Перинатальный центр никак не разродится

Ввод в эксплуатацию перинатального центра в Гатчине снова откладывается. Объект, который должны были сдать еще в 2016 году, достроят в марте 2018 года.

О новой дате завершения строительства перинатального центра в Гатчине "Ъ" сообщили в "Ростехе": "Работы вступили в завершающую стадию. Ввод объекта планируется в конце февраля — начале марта".

Заместитель председателя правительства Ленинградской области Михаил Москвин, а также генеральный директор компании-подрядчика ООО "Строительно-производственная компания-А" (СПК-А) Олег Никитин также сообщили, что объект будет сдан не раньше весны. По информации комитета по строительству региона, на сегодняшний день готовность объекта составляет 91%. Согласно данным "Ростеха", в центре ведется обустройство фасада, монтаж внутренних инженерных систем, отделочные работы в помещениях. В течение двух недель прилегающую территорию центра подготовят к благоустройству.

В сентябре 2017 года губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявлял, что перинатальный центр будет сдан в декабре, а с 15 января 2018 года откроет двери для пациентов. Ранее даты ввода неоднократно переносились. Изначально его должны были достроить осенью 2016 года.

"С февраля 2017 года на объекте работает новый подрядчик и делается все, чтобы сократить отставание. В частности, на сегодняшний день на объекте задействованы 714 человек. На завершение строительства из антикризисного фонда "Ростеха" дополнительно выделено 200 млн рублей. Основная проблема, которая повлияла на сроки строительства — недобросовестные подрядчики, которые сорвали исполнение договорных обязательств",— считают в "Ростехе".

Тормозили работы и изменения в проекте, сообщил Олег Никитин. Нормативные требования, которые предъявлялись к подобным объектам в 2014 году, значительно изменились, и из-за этого некоторые конструкции пришлось перестраивать. Что касается благоустройства территории, то к нему подрядчик приступит не раньше весны.

Источник в "Ъ" сообщил, что в прошлом году федеральные власти указали региональным по возможности ввести в эксплуатацию перинатальные центры до 2018 года. По словам Олега Никитина, в конце прошлого года ООО "СПК-А" подало в Госстройнадзор извещение о завершении объекта. Но контролирующий орган этого делать не стал. "Госстройнадзор области не примет объект не готовым к эксплуатации — как ни было важно сдать его в срок, безопасность эксплуатации является высшим приоритетом",— пояснил Михаил Москвин. "В декабре губернатор Ленобласти поручил контролировать завершение объекта в ежедневном режиме: все новогодние каникулы руководители строительного блока ездили на площадку в Гатчину — я сам был три раза, и на этой неделе проведу еще два совещания на стройке. Никаких проблем с финансированием нет, заказчик строительства со своим подрядчиком серьезно продвинулись, и мы сейчас уже работаем в режиме подготовки к сдаче центра",— добавил он.

Строительство перинатального центра в Гатчине на 130 коек началось в 2015 году. Стоимость проекта — 2,5 млрд рублей. Финансирование ведется из федерального и областного бюджетов. С начала реализации проекта сменилось три подрядчика: "Инженерный центр ЕЭС", ЗАО "Рант" и ООО "СПК-А".