«Воронежсельмаш» сконструировал иск

Скандал вокруг проектирования ведущим воронежским производителем сельхозоборудования — заводом «Воронежсельмаш» — элеватора на Сахалине дошел до суда. Компания требует от заказчика — государственной птицефабрики «Островная» — признать проектные работы завершенными и выплатить за них 26,6 млн руб. Сахалинские власти считают работы неоконченными и сами грозили компании судом за срыв сроков. Из-за задержки они до сих пор не могут объявить конкурс на строительство, которое, согласно договоренностям воронежского и сахалинского губернаторов Алексея Гордеева и Олега Кожемяко, в ноябре 2016 года уже должно было завершиться.

Арбитраж Сахалинской области назначил к разбирательству дело по иску структуры «Воронежсельмаша» — ООО «Инжиниринговый центр ВСМ» — к государственному унитарному сельхозпредприятию «Птицефабрика “Островная”». В иске воронежская компания требует от областной птицефабрики «признать выполненными в полном объеме» работы по договору от 30 сентября 2015 года и выплатить задолженность — 26,6 из 38 млн руб., предусмотренных госконтрактом. Третьим лицом в деле выступает министерство имущественных и земельных отношений по Сахалинской области.

Речь идет о контракте, в рамках которого «Воронежсельмаш» должен был разработать проектную документацию для строительства в Южно-Сахалинске элеватора на 50 тыс.  т (в документах закупки также предусматривалось увеличение мощности до 150 тыс. т) стоимостью 2 млрд руб. О реализации этого проекта договаривались лично главы двух регионов в ходе визита на завод 30 января 2016 года. «Сроки у нас очень сжатые — уже в ноябре (2016 года. — „Ъ“) элеватор должен быть сдан. Этот проект является ключевым для сельского хозяйства Сахалинской области», — сказал тогда Олег Кожемяко. Воронежская сторона обещала держать график работ на контроле. Согласно материалам конкурса, разработку проектной документации предполагалось завершить в течение 155 дней, но с ее согласованием начались сложности. 1 апреля 2016 года управление госэкспертизы Сахалинской области выдало положительное заключение по итогам проверки документации, но выяснилось, что она была представлена не в полном объеме и продолжала поступать частями. Правительство согласилось заключить с «Воронежсельмашем» дополнительное соглашение о продлении сроков работы, но документация целиком так и не поступила. Министр сельского хозяйства региона Михаил Кузьменко пояснял „Ъ“, что из-за срывов сроков областное правительство намерено обратиться в суд. Впрочем, этого, согласно данным арбитража, пока так и не произошло.

На «Воронежсельмаше» вчера оперативно не смогли прокомментировать разбирательства вокруг проекта на Сахалине. Согласно документам суда, на «Островной» считают, что проектные работы до сих пор не завершены, но более подробно свою позицию не поясняют. Конкурс на выполнение строительных работ, которые должны занять 19 месяцев, региональные власти пока также не объявили — этому препятствует неполная, по их мнению, проектная документация. Источники в органах власти регионов вчера сказали „Ъ“, что «Воронежсельмаш» «в истории с элеватором показал себя с самой плохой стороны»: «Заводу не нужно было начинать этот проект. Не умеешь — не берись».

«Исход разбирательства будет зависеть исключительно от результатов экспертизы проектной документации, — отмечает управляющий партнер юридической компании „Центральный округ“ Дмитрий Просвирин. — Она должна будет ответить на два вопроса: выполнены ли работы в полном объеме и насколько они выполнены качественно. В дальнейшем оспорить судебное решение, принятое по результатам проведенной экспертизы, при отсутствии оснований для проведения дополнительной или повторной экспертизы будет невозможно».