данных Rusprofile. Крупнейшим из 37 заказчиков является управление капстроительства Хакасии: ТТК получила контракт на реконструкцию местного драмтеатра имени Лермонтова за 400,5 млн.

По собственным данным, ТТК работает на рынке оснащения театров и концертных залов 30 лет. В частности, компания работала в петербургских Мариинском театре, Большом драматическом театре и Государственном театре балета Бориса Эйфмана. Предприятие позиционирует себя и как производитель «всех видов механического оборудования сцены и зала».

Подписанием контракта с ТТК власти рассчитывают завершить реконструкцию филармонии, которая длится уже более десяти лет. Концертный зал, возведенный в начале прошлого века, признали небезопасным и закрыли в 2012 году, когда во время профилактических работ в здании обрушились межэтажные перекрытия. Изначально обновление здания оценивалось в 223 млн руб. Реконструкцией занимались несколько компаний. С некоторыми из них по суду или взаимному соглашению сторон контракты расторгались.

В 2020 году дважды объявлялись торги на завершение реконструкции. Начальная цена составляла 823,9 млн руб., затем упала до 705,9 млн. На оба аукциона не поступило ни одной заявки. После смены губернатора в 2021 году проект реконструкции оценивался уже в 1,5 млрд руб. Вдобавок к расширению площади здания и трем залам на базе филармонии планировалось создать музыкальный театр.

В мае 2023 года подмосковное ООО «ЦДХ-инжиниринг» выиграло торги на завершение строительно-монтажных работ, снизив цену с 384,6 до 372,5 млн руб. Эта часть реконструкции должна была быть завершена к декабрю 2023 года, но контракт был продлен до середины июня 2024 года. К компании подано два банкротных иска от контрагентов.

Сейчас власти обещают завершить реконструкцию филармонии к концу 2024 года. По данным облправительства, строительно-монтажные и отделочные работы должны быть завершены к середине мая. На середину марта работы по зонированию и отделке внутреннего пространства здания выполнены на 50%. Стоимость завершения реконструкции «с учетом фактической инфляции» превышает 1,1 млрд руб. Правительство РФ выделило региону около 700 млн на проект.

Воронежский музыкальный продюсер Александр Лукинов считает, что подрядчику хватит семи месяцев для приобретения, монтажа и пусконаладочных работ оборудования. «С покупкой светового, звукового оборудования, средств связи и прочего проблем не должно возникнуть: даже если его нет у поставщиков, то поставка с предприятий-производителей займет один-два месяца»,— поясняет он. По мнению господина Лукинова, вероятно, это будет китайская техника, а не европейская или каких-нибудь других производителей, «но не уступающая по качеству».