Дмитрий Медведев обследовал кнопку "Пуск"

Дмитрий Медведев вчера впервые посетил идущее в Амурской области строительство первого национального космодрома гражданского назначения Восточный, с которого уже через четыре месяца — ориентировочно 25 декабря — должен быть произведен пуск ракеты-носителя "Союз-2". Премьер-министр сообщил, что, несмотря на сохраняющееся отставание от графика работ по так называемому пусковому минимуму, поставленные сроки не будут сдвинуты.

Прилетевший на Восточный Дмитрий Медведев заявил, что сейчас "это самая масштабная стройка страны" (на ней одновременно трудятся 8,5 тыс. человек). Напомним, с самого начала этой мегастройки установленный Владимиром Путиным срок первого пуска не раз ставился под сомнение. После начавшейся в 2013 году серии отставок глав строящего космодром Спецстроя и курировавшего этот процесс Роскосмоса общее руководство на себя взяла правительственная спецкомиссия во главе с вице-премьером Дмитрием Рогозиным. После этого работа пошла в авральном режиме.

Всего на первый этап строительства (2011-2015 годы) федеральный бюджет выделил уже 188 млрд руб. Последняя субсидия 20 млрд руб. была предоставлена Спецстрою в июне этого года. Из-за отставания от графика, который не удается нагнать даже работой в три смены, строители сейчас сосредоточились на так называемом пусковом минимуме — это 11 объектов, без которых не может состояться торжественный декабрьский запуск. Хотя отставание полностью не ликвидировано и, по словам Дмитрия Медведева, сейчас составляет месяц-два, по срокам первого пуска никаких изменений нет. "Нужно форсировать все основные работы по пусковому минимуму, ликвидировать отставание от графика",— сказал на состоявшемся после осмотра стройки совещании глава правительства. По его словам, есть проблемы с размещением заказов на отдельное оборудование, а также с монтажом. "Вообще, по-хорошему надо было все за год до пуска заканчивать,— признал вчера вице-премьер Дмитрий Рогозин.— Вот у них (у Роскосмоса и Спецстроя.— "Ъ") подписаны вчера были (документы), я их заставил подписаться кровью, до 30 сентября — полная готовность: строительная, инженерная".

Впрочем, нарекания премьера вызвала даже не столько инженерная часть строительства, а бытовая — неготовность жилья для работников космодрома. Как сообщил Дмитрий Рогозин, необходимый минимум домов подрядчики должны были сдать еще в середине лета — сейчас речь идет о середине сентября. "Коллеги, я просто удивляюсь,— сказал премьер.— Вот такие сложнейшие стройки, как стартовые комплексы, у нас выглядят практически завершенными. А что, жилье разучились делать?" Понимая, впрочем, что субподрядчики неактивны в строительстве жилья вовсе не из-за нерадивости, а потому что в действующих условиях это не самый доходный бизнес, федеральный центр решил выдать им бонус. Дмитрий Медведев сообщил, что подписал постановление правительства об увеличении норматива предельной стоимости строительства 1 кв. м жилья в домах для персонала Восточного до 56 тыс. руб. вместо прежних 37 тыс. руб.— "чтобы быстрей все здесь завершить".

О причинах, которые все же могут помешать первом запуску в установленный срок (в процедуре ожидается участие Владимира Путина), на совещании Дмитрию Медведеву рассказывали гендиректор Роскосмоса Игорь Комаров и глава Спецстроя Александр Волосов — но уже в закрытой его части. По данным "Ъ", полной уверенности в неизбежности своевременного выполнения президентского задания в этих выступлениях не прозвучало.