Благоустройство не фонтан

В думе Нижнего Новгорода обсудили проект благоустройства бульвара по проспекту Гагарина в районе остановок «Кинотеатр "Электрон"» и «Улица Батумская». Этот бульвар должны были сделать еще в прошлом году, обещая также обустроить фонтан без чаши. Однако из-за прокладки канализационного коллектора для Нижегородского водоканала проект был приостановлен более чем на год и подешевел вдвое, до 14,3 млн руб. Часть работ по благоустройству передадут строителям коллектора, а фонтана в документации уже нет. Завершить обустройство бульвара, который, по словам депутатов, выглядит как обстрелянная из пушек территория, в администрации Приокского района обещают до 20 августа. В проекте муниципального контракта указаны более сжатые сроки — до 1 августа, и, очевидно, работы будут вестись в большой спешке.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Комиссия гордумы по развитию города, по инициативе депутата Николая Чернышова, рассмотрела вопрос о комплексном благоустройстве бульвара по проспекту Гагарина, вдоль трамвайных путей между домами 104 –146. Жители Приокского района, проголосовав за проект в программе «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС), выбрали благоустройство этой прогулочной аллеи напротив парка «Швейцария», и сделать ее должны были еще в прошлом году. В мае прошлого года администрация Приокского района провела торги по благоустройству бульвара стартовой стоимостью 34,7 млн руб. В аукционе из трех участников победил подрядчик «Андорстрой-НН», снизив цену до 30,4 млн руб. Проектом предусматривалось новое покрытие и дополнительное озеленение бульвара, устройство каскада пешеходных фонтанов (фонтан-шутиха, бьющий из пешеходной дорожки, без чаши) в районе остановки «Кинотеатр "Электрон"». Ради этого благоустройства власти в 2019 году со скандалом снесли двухэтажный магазин частного предпринимателя, признав его самостроем.

Однако «Андострой-НН» до сих пор не смог приступить к благоустройству, так как участок бульвара строители раскопали под прокладку канализационного коллектора для отвода промывных вод и перекачки осадка со Слудинской водопроводной станции. Как писал “Ъ-Приволжье”, АО «Нижегородский водоканал» два года назад самостоятельно не справилось с этим важным экологическим проектом. В результате сильно запоздавшую по срокам стройку канализационного коллектора исключили из инвестпрограммы водоканала и передали в госпрограмму «Оздоровление Волги» с федеральным финансированием. Построить сооружение за 345,8 млн руб. подрядилось московское АО «Ирмаст-холдинг» до 8 августа 2021 года по госконтракту с управлением капстроительства Нижнего Новгорода.

Благоустройство бульвара в Приокском районе заморозили «до особого распоряжения», пояснил на заседании комиссии заместитель главы райадминистрации Роман Ухабин. При этом на состояние бульвара из-за снятой еще в прошлом году брусчатки поступает много жалоб от жителей района, которым надоело больше года пробираться по перекопанной аллее. Роман Ухабин рассказал депутатам, что подземная прокладка коллектора в зоне бульвара завершилась и до конца июня строители должны закопать оставшиеся траншеи. «Проект в рамках ФКГС мы разделили на две части. Чтобы управление капстроительства не восстанавливало старое покрытие, мы им передали часть работ по благоустройству бульвара, и они (строители коллектора.— “Ъ-Приволжье”) выполнят укладку брусчатки. А мы в рамках второй очереди будем делать велосипедную дорожку, устанавливать малые архитектурные формы и проводить озеленение»,— рассказал представитель приокской администрации, ничего не сказав о строительстве фонтана, но добавив, что благоустройство бульвара завершится до 20 августа.

Судя по сайту госзакупок, аукцион по отбору подрядчика с начальной ценой работ 14,3 млн руб. администрация проведет 22 июня.

В размещенном проекте муниципального контракта срок завершения работ обозначен 1 августа — короче, чем заявил чиновник. О фонтане в документации заказчика информации нет, а на благоустройство бульвара фактически останется чуть больше месяца. Однако в администрации обещают, что успеют в срок. «Дай бог, конечно, а то уже год территория раскопана, и никаких работ там не велось»,— добавил депутат Николай Чернышов, сравнив текущее состояние территории бульвара с результатами танкового боя. Коллегу поддержал депутат Герман Карачевский: «На самом деле, там война войной идет…» Он попросил администрацию контролировать этот проект, тем более что через дорогу от бульвара ко Дню города идет благоустройство парка «Швейцария» — самого крупного городского парка, на который из бюджета было выделено 4 млрд руб.