Первую очередь работ на Петровской набережной в Воронеже хотят закончить летом

обновлено 15:19

Первую очередь работ на Петровской набережной в Воронеже хотят закончить летом

Завершение работ в рамках первой очереди благоустройства Петровской набережной в Воронеже перенесли с 15 декабря 2023 года на июнь 2024 года. Такое решение было принято по итогам встречи мэра Вадима Кстенина с губернатором Александром Гусевым, сообщил глава города в своем Telegram-канале.

«Да, меня, как и многих горожан, очень огорчает перенос сроков по любым объектам. Особенно по этому, к началу работ на котором мы готовились так тщательно»,— сказал господин Кстенин.

По словам мэра, очередной перенос завершения благоустройства связан с тем, что оно предусматривает работы, которые сложно качественно выполнить зимой. Например, укладка газона. «К тому же, объект требует детальнейшей ревизии весной и хорошего содержания зимой. Эти обязанности ложатся не на бюджет, а на подрядчика. Что неплохо»,— добавил глава города.

По мнению господина Кстенина, рисков, что «Воронежэнерго» (филиал ПАО «Россети Центр») не завершит благоустройство в рамках первой очереди, нет, «так как компания ведет свою основную деятельность на территории региона и всей страны, обладая достаточным запасом прочности, чтобы исполнить обязательства по контракту полностью». Он добавил, что контракт дополнен пунктом об увеличении штрафов за несоблюдение сроков завершения работ, но пока они соблюдаются — благодаря изменениям в контракте.

Филиал ПАО «Россети Центр» стал подрядчиком первой очереди благоустройства набережной в мае 2022 года. Изначально работы оценивались в 762,2 млн руб. и должны были завершиться 23 августа 2023-го. В конце октября этого года стало известно, что объем работ вырос на 30%, в связи с чем срок их окончания был сдвинут на 15 декабря, а стоимость увеличена до 1,2 млрд руб.

О том, как филиал «Воронежэнерго» получило контракт на благоустройство первой очереди Петровской набережной — в материале «Ъ-Черноземье».

UPD: В мэрии Воронежа «Ъ-Черноземье» рассказали, что объем работ и их стоимость не изменилась. Принято решение только об увеличении сроков благоустройства. Точная дата его окончания пока неизвестна, поскольку дополнительное соглашение еще не подписано.

Читайте нас в Telegram

и во ВКонтакте