Пуск трамваев по Молитовскому мосту отложили на конец сентября

Администрация Нижнего Новгорода приняла решение отложить пуск трамваев по закрытому на ремонт Молитовскому мосту до конца сентября. Как сообщает пресс-служба мэрии, это связано с тем, что специалисты ЗАО «Ирмаст», ремонтирующие дорожное покрытие моста, в случае пуска трамваев в августе не готовы давать гарантию на свои работы. Сейчас специалисты компании выкладывают выравнивающий слой литого асфальта на половине проезжей части в направлении от Комсомольской площади к Окскому съезду и завершают заливку бетоном зоны трамвайных путей. «Инженеры компании-подрядчика выразили опасение, что вибрация от трамваев может сказаться на качестве всех работ. Есть технологии, которые подрядчик обязан выполнять. Требуется выдерживать максимальный срок, необходимый для затвердевания бетона. Возможно, это перестраховка, но, так как речь идет о дальнейшей гарантии на ремонтные работы, мы не стали спорить с этим решением», — пояснил генеральный директор МКУ «Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в городе Нижнем Новгороде» Юрий Гаранин. «К сожалению, после вскрытия проезжей части подрядчик пришел к выводу, что при открытом трамвайном движении невозможно обеспечить необходимые безопасность и качество работ. Так как эти показатели для нас — главное при ремонте моста, пришлось принять решение о переносе пуска трамвая на конец сентября — начало октября. Подчеркну, что со стороны МП «Нижегородэлектротранс» к пуску трамваев все готово. Точную дату мы определим дополнительно, в ходе совещаний по вопросам ремонта моста, которые проводятся на регулярной основе», — добавил глава администрации Сергей Белов.

Напомним, Молитовский мост (один из самых загруженных нижегородских мостов через Оку, построен в 1965 году) был полностью закрыт на ремонт в конце мая. На время ремонта большегрузы перенаправили на Мызинский мост, общественный транспорт — на метромост. Трамваи по мосту планировалось пустить 1 августа — после укладки новых рельсов. Параллельно ведутся работы по замене дорожного полотна на проезжей части, гидроизоляции и др. Завершить ремонт планируется к 1 ноября 2016 года. Наблюдать за его ходом можно по онлайн-трансляции на сайте мэрии.