В согласии с природой

Вчера глава Федерального агентства по культуре и кинематографии Михаил Швыдкой посетил котлован на месте строительства второй сцены Мариинского театра (где, как известно, строители в ноябре прошлого года наткнулись на подвижные грунты и даже воду). После совещания со строителями чиновник пообещал, что, несмотря на трудности, строительство завершится в условленные сроки, то есть в 2010 году. Правда, раньше господин Швыдкой говорил о 2009 годе.

     "Есть довольно серьезные технические проблемы", — сказал Михаил Швыдкой, комментируя ход строительства. По словам главы Роскультуры, он провел совещание с подрядчиками и проектировщиками — и признал, что "разговор был тяжелый". Напомним, из-за разжижения грунтов, которое обнаружили в ноябре прошлого года, когда котлован вырыли на глубину 9,5 метров, строительство было на некоторое время заморожено. Тогда после разразившегося скандала господин Швыдкой уверял, что "проект реализуется в рамках графика, который и планировали, а стоимость проекта существенно не возрастет (в настоящее время она составляет 9,535 млрд рублей). Вчера выяснилось что это, мягко говоря, не совсем так. Изначально господин Швыдкой называл датой окончания строительства 2009 год. Вчера же он говорил о 2010 годе: "Мы обязаны отдать вторую сцену Мариинского театра в 2010 году. У нас просто нет другого выхода". Что же касается стоимости, то она, согласно вчерашнему заявлению главы Роскультуры, повысится "не больше, чем позволяет норма", то есть на 10% — примерно до 10,5 млрд рублей. Точную сумму министр затруднился назвать, пояснив, что дорожают также строительные материалы, в частности бетон.

     Проблему грунтов, по словам Михаила Швыдкого, строители намерены решить с помощью новой технологии jet grouting. Эта технология подразумевает двойное шпунтовое ограждение котлована и устройство слоя закрепленного грунта по струйной технологии, что создает в слабых грунтах жесткое днище еще до откопки котлована. По словам Михаила Швыдкого, сейчас на месте строительства укрепляют почву на глубине 12-14 метров.

     Между тем, генеральный директор НПО "Геореконструкция- Фундаментпроект" Алексей Шашкин считает, что сроки строительства второй сцены Мариинки могут увеличиться еще больше. "Надо жить в согласии с природой (а грунты — это природа), а не вопреки ей, — рассуждает он. — Строительство подземного объекта — это новое дело. И опытного специалиста по нашим грунтам нет ни в Санкт-Петербурге, ни в мире. Поэтому директивные сроки для первого в городе подземного объекта не годятся". С другой стороны, по мнению эксперта, грамотное ведение работ и использование технологии jet grouting позволит ускорить процесс строительства (поскольку будет жесткое основание для дальнейших конструкций сцены. — Ъ), а также обезопасит соседние здания. Он также добавил, что трудности в работе с грунтами вряд ли отразятся на общей смете проекта, поскольку в ней предусматриваются непредвиденные расходы, а также "какие-то работы прибавляются, от каких-то приходится отказываться". Сколько конкретно стоит использование технологии jet grouting в данном случае, господин Шашкин не смог сказать.

Александра Конфисахор
Яна Карпова