Газификацию области тормозит экологическая экспертиза

Низкие показатели исполнения программы газификации в Нижегородской области по итогам 2009 года региональное правительство объясняет рядом факторов, среди которых — создание единой строительной экспертизы, из-за которой было приостановлено проведение экологической экспертизы на распределительные газопроводы. Напомним, из-за низких объемов газификации села структура «Газпрома» — ООО «Межрегионгаз» — снизила региону софинансирование на 2010 год до 10 млн руб. (прогноз был на уровне 837 млн руб.). Среди прочих причин в правительстве региона вчера отметили изменение процедуры предоставления участков лесного фонда в связи с ликвидацией федерального агентства лесного хозяйства, перевод жилого фонда на индивидуальные источники отопления, объединение муниципальных образований, из-за чего отпала целесообразность в строительстве ряда котельных, и общее снижение платежеспособности населения.

«По итогам 2009 года правительство Нижегородской области по ряду причин не смогло выполнить свои обязательства. В этой связи уличные газопроводы построены на 57% от плановых показателей, газифицировалось 980 частных домовладений (47%), ввода котельных не произошло. Две котельные в Шатковском районе не запущены в связи с ликвидацией школ. Котельная в селе Трехозерки Краснооктябрьского района в настоящее время смонтирована, и пуск газа будет произведен до 1 июня 2010 года. Четвертая котельная в Первомайском районе (село Шутилово) не запущена в связи с ликвидацией Дома культуры. Заказчик по программе газификации регионов России был об этом проинформирован», — отметили в пресс-службе регионального правительства. Возобновить финансирования в прогнозируемых объемах «Межрегионгаз» обещает в июне 2010 года, если регион доработает свою часть программы.