Васильевский остров подождет с Тучковым мостом

Власти Петербурга не исключают возможности переноса сроков реконструкции Тучкова моста. Пока начало ремонта запланировано на 2015 год, однако, согласно корректировкам в Адресной инвестпрограмме, финансирования, выделенного на эти цели в следующем году, недостаточно для того, чтобы вести масштабные работы.

Смольный все же может разнести по срокам строительство и реконструкцию крупных транспортных объектов на Васильевском острове в следующем году. В частности, правительство рассматривает возможность переноса срока реконструкции Тучкова моста.

"Перенос сроков реконструкции Тучкова моста рассматривается как один из вариантов выхода из ситуации. Это произойдет, если эксперты сойдутся во мнении, что техническое состояние позволит эксплуатировать переправу в течение всего 2015 года", — пояснили "Ъ" в пресс-службе профильного вице-губернатора Марата Оганесяна.

За последние несколько месяцев вопрос транспортной доступности Васильевского острова стал главным для местных жителей. Так, в следующем году, по планам городского правительства, сразу после открытия второго вестибюля станции метро "Спортивная" (конец мая) на капитальный ремонт уйдет станция "Василеостровская". Параллельно с этим должны будут начаться реконструкция Тучкова моста и строительство станции "Горный институт" на пересечении Большого проспекта и 23-й линии. Жители района опасаются, что одновременные работы на этих объектах приведут к транспортному коллапсу.

Для того чтобы минимизировать транспортные проблемы, Смольный подготовил схему по оптимизации дорожного движения на Васильевском острове. В частности, предполагалось сделать движение по Тучкову мосту односторонним, закрыть для легкового транспорта участок Кадетской линии от Среднего до набережной Макарова, усилить трамвайное сообщение от станции метро "Приморская" до станции "Спортивная-2" через Средний проспект. Однако очевидно, что схема еще будет пересматриваться.

Как сообщили в аппарате Марата Оганесяна, вице-губернатор дал поручение до конца ноября провести дополнительное обследование Тучкова моста "с целью определения предельных сроков его безопасной эксплуатации". Также ГУП "Петербургский метрополитен" поручено уточнить минимальные сроки ремонта станции "Василеостровская".

В этом случае ремонт Тучкова моста может начаться сразу после реконструкции "Василеостровской". При этом, как рассказали в Смольном, есть вероятность того, что "Спортивную-2" откроют на несколько месяцев раньше, после чего сразу начнется ремонт "Василеостровской".

Согласно поправкам в Адресную инвестиционную программу, на ремонт переправы направят 69 млн рублей в 2015 году, 1,364 млрд рублей — в 2016-м и 635 млн рублей — в 2017-м. Ранее сообщалось, что максимальная стоимость реконструкции составит 2,4 млрд рублей.