«Алабуга Девелопмент» отсудила у субподрядчика 30 млн рублей за сорванные сроки работ

«Алабуга Девелопмент» отсудила у субподрядчика 30 млн рублей за сорванные сроки работ

Арбитражный суд Татарстана взыскал со стройкомпании «Диммар» 30 млн руб. в пользу ООО «Алабуга Девелопмент» за сорванные сроки выполнения на строящемся объекте ОЭЗ. Информация об этом опубликована в картотеке арбитражных дел.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В мае 2023 года компании подписали договор на строительство жилого комплекса «Южный парк» в Елабуге, куда планируется заселить работников экономической зоны, студентов колледжа «Алабуга Политех». Компания «Диммар» выступила в роли субподрядчика и должна была выполнить внутреннюю отделку помещений, провести инженерные коммуникации. Сумма договора изначально составила 185 млн руб., но с учетом дополнений она увеличилась до 255,9 млн.

В итоге субподрядчик не смог выполнить взятые на себя обязательства в установленные сроки, и «Алабуга Девелопмент» в одностороннем порядке расторгла контракт и обратилась в суд с иском о выплате неустойки. Субподрядчик в свою очередь заявил, что его вины в сорванных сроках не было, поскольку стройплощадка не соответствовала нормам. В частности, там не было электричества и не было стекол на окнах. Однако суд установил, что субподрядчик был предупрежден об этом заранее. Также установлено, что стройкомпания при приеме площадки не заявляла о препятствиях, которые могли бы помешать ее работе.

«Алабуга девелопмент» требовала взыскать с компании «Диммар» 75 млн руб. неустойки. Но ее иск был удовлетворен лишь частично. В итоге суд взыскал в пользу истца 30 млн руб. Кроме того, ответчику предстоит выплатить 200 тыс. руб. госпошлины.

Читайте нас в Telegram