Дорогая мощность

В связи с дефицитом средств ОАО «РАО ЭС Востока» планирует сначала вводить в эксплуатацию приоритетные мощности энергогенерации. В частности, решено оптимизировать стоимость проекта Совгаванской ТЭЦ, которую генпроектировщик увеличил на 58% по сравнению с той, что предполагали сами энергетики. Эксперты согласны, что основную часть затрат на строительство ТЭЦ должны составить федеральные инвестиции, однако цена в 19 млрд руб. все равно завышена.

За прошедший год ОАО «РАО ЭС Востока» успешно реализовало все запланированные инвестиционные программы и освоило более 16 млрд руб. кап-вложений, сообщил на пресс-конференции гендиректор компании Сергей Толстогузов. В числе текущих приоритетных проектов он назвал завершение летом строительства пятого энергоблока на Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 стоимостью 3,3 млрд руб., строительство ГТУ-ТЭЦ на площадке Центральной пароводяной бойлерной города Владивостока (10,23 млрд руб.) — с вводом в эксплуатацию в 2014 году. Также планируется завершение в 2015 году проекта «Строительство 1-й очереди Якутской ГРЭС-2» с объемом инвестиций в 11,7 млрд руб.

Впрочем, на сегодня в полной мере источниками финансирования обеспечены лишь три крупных объекта, уточнил Сергей Толстогузов. На прошлой неделе Минэнерго утвердило инвестпрограмму «РАО ЭС Востока» на 2012–14 годы, которая предполагает финансирование в размере 20,1 млрд руб. в текущем году, 28,5 млрд руб. — в 2013-м, 25,8 млрд руб. — в 2014-м. Но для ввода новых электрогенерирующих мощностей на Дальнем Востоке компании до 2018 года требуется 108 млрд руб. Дефицит финансирования запланированных проектов составляет 73,5 млрд руб. (см. „Ъ“ от 12 апреля), но «РАО ЭС Востока» рассчитывает на поддержку своего главного акционера — ОАО «РусГидро», поскольку инвестиционные программы холдингов синхронизируются.

В списке приоритетных объектов «РАО ЭС Востока» числится и строительство угольной ТЭЦ в городе Советская Гавань Хабаровского края. Станция мощностью 120 МВт должна стать поставщиком электроэнергии для будущих масштабных проектов — второй ветки БАМа и портовой ОЭЗ в Совгавани. По словам господина Толстогузова, сегодня для реализации проекта «практически отведена площадка» и «начаты работы подготовительного периода». «На сегодняшний день заключены договора на изготовление угольных котлов, паровых турбин, генераторов, в порт поступили электрофильтры»,— подтвердил топ-менеджер компании.

Однако для начала строительства ТЭЦ «РАО ЭС Востока» необходимо получить заключение Главгосэкспертизы по проектной документации, выполненной генеральным проектировщиком ЗАО «Сибирский ЭНТЦ». Представитель проектной компании сообщил вчера „Ъ“, что на техническую часть проектной документации положительное заключение получено, хотя сметная часть все еще находится на экспертизе.

Сами энергетики оценивали строительство ТЭЦ в 12 млрд руб., но проектировщик поднял ее до 19 млрд руб. В энергохолдинге считают, что предложенная проектировщиком стоимость проекта «не то чтобы завышена», но «с точки зрения сопоставимых аналогов несколько высока». Чтобы «снизить стоимость проекта», компания планирует привлечь независимых экспертов.

Официально холдинг перенес сроки ввода мощности с 2014 на 2018 год, но господин Толстогузов сказал „Ъ“, что объект «будет вводиться года на три раньше», то есть к 2015 году. По его словам, именно к этому сроку объект электроэнергетики будет нужен для реализации более крупных инвестиционных проектов на территории муниципального района. В ближайшие месяцы «РАО ЭС Востока» планирует оптимизировать стоимость Совгаванской ТЭЦ и после повторной госэкспертизы «активно приступить к реализации проекта».

Примечательно, что финансирование строительства данного объекта «в большей степени» предполагается осуществить за счет средств федерального бюджета, ведь он в значительной степени «инфраструктурный и социальный». «Назвать его коммерческим, как и многие проекты на Дальнем Востоке, достаточно сложно. Экономическая окупаемость проекта достаточно напряженная»,— признал господин Толстогузов.

Неудивительно, что строительство объекта производится за счет бюджетных средств, полагает содиректор аналитического отдела «Инвесткафе» Григорий Бирг. «Изначально было понятно, что строительство Совгаванской ТЭЦ связано не только со стабильным обеспечением теплом и электроэнергией населения и местных предприятий в связи с необходимостью закрыть устаревшую Майскую ГРЭС»,— пояснил эксперт. В перспективе ТЭЦ станет необходимым объектом для реализации проекта по созданию Ванино-Советско-Гаванского транспортно-промышленного узла, портовой экономической зоны и новых рабочих мест, заметил господин Бирг. Тем не менее, по его словам, строительство сравнимых по мощности ТЭЦ, в том числе и для проектов РАО ЭС Востока (вторая очередь Благовещенской ТЭЦ), «обходилось как минимум в два-три раза дешевле». «Конечно, в данном случае речь идет о строительстве станции с нуля, а не расширении или модернизации существующих теплогенерирующих объектов, но все же», — уточнил аналитик.