Дорожникам включат красный свет

После обращения регионального отделения «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) мэрия Челябинска вносит дорожного подрядчика «Мегастрой» в реестр недобросовестных поставщиков. Компания заключила с администрацией несколько крупных контрактов на общую сумму 33,7 млн руб., однако не все объекты сдает в срок. К середине октября «Мегастрой» должен завершить ремонт 19 перекрестков с трамвайными путями, но к работе еще не приступал. Подрядчик обещает сдать объекты к зиме. Эксперты по госзакупкам говорят, что заказчик может оштрафовать компанию, забрать сумму обеспечения контракта, и на два года заблокировать ее на сайте госзакупок.

По данным мэрии, подрядчик так и не приступил к ремонту 19 перекрестков

Фото: Ярослав Беляев, Коммерсантъ

Региональное отделение «Общероссийского народного фронта» пожаловалось в мэрию Челябинска на работу дорожного подрядчика ООО «Мегастрой». Общественники выяснили, что компания не завершила работы на ряде объектов по контрактам с комитетом дорожного хозяйства города. «Практически все его объекты не завершены и находятся в брошенном состоянии, а качество сделанного вызывает у экспертов ОНФ большие вопросы. Речь идет про благоустройство по Новоградскому проспекту и массу недоделанных или откровенно халтурно исполненных переездов через трамвайные пути. Теперь знаем, кому говорить спасибо за эту наболевшую челябинскую проблему. К слову, и у жителей, и у заказчика накопилась масса претензий к этому исполнителю»,— сообщили в местном отделении ОНФ. Отдельно активисты отметили некачественную укладку тротуара на остановке «Свинокомплекс» в Металлургическом районе.

Комитет дорожного хозяйства администрации Челябинска по заявлению общественников инициировал процедуру по включению ООО «Мегастрой» в реестр недобросовестных поставщиков. В 2020 году компания выиграла 22 контракта с муниципалитетами и госучреждениями Челябинской области на общую сумму 239,8 млн руб. Мэрия Челябинска выступает заказчиком по пяти договорам на общую сумму 33,7 млн руб. По срокам исполнения одного из них наблюдается существенное отставание. Так, к 16 октября подрядчик должен завершить работы по ремонту дорожного покрытия на пересечении трамвайных путей с магистралями. Однако, по данным администрации города, к работам даже не приступали. «Ситуация весь дорожный сезон находится под контролем, все нарушения фиксируются, с подрядчиком ведется претензионная работа, как это предусмотрено законом»,— заявили в пресс-службе мэрии.

По данным материалов закупки, 22 сентября комитет дорожного хозяйства мэрии направил «Мегастрою» требование об уплате штрафа в размере 5 тыс. руб. за невыполнение обязательств по контракту на ремонт перекрестков дорог с трамвайными путями. К 30 августа подрядчик должен был завершить работы на 15 объектах из 19. Согласно техзаданию, ремонт покрытия за лето — начало осени необходимо было провести на улицах Черкасской, Кирова, Труда, Свободы, Степана Разина, Российской, на проспектах Победы и Ленина, а также на Свердловском проспекте. Нужно было заменить тротуарную плитку и установить бортовые камни. Для этого подрядчику разрешили ограничивать движение транспорта.

Представитель «Мегастроя» Карен Паноян заявил, что работы на перекрестках дорог с трамвайными путями ведутся. По его словам, вовремя закончить помешала погода. «Мы начали давно. Работы ведутся. Погода мешала. Все-таки это перекрестки, есть сложности. По остальным контрактам вроде все выполняется. Вовремя все сдавалось, о каких-то некачественных работах я не знаю. До зимы постараемся все сделать. Про просрочку знаю, но работы потихоньку ведутся»,— сообщил господин Паноян.

Директор «Мегастроя» Михаил Алабугин в разговоре с “Ъ-Южный Урал” пожаловался на то, что СМИ не отражают позицию его компании о причинах задержки работ, при этом он отказался комментировать ситуацию.

ООО «Мегастрой», по данным базы «СПАРК-Интерфакс», создано семь лет назад в Челябинске. В 2018 году его единоличным владельцем стал Михаил Алабугин. До этого компания принадлежала Карену Панояну. В 2020 году организация увеличила объем государственных и муниципальных контрактов в три раза. Подрядчик ремонтирует здание отделения Пенсионного фонда России, меняет дорожное покрытие в нескольких муниципалитетах региона, в 2019 году обновлял покрытие рядом с историческим музеем, занимался благоустройством сквера «Юбилейный» в Металлургическом районе, ремонтировал фасад гимназии №1. Чистая прибыль компании в 2019 году составила 1,2 млн руб., выручка — 109 млн руб. Администрация Калининского района направила в Арбитражный суд Челябинской области три иска к ООО «Мегастрой» о необоснованном обогащении на общую сумму 278 тыс. руб.

Президент Национальной ассоциации участников сферы закупок Валерий Овечкин отмечает, что за недобросовестную работу мэрия может забрать у «Мегастроя» сумму обеспечения контракта и наложить штраф до 500 тыс. руб. «Есть 95-я статья федерального закона №44, которая это регламентирует. До 16 октября к ним могут быть применены санкции, если заказчик уверен, что поставщик не собирается и не может физически исполнить этот контракт. Заказчик может написать претензию, подрядчику дается 10 дней на устранение нарушения и на какой-то ответ. Далее заказчик может забрать себе сумму обеспечения контракта. В контракте прописана сумма в 120 тыс. руб., это 1% от максимальной цены контракта. Также могут применить штраф»,— говорит эксперт. Включение в реестр недобросовестных поставщиков заблокирует «Мегастрой» для участия в госзакупках. «Реестр недобросовестных поставщиков ограничит участие компании и ее учредителей на два года от участия в торгах. Контракт при этом будет расторгнут, и им никто не возместит понесенных затрат»,— подчеркивает господин Овечкин.