СИСТЕМА ФОРМИРОВАНИЯ ПРОЦЕССА СТРОИТЕЛЬСТВА И СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОЦЕССА СТРОИТЕЛЬСТВА

1. Система формирования процесса строительства, содержащая:
модуль хранения, чтобы сохранять данные по строительным объектам, имеющие идентификаторы строительных объектов, идентифицирующие множество строительных объектов относительно друг друга, информацию типа, информацию позиции, информацию размера и информацию веса;
модуль назначения, чтобы назначать множество строительных объектов любой из множества строительных работ на основе информации типа; и
модуль вычисления, чтобы вычислять период строительства для каждой из множества строительных работ на основе размера или веса строительного объекта, назначаемого каждой из множества строительных работ.
2. Система формирования процесса строительства по п.1, содержащая также:
модуль формирования, чтобы формировать технологическую карту строительства на основе вычисленного периода строительства и данных последовательности строительных работ, представляющих последовательность множества строительных работ.
3. Система формирования процесса строительства по п.1,
в которой модуль хранения дополнительно сохраняет данные строительных секций, представляющие диапазоны множества строительных секций; и
в которой модуль вычисления вычисляет период строительства каждой из множества строительных работ для каждой из множества строительных секций на основе физической величины строительства строительного объекта в каждой из множества строительных секций и на основе коэффициента человеко-часов, указывающего соотношение человеко-часов к физической величине строительства во множестве строительных секций и множестве строительных работ.
4. Система формирования процесса строительства по п.3,
в которой модуль вычисления вычисляет период строительства каждой из множества строительных работ для каждой из множества строительных секций на основе числа искривлений строительного объекта в каждой из множества строительных секций и на основе размера или веса.
5. Система формирования процесса строительства по п.4,
в которой модуль вычисления вычисляет период строительства каждой из множества строительных работ для каждой из множества строительных секций на основе значения отклонения числа искривлений строительного объекта в каждой из множества строительных секций.
6. Система формирования процесса строительства по п.1,
в которой модуль вычисления вычисляет период строительства каждой из множества строительных работ на основе процентного отношения модуляризации, вычисленного на основе плотности множества строительных объектов в расчете на единицу объема в дополнение к размеру или весу строительного объекта, назначаемого каждой из множества строительных работ.
7. Система формирования процесса строительства по п.1, содержащая также:
модуль ввода, чтобы вводить порядок строительства множества строительных объектов;
второй модуль формирования, чтобы формировать информацию управления отображением, представляющую присутствие или отсутствие отображения в каждое из начального времени и конечного времени строительства каждой из множества строительных работ и множества строительных объектов на основе вычисленного периода строительства и введенного порядка; и
модуль отображения, чтобы отображать множество строительных объектов на основе информации управления отображением и информации позиции.
8. Система формирования процесса строительства по п.7,
в которой информация управления отображением представляет присутствие или отсутствие отображения в каждое из начального времени и конечного времени строительства для различных строительных работ и идентичного строительного объекта.
9. Система формирования процесса строительства по п.7,
в которой отображение на модуле отображения обновляется согласно начальному времени или конечному времени строительства каждого из строительных объектов.
10. Система формирования процесса строительства по п.7, содержащая также второй модуль хранения, чтобы сохранять информацию величины перемещения, представляющую величину перемещения строительного объекта,
в которой модуль отображения отображает множество строительных объектов на основе информации управления отображением, информации позиции и информации величины перемещения.
11. Система формирования процесса строительства по п.7, содержащая также:
модуль извлечения для того, чтобы извлекать строительный объект, отображение которого изменяется в предварительно определенный период, из множества строительных объектов на основе информации управления отображением; и
второй модуль отображения, чтобы отличаемо отображать извлеченный строительный объект и другие строительные объекты.
12. Способ формирования процесса строительства, содержащий этапы, на которых:
назначают строительный объект любой из множества строительных работ на основе информации типа в данных по строительным объектам, имеющих идентификатор строительного объекта, идентифицирующий строительный объект, информацию типа, информацию позиции, информацию размера и информацию веса; и
вычисляют период строительства каждой из множества строительных работ на основе размера или веса строительного объекта, назначаемого каждой из множества строительных работ.
13. Система формирования процесса строительства, содержащая:
первый модуль хранения, чтобы сохранять данные по строительным объектам, включающие в себя информацию позиции по множеству строительных объектов;
второй модуль хранения, чтобы сохранять управляющую информацию отображения, представляющую присутствие или отсутствие отображения в каждое из начального времени и конечного времени строительства каждого из множества строительных объектов; и
модуль отображения, чтобы отображать множество строительных объектов на основе информации управления отображением и информации позиции.