«Камни» откатились от санкций

Подконтрольное венгерской АО Market ЗАО «Маркет» отказалось от иска к липецким властям, в котором оспаривало расторжение ими контракта на строительство многофункционального спорткомплекса «Катящиеся камни» за 5 млрд руб. в Липецке. После оценки проведенных работ компания согласилась с тем, что областные чиновники справедливо оплатили их, и не стала продолжать разбирательство. Региональные власти уже объявили конкурс для продолжения строительства.

Ходатайство ЗАО «Маркет» — генподрядчика «Катящихся камней» об отказе от иска к управлению строительства и архитектуры Липецкой области и региональному учреждению «Управление капитального строительства…» было подано в липецкий арбитраж в минувшую среду. О достижении договоренностей с компанией „Ъ“ вчера рассказал начальник управления строительства и архитектуры области Евгений Губанов: «Изначально компания заявляла о неоплате части работ. Но мы провели их полную оценку, и в „Маркете” согласились с тем, что они были оплачены. Все споры окончательно урегулированы, суд нет смысла доводить до конца». По словам господина Губанова, для поиска нового генподрядчика уже объявлен конкурс. Телефоны будапештского офиса компании и мобильный телефон директора ЗАО «Маркет» Анны Щербаковой не отвечали.

Аукцион на строительство объекта венгерская компания выиграла в конце осени 2012 года, став его единственным участником. В то время прежний руководитель управления строительства и архитектуры области Владимир Тучков характеризовал Market как «сильное предприятие, осуществлявшее ряд крупных проектов в СНГ и Европе» (компания, в частности, возводит и реконструирует в Венгрии военные базы и аэродромы для сил НАТО). Но 15 сентября 2014-го генподрядчик остановил строительство. К тому моменту, как пояснял „Ъ“ господин Тучков, отставание от графика составляло уже около года: была выполнена лишь подземная часть объекта. В частности, на площадке забили 1,8 тыс. свай, провели все коммуникации, изготовили чашу бассейна и основание ледового катка. Областные власти поставили «Маркет» перед выбором — ликвидация отставания либо разрыв контракта. Венгерская сторона выступила с встречными претензиями, заявив о неоплате части работ. Впрочем, по подсчетам управления, генподрядчик, напротив, «работал с авансом». «Понять их позицию невозможно. Можно только догадываться, чем объясняется нежелание строить — то ли санкциями, то ли еще чем-то»,— отмечал господин Тучков. Вчера он (возглавляет уже городской департамент градостроительства и архитектуры) пояснил „Ъ“, что с 15 сентября на объекте не велось никаких работ из-за судебных разбирательств: в декабре 2014 года обладминистрация через суд расторгла контракт с генподрядчиком, а 26 февраля 2015-го венгерская компания обратилась в липецкий арбитраж с иском о признании расторжения договора недействительным. Источники в обладминистрации тогда отмечали, что причиной отказа венгерских подрядчиков от строительства могли стать санкции — венгерский Эксимбанк прекратил финансировать работы.

В состав «Катящихся камней» должны войти 50-метровый плавательный бассейн с трибунами на 1 тыс. зрителей, многофункциональный зал для игровых видов спорта с трибунами на 3 тыс. мест, ледовая арена на 6 тыс. зрителей, зал единоборств и водный центр.

Глава Липецка Михаил Гулевский уже называл возможного будущего генподрядчика объекта: по его словам, «довести „Катящиеся камни” до ума» готово ООО «Строительная компания» Олега Бойцова (к 70-летию Победы возвела на площади Победы в облцентре памятник Победы) при финансовом партнерстве Сбербанка. В обладминистрации эту информацию вчера не комментировали, подчеркнув, что подрядчик будет известен «только по итогам конкурса» начальной ценой 4,9 млрд руб. Заявки на него уже принимаются, их рассмотрение назначено на 6 октября. Достроить комплекс новый генподрядчик должен будет к началу 2018 года.