Новый терминал в аэропорту Новокузнецка будет сдан в мае-июне 2024 года

Новый терминал в аэропорту Новокузнецка будет сдан в мае-июне 2024 года

Строительство нового международного терминала подходит к завершению, его готовность на сегодняшний день составляет около 80%. Ввести объект в эксплуатацию власти намерены в мае-июне 2024 года, сообщил «Ъ-Сибирь» глава Новокузнецка Сергей Кузнецов.

«В этом году мы его точно должны сдать и пассажиры должны летать в этом году, речь идет о мае-июне. Основная раскрутка аэропорта будет осенью, но губернатор ставит задачу уже весной полностью его запустить», - сообщил он в беседе с «Ъ-Сибирь». По словам мэра, в терминале уже установлено специализированное оборудование, в том числе для досмотра, по приему и перемещению грузов и багажа, смонтирована система пожаротушения, частично смонтирована вентиляция, завершается установка инженерных систем.

Как отметил Сергей Кузнецов, сроки ввода в эксплуатацию нового терминала были перенесены по причине долгого согласования дизайна видовых зон с инвестором, а также проблем с импортом оборудования. Ранее губернатор Кузбасса Сергей Цивилев потребовал ускорить темпы работ. Ввод в эксплуатацию был запланирован на начало горнолыжного сезона 2023 года (октябрь-ноябрь). Как писал «Ъ-Сибирь», проект строительства терминала должен быть реализован в два этапа: на первом — построить здание аэровокзала с двумя телетрапами площадью 18 тыс. кв. м за действующим зданием аэровокзала, на втором — расширить новое здание за счет демонтированного действующего аэровокзала.

Новый аэровокзал позволит увеличить пропускную способность аэропорта в два раза, с 270 до 540 пассажиров в час. Стоимость строительства терминального комплекса, включая оборудование, называлась на уровне 6 млрд руб.

Читайте нас также в Telegram

и ВКонтакте

.