Строительство Курской АЭС-2 — драйвер экономики региона

Сооружение четырех энергоблоков на замену выбывающих мощностей Курской АЭС в Курской области (г. Курчатов, Курчатовский район) предусмотрено Генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики до 2035 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 9 июня 2017 г. N 1209-р. Данный документ предусматривает включение в единую энергосистему четырех энергоблоков Курской АЭС-2.

Общая мощность новых энергоблоков— 5020 МВт. Для сравнения: ныне действующие энергоблоки Курской АЭС совокупно имеют мощность 4000 МВт.

Реализация инвестиционного проекта по строительству энергоблоков № 1 и № 2 Курской АЭС-2 начата в 2013 году. Новые энергоблоки относятся к поколению 3+ и являются пилотными энергоблоками, сооружаемыми по проекту ВВЭР-ТОИ (водо-водяной энергетический реактор типовой оптимизированный информатизированный). Это новый проект, созданный российскими проектировщиками (Группа компаний ASE, инжиниринговый дивизион Госкорпорации «Росатом») на базе технических решений проекта АЭС с ВВЭР-1200.

Атомные энергоблоки поколения 3+ обладают улучшенными технико-экономическими показателями. Так, по сравнению с энергоблоками предыдущего поколения (ВВЭР-1000) мощность каждого энергоблока выросла на 25%, до 1255 МВт.

Срок службы основного оборудования вырос в 2 раза (с 30 до 60 лет, с возможностью продления до 80 лет).

Новые энергоблоки Курской АЭС-2 соответствуют самым современным требованиям МАГАТЭ в области безопасности. Применен ряд новейших систем безопасности, таких, как «ловушка расплава» активной зоны и система пассивного отвода тепла, позволяющая охлаждать активную зону реактора в отсутствие энергоснабжения за счет естественной циркуляции воздуха.

Энергоблоки с ВВЭР-ТОИ могут безопасно эксплуатироваться на площадках с широким диапазоном природно-климатических условий от тропиков до северных регионов, в расчёте на весь спектр внутренних экстремальных и внешних техногенных воздействий, характерных для всех потенциальных площадок строительства.

Уникальностью ВВЭР-ТОИ и его ключевым конкурентным преимуществом является разработка и внедрение системы управления проектами на базе технологии Multi-D. Применение данной технологии позволяет оптимизировать параметры «срок— стоимость— качество» при сооружении, а также создает информационную модель энергоблока и обеспечивает её дальнейшее информационное сопровождение. Система управления инженерными данными позволяет аккумулировать всю накопленную информацию по проекту и передавать ее без потерь и повторного ввода данных на всех этапах жизненного цикла АЭС: от проектирования до вывода объекта из эксплуатации.

О масштабе стройки можно судить по объему инвестиций. Общий объем инвестиций в сооружение Курской АЭС-2 составил 33,92 млрд. руб., из них в 2017 г. — 17, 5 млрд. руб. (10,6 млрд. руб. в 2016 г.— рост около 65%). В 2018 году на строительстве КуАЭС-2 будет освоено в целом более 27 млрд руб., это на 10 млрд руб. больше, чем в 2017 году.

В период 2014-2016 годов выполнялись работы по приспособлению объектов стройбазы Курской АЭС для нужд строительства АЭС-2, подготовке площадки строительства. Были начаты работы по разработке грунта промплощадки. Приступили к работам по сооружению временных зданий стройбазы. Велись работы по устройству системы водопонижения уровня грунтовых вод.

В этот период были завершены в полном объеме работы по формированию территории стройбазы методом гидронамыва, а также работы по первоочередным мероприятиям по энергоснабжению площадки строительства от подстанции «Лукашевка». Завершено строительство автодорожного моста и общестроительные работы по сооружению железнодорожного моста через р. Сейм с подходами для доставки строительных материалов и оборудования в период строительства КуАЭС-2.

В 2017 году была выполнена основная задача — формирование искусственного основания под здание реактора энергоблока №1 для достижения характеристик грунта, заданных нормативно-технической и проектной документацией. В декабре начато армирование фундаментной плиты здания реакторного здания.

К настоящему времени на площадке сооружения первого энергоблока станции замещения в полном соответствии с плановыми сроками уже реализованы пять из десяти ключевых событий, запланированных на весь 2018 год. Они выполнены на реакторном здании энергоблока, здании электроснабжения нормальной эксплуатации и по цеху изготовления армометаллоблоков. Было начато (первый бетон) и завершено бетонирование фундаментной плиты (уложено 16,98 тыс. м3 бетона) на реакторном здании первого энергоблока. Здесь же завершено устройство стен с отм. -5,450 до -2.150. Другими словами, бетонные стены на этом участке были подняты на высоту 3,3 метров от верхнего уровня фундаментной плиты, сформирован внешний контур по всему периметру подземной части реакторного здания первого блока, где будут размещаться одна из новых систем безопасности — устройство локализации расплава активной зоны и технологические помещения. В настоящее время на реакторном здании энергоблока № 1 КуАЭС-2 с превышением плановых объемов продолжается бетонирование контурных стен, армирование внутренних и кольцевых стен, другие работы.

Начато бетонирование фундаментной плиты вспомогательного реакторного здания, завершены строительно-монтажные работы по цеху изготовления армометаллоблоков.

Продолжаются работы по формированию песчаного и песчано-гравийного оснований энергоблоков №1 и №2. Ведется работа на объектах строительной базы.

Окончен монтаж бетоносмесительных узлов №1 и №2 производительностью 200м3/час.

На площадке укрупнительной сборки производится сборка строительных конструкций— контурные, внутренние стены реакторного здания, которые в дальнейшем будут монтироваться на фундаментную плиту реакторного здания. Завершаются работы по сооружению подстанции 330/10 кВ. В 2018 году планируется ввод подстанции в эксплуатацию.

До конца текущего года строителям предстоит начать бетонирование фундаментной плиты блочной насосной станции и фундамента здания турбины первого энергоблока, сдать искусственное основание для установки датчиков АСКНДС (автоматизированной системы контроля напряженно-деформированного состояния для фиксации усадки песчано-гравийного основания, давления здания и подбетонки) под фундаментной плитой реакторного здания второго энергоблока. Ключевая задача декабря 2018 года — начало армирования фундаментной плиты здания реактора энергоблока № 2.

Каким образом строительство Курской АЭС-2 влияет на социально-экономическое положение региона? Для понимания приведем такие факты. От реализации в регионе инвестиционных программ и проектов Госкорпорации «Росатом» по Соглашению между инвестором и администрацией Курской области в областной бюджет поступают дополнительные налоговые отчисления. Основной инвестпроект— Курская АЭС-2. С 2013 года в целом Курская область получила по названному Соглашению более 5 млрд рублей, из них в город Курчатов Госкорпорацией «Росэнергоатом» было направлено свыше 700 млн. рублей дополнительных налоговых отчислений.

Кроме того, в ближайшие годы на строительство энергоблоков № 1 и № 2 будут привлечены от 4 до 5 тысяч человек. Их присутствие придаст развитие сопутствующего вспомогательного бизнеса, обеспечивающего сервисные услуги, которые будут представлять местные предприятия и организации.

К этому следует добавить, что согласно упомянутой Генеральной схеме размещения объектов электроэнергетики до 2035 года ввод в эксплуатацию третьего энергоблока главного инвестпроекта Курской области — КуАЭС-2 отнесен на период 2026-2030 годов, ввод энергоблока № 4— 2031-2035 годов.