В Воронеже муниципальный приют для животных планируют достроить весной 2024 года

В Воронеже муниципальный приют для животных планируют достроить весной 2024 года

Мэрия Воронежа планирует «в ближайшее время» объявить торги по выбору нового подрядчика для завершения строительства муниципального приюта для животных на улице Балашовской в Левобережном районе. Городские власти рассчитывают, что он завершит работы весной 2024 года. Об этом сообщили в управлении экологии.

Подрядчику предстоит закончить организацию тепло- и водоснабжения, внутреннюю отделку, монтаж неотапливаемых вольеров и ряд других работ — в целом около 10% от общего объема. Стоимость работ не озвучивается, она будет рассчитана в ценах 2024 года, рассказали «Ъ-Черноземье» в пресс-службе мэрии Воронежа.

В горадминистрации добавили, что контракт с воронежской компанией «Стройполимермонтаж», построившей приют «чуть более чем на 90%», не расторгнут — он завершен. Его итоговая стоимость составила 151 млн руб. (изначальная — 116,9 млн руб.). Подрядчику заплатили 131,9 млн руб. по факту исполненных обязательств. Также компанию оштрафовали на 9,7 млн руб. за допущенные нарушения, в том числе несоблюдение сроков выполнения работ.

«Стройполимермонтаж» получил контракт на строительство приюта в марте 2022 года. Планировалось, что объект будет рассчитан на единовременное содержание до 176 собак крупных пород и до 74 — мелких. Изначально срок строительства был установлен до декабря 2022 года, однако в начале января 2023-го мэр Вадим Кстенин охарактеризовал приют как проблемный объект и сказал, что он может быть завершен летом (30 июня). 29 июня в горадминистрации сообщили, что работы не будут завершены вовремя. По словам властей, на срыв сроков повлияли финансовое состояние компании и погодные условия. Согласно порталу госзакупок, впоследствии окончание работ было сдвинуто на 1 декабря 2023 года.

В середине декабря 2023 года стало известно, что по итогам судебного разбирательства гендиректора «Стройполимермонтажа» Александра Привезенцева дисквалифицировали на шесть месяцев за бездействие, повлекшее неисполнение обязательств по контракту (ч.7 ст. 7.32 КоАП РФ, до двух лет дисквалификации для должностных лиц).

Читайте нас в Telegram

и во ВКонтакте