«Ростех» наказали за срыв ввода ТЭС в Крыму

«Совет рынка» (регулятор энергорынка) все-таки решил наложить штраф на «Технопромэкспорт» (ТПЭ, подконтролен «Ростеху») за срыв ввода энергоблока Балаклавской ТЭС в Крыму. Энергоблок на 235 МВт не выдавал мощность с октября 2018 по январь 2019 года. Сумма штрафа составит около 300 млн руб. Однако в ТПЭ считают решение несправедливым, планируют его обжаловать и обращаться в Минэнерго. В компании настаивают, что задержка произошла сугубо по вине местного «Крымэнерго».

Набсовет «Совета рынка» (регулятор энергорынков) оштрафовал ООО «ВО "Технопромэкспорт"», подконтрольное «Ростеху», за задержку с поставкой энергетической мощности одного из энергоблоков (235 МВт) Балаклавской ТЭС в Севастополе, сообщили “Ъ” в «Совете рынка» и ТПЭ. Речь идет о периоде с октября 2018 по январь 2019 года включительно. Как заявили “Ъ” в ТПЭ, размер штрафа составляет около 300 млн руб.

В ТПЭ также рассказали “Ъ”, что компания расценивает штрафные санкции как несправедливые и не учитывающие объективные обстоятельства.

«У нас есть право обжаловать это решение, и мы, несомненно, этим правом воспользуемся»,— говорят там. В ТПЭ утверждают, что на сроки начала поставки мощности повлиял несвоевременный ввод объектов электросетевого хозяйства, находившихся в зоне ответственности ГУП «Крымэнерго».

ТПЭ строил Балаклавскую и Таврическую ТЭС мощностью 470 МВт каждая для устранения энергодефицита в Крыму. Каждая станция оснащена двумя современными парогазовыми энергоблоками ПГУ по 235 МВт. По плану они должны были запуститься в 2017 году, но из-за проблем с поставкой турбин Siemens ввод сначала перенесли на сентябрь-октябрь 2018 года, а затем на февраль-апрель 2019 года.

ТПЭ возвращает инвестиции в стройку через повышенные платежи потребителей за мощность. За срыв сроков ввода компания должна платить штраф до 25% от платы за мощность. Государство также дало ТПЭ 25 млрд руб. субсидий на строительство ТЭС (еще 46 млрд руб. составил кредит РНКБ), по правилам предоставления субсидий за каждый день просрочки компания должна платить пеню 2 млн руб. Вопрос по этому штрафу рассматривается отдельно, по данным “Ъ”.

ТПЭ до сих пор пытается доказать в суде, что задержки произошли сугубо по вине ГУП «Крымэнерго», которое не смогло вовремя завершить техническое присоединение Балаклавской и Таврической ТЭС к сети. В марте ТПЭ проиграл дело по второму энергоблоку Балаклавской ТЭС в кассации Арбитражного суда Крыма, параллельно продолжается рассмотрение исков по другим энергоблокам. В «Технопромэкспорте» также настаивают, что возможность наложения штрафа появилась из-за правовой коллизии: сроки ввода станций в эксплуатацию были отложены постановлением правительства, но не были синхронизированы со сроками начала поставки мощности. «Мы намерены еще раз ходатайствовать перед Минэнерго об устранении коллизии в нормативно-правовых актах правительства РФ»,— говорят в ТПЭ.

Как четыре претендента борются за российский рынок машин большой мощности