Закрытие-арена

В минувшую среду на «Самара Арене» прошел третий и последний тестовый матч. Теперь, как ранее заявлял вице-премьер РФ Виталий Мутко, стадион будет закрыт до 14 июня, когда начнется чемпионат мира по футболу. За это время генподрядчику предстоит устранить множество нарушений, выявленных Ростехнадзором и специальными службами. Сейчас их осталось порядка 50, и, по сведениям „Ъ“, урегулировать все претензии до ЧМ‑2018 вряд ли удастся — доделывать «Самара Арену» будут уже после окончания мундиаля.

В cреду, 16 мая 2018 года, состоялась третья тестовая игра на «Самара Арене». В рамках первенства ПФЛ встретились «Лада-Тольятти» и «Носта» (Новотроицк). 28 апреля и 6 мая на новом самарском стадионе прошли первые два тестовых поединка. Причем на игре «Крыльев Советов» и «Кубани» арена была практически заполнена — 40619 зрителей. Еще после первого тестового матча вице-премьер РФ Виталий Мутко сообщил, что стадион закроют, чтобы подрядчик устранил все замечания. На тот момент у контролирующих органов было множество претензий к системам освещения, акустики, противопожарной безопасности, канализации, электрическим сетям. Но данный факт не помешал официальному вводу стадиона в эксплуатацию. После второй тестовой игры заказчик строительства должен был получить ЗОС‑2 (заключение о соответствии объекта), но выдачу этого документа отложили до 25 мая. Виной тому около 50 не устраненных генподрядчиком ПСО «Казань» нарушений. В частности, есть проблемы с противопожарной безопасностью и системой канализации, часть электросетей стадиона нуждаются в переукладке. Как сообщал ранее „Ъ“, на время чемпионата мира будут законсервированы порядка 70% внутренних помещений стадиона из-за их неготовности.

Проблемы у самарского стадиона начались еще на стадии получения разрешения на строительство. «Самара Арену» (заказчик ФГУП «Спорт-Инжиниринг») собирались начать строить весной 2014 года, но по факту возведение объекта стартовало в июле того же года с задержкой на три месяца. Это произошло потому, что заказчик и генподрядчик (ПСО «Казань») не предоставили мэрии Самары всю необходимую документацию, и тогдашний глава города Дмитрий Азаров (ныне врио губернатора Самарской области) отказывался выдавать разрешение на строительство.

С апреля по сентябрь 2016 года ПСО «Казань» фактически заморозило строительство из-за конфликта с прежним главой региона Николаем Меркушкиным, лоббировавшим другого генподрядчика. К ПСО «Казань» неоднократно предъявлялись претензии по качеству строительства и из-за постоянных изменений, вносимых в проект в целях его удешевления: в металлоконструкциях находили трещины, а прозрачный купол из поликарбоната, предусмотренный изначальным проектом, заменили на более дешевый профлист. При этом стоимость проекта только росла — с 13,6 млрд руб. на начало работ до 18,9 млрд руб. Последняя цифра тоже может оказаться не окончательной. Ранее собеседники „Ъ“ называли сумму в 3 млрд руб. на доведение стадиона до нормативного состояния. По сведениям „Ъ“, после второй тестовой игры застройщик запросил у заказчика — ФГУП «Спорт-Инжиниринг» — еще 1 млрд руб. на окончательную доводку объекта и рассчета субподрядчиков, на что был получен отказ. Министерство спорта РФ подало иски в отношении строительной организации из Татарстана о взыскании 572,2 млн руб. неустойки. Но на прошлой неделе Арбитражный суд Москвы постановил взыскать с ПСО «Казань» в пользу Минспорта РФ лишь 1 млн руб.

Третий тестовый матч не смогли посетить все желающие из-за ограниченного числа билетов в продаже. Игру посмотрели 8127 человек — менее одной пятой части от общей вместимости объекта. Для сравнения, в Саранске в это же время проходил матч ПФЛ между местной «Мордовией» и «Сызранью‑2003», за которым наблюдали 41057 зрителей. Это стало рекордом посещаемости в ПФЛ.

Сектора верхней части «Самара Арены» были закрыты для посещения. Именно там посетители спортобъекта обнаружили большинство недоработок, включая несуществующие места. В частности, сообщалось, что в секторе С‑519 полностью отсутствовали зрительские сиденья под № 26. По сведениям „Ъ“, именно несоответствие реального числа зрительских мест и проектного (44900) является главной проблемой заказчика и генподрядчика строительства. К первой тестовой игре стадион вмещал порядка 43 тыс. зрителей. Затем генподрядчик начал доставлять кресла, причем там, где они не предусмотрены проектом и нормами безопасности. Например, на деформационных швах.

Некоторые посетители жаловались на неудобства, связанные с близким расположением кресел к перилам. В соцсетях стало популярным видео, где болельщик в 19‑м ряду сектора С‑519 не смог сесть на свое место как раз из-за этой ситуации. По сведениям „Ъ“, генподрядчику предстоит решить проблему с установкой еще порядка 1000 кресел, чтобы вместимость стадиона соответствовала изначальному проекту. В ПСО «Казань» эту ситуацию не комментируют, но указывают, что всего на «Самара Арене» установлено 45 тыс. мест.

«В строительстве нередки такие случаи, когда объект достраивают и приводят в порядок уже после получения всех необходимых разрешений, — говорит заведующий кафедрой архитектуры АСА СамГТУ Виталий Самогоров. — В России это достаточно распространенная практика». «Недоработки должны устранить, на это у подрядчика есть месяц. Скорее всего, объект официально был введен в эксплуатацию при условии, что все проблемные моменты исправят, включая благоустройство прилегающей к арене территории», — считает архитектор.