Ведомости

Работы по строительству мостового перехода в Перми через Данилиху (ул. Стахановская) отстают от графика примерно на один месяц. Это выяснилось вчера на совещании в администрации области с участием замгубернатора Олега Жданова и президента ООО «НПО “Космос”» Андрея Чернякова. Напомним, что в октябре 2004 года областной дорожный комитет заключил договор с «Космосом» о строительстве мостового перехода через Данилиху в районе улицы Стахановской. Вчера на совещании президент «Космоса» заявил, что подрядная организация ликвидирует отставание. По итогам совещания гендиректор ООО «Стимул-Урал» Петр Данов сообщил „Ъ“, что не до конца решены вопросы с переносом гаражей и садовых участков на месте строительства моста, также требует дополнительного согласования вопрос о переносе коммуникаций. Г-н Данов сообщил, что согласно контракту стоимость моста составит 656 млн рублей плюс расходы, связанные с переносом гаражей, садовых участков. По оценке гендиректора ООО «Стимул-Урал», общая стоимость работ на этом объекте составит около 700 млн рублей. На 1 января 2005 года строители уже освоили более 20 млн рублей.

ВЯЧЕСЛАВ СУХАНОВ