"Мостовик" не дорыл до океанариума

Приморский океанариум — один из крупных недостроев саммита АТЭС на острове Русский во Владивостоке — стал предметом тяжбы управделами президента с генподрядчиком — банкротящимся НПО "Мостовик". В суде заказчик пытается в одностороннем порядке расторгнуть контракт стоимостью свыше 10 млрд руб. с компанией, которая должна была сдать объект еще три года назад.

Арбитражный суд Омской области принял иск ФГБУ "Дирекция по строительству и реконструкции объектов федеральных государственных органов" управления делами президента (УДП) РФ к НПО "Мостовик" и временному управляющему компании Анне Нехиной. В пресс-службе управделами президента пояснили "Ъ", что ФГБУ добивается расторжения в одностороннем порядке госконтракта на строительство на острове Русский во Владивостоке Приморского океанариума. "Работы на объекте не ведутся с декабря прошлого года",— добавили в пресс-службе УДП. За срыв сроков строительства океанариума управление выставило "Мостовику" штраф в размере 87 млн руб., который уплачен частично.

Госконтракт на строительство океанариума площадью 35 тыс. кв. м ФГБУ заключило с "Мостовиком" в марте 2010 года. Стоимость объекта превысила 10 млрд руб. Океанариум — один из включенных в программу подготовки Владивостока к саммиту АТЭС объектов, который так и не был достроен в срок. Изначально океанариум планировалось открыть к началу саммита, но дата ввода его в эксплуатацию несколько раз переносилась. Последний срок истек в сентябре 2014 года. По данным управделами президента, готовность объекта составляет 90%. Теперь власти намерены объявить новый конкурс на достройку океанариума.

Соучредитель "Мостовика" Олег Шишов вчера заявил "Ъ", что претензии управделами президента считает необоснованными: "Этот вопрос... будет решаться на очень высоком уровне, иск признавать мы не будем, сейчас подали встречные требования". Он отказался конкретизировать свои претензии к заказчику. Параллельно структура УДП пытается в суде истребовать со Сбербанка 1,87 млрд руб., выданные "Мостовику" в виде банковской гарантии для завершения строительства океанариума. В материалах этого дела указывается, что представители "Мостовика" настаивают: срыв сроков строительства объекта связан в том числе с тем, что управделами президента с задержкой передало генподрядчику всю разрешительную и проектно-сметную документацию. У генподрядчика и заказчика также есть существенные расхождения в объеме и сумме выполненных и принятых работ. Временный управляющий "Мостовика" Анна Нехина сообщила, что пока не получала иск от управделами президента.

НПО "Мостовик" с июня 2014 года проходит процедуру наблюдения, которая продлена до 26 декабря 2014 года. Долги компании достигают 60 млрд руб. Ранее топ-менеджмент "Мостовика" объяснял причину краха участием в подготовке Сочи к Олимпиаде 2014 года: у компании увеличились объемы строительства — притом что госзаказчик отказывался корректировать смету.

Строительство океанариума на острове Русский — не первый крупный госконтракт "Мостовика", расторгаемый в одностороннем порядке по инициативе заказчика. В октябре чиновники Омской области разорвали с компанией договор на строительство западного обхода Омска на 1,9 млрд руб. Свое решение заказчики объяснили срывом сроков сдачи объекта — готовность входящей в федеральную программу празднования 300-летия Омска магистрали составляет 42%, хотя по госконтракту автодорога уже должна быть построена. Сейчас "Мостовик" оспаривает решение властей в суде.