ЖК «Новинки Smart City» обещают достроить в ноябре 2022 года

Как сообщили в нижегородском минстрое, Федеральный фонд защиты прав дольщиков уведомил их о корректировке графика завершения строительства жилого комплекса «Новинки Smart City». Обещания определить конкретные сроки достройки домов представители Фонда дали в середине сентября, посетив стройплощадку. Дольщики ЖК недовольны медленным процессом достройки жилья и регулярно проводили протестные акции по этому поводу.

«В соответствии с полученным графиком, ввод в эксплуатацию жилых домов №16 и №17 планируется в октябре 2021 года, дома №20 – в ноябре 2021 года, дома №21 – в декабре 2021, №22 – в феврале 2022, домов №18 и №19 – в марте 2022, домов №6 и №7 – в сентябре 2022. Дома №№1, 2, 3, 4, 5, 23, 29, 31 планируется сдать в ноябре 2022 года», – сообщили в министерстве строительства.

Из предусмотренных в этом году к сдаче четырех жилых домов строительно-монтажные работы на жилом доме №16 завершены, сейчас технический заказчик устраняет замечания, выявленные инспекцией Госстройнадзора при проведении итоговой проверки. «На доме №17 завершаются отделочные работы, работы по благоустройству территории и монтажу внутренних инженерных систем. На жилом доме №20 завершается комплекс фасадных работ, ведутся отделочные работы, а также работы по благоустройству территории и монтажу внутренних инженерных систем. На жилом доме №21 выполняется комплекс фасадных работ, монтаж внутренних инженерных систем и оборудования в индивидуальном тепловом пункте», – отчитались в нижегородском минстрое.