ОЦЕНИВАНИЕ РИСКА ПРИ ОПЕРАЦИЯХ БУРЕНИЯ И ЗАКАНЧИВАНИЯ СКВАЖИНЫ

1. Способ оценивания риска при заканчивании скважины, содержащий этапы, на которых
получают, с помощью по меньшей мере одного процессора, используя входной интерфейс, затраты времени ниже роторного стола и множество параметров скважины на промысле для одного или нескольких плановых спусков;
определяют, с помощью по меньшей мере одного процессора, одно или несколько значений непродуктивного времени, которые соответствуют одному или нескольким плановым спускам, на основании параметров скважины на промысле;
образуют, с помощью по меньшей мере одного процессора, распределение непродуктивного времени и распределение затрат времени ниже роторного стола с помощью одного или нескольких испытаний по методу Монте-Карло; и
определяют, с помощью по меньшей мере одного процессора, модель переноса риска, основанную на суммарных затратах времени ниже роторного стола (НРС), и распределении непродуктивного времени,
определяют, с помощью по меньшей мере одного процессора, на основе модели переноса риска, характеристику события, связанного с непродуктивным временем в будущем и степень будущего риска, которая оценивает связанную с непродуктивным временем характеристику риска в будущем характеристики события, связанного с непродуктивным временем в будущем,
побуждают, по меньшей мере с помощью процессора, выдачу характеристики события, связанного с непродуктивным временем в будущем и степень будущего риска так, чтобы влиять на заканчивание по меньшей мере одной бурящейся скважины.
2. Способ по п. 1, в котором некоторое количество испытаний по методу Монте-Карло пользователь подает в качестве входного параметра.
3. Способ по п. 1, в котором распределение непродуктивного времени основано на параметре частоты наступления связанного с непродуктивным временем события и параметре уровня серьезности непродуктивного времени, связанного с одним или несколькими плановыми спусками.
4. Способ по п. 3, в котором параметр частоты наступления связанного с непродуктивным временем события является функцией параметра конфигурации компоновки низа бурильной колонны.
5. Способ по п. 3, в котором уровень серьезности непродуктивного времени является функцией параметра размера ствола скважины, параметра глубины, параметра длины пробуренной скважины и параметра максимального изменения направления ствола скважины, связанных с одним или несколькими плановыми спусками.
6. Способ по п. 3, дополнительно содержащий в котором определение, с помощью по меньшей мере одного процессора, распределение непродуктивного времени на основе уровня серьезности непродуктивного времени для каждого планового спуска и бинарной частотной функции.
7. Способ по п. 1, в котором модель переноса риска сконфигурирована с возможности учета конкретной страны или промысла на основании коэффициента модификатора местоположения.
8. Способ по п. 1, в котором модель переноса риска содержит непродуктивное время на суше и шельфе.
9. Способ по п. 1, дополнительно содержащий определение, с помощью компьютера, финансового риска характеристики события, связанного с непродуктивным временем в будущем на основании модели переноса риска.