Космос подождет до 12 июля

Космос подождет до 12 июля
       Вчера в подмосковном городе Королеве в Ракетно-космической корпорации "Энергия" прошло заседание Совета главных конструкторов российской ракетно-космической техники. На нем присутствовали специалисты из NASA. Как стало известно Ъ, старт российского служебного модуля "Звезда" Международной космической станции запланирован на 12 июля.

       Строительство Международной космической станции (МКС) превратилось в долгострой. Во многом по вине России: до сих пор не запущен российский служебный модуль "Звезда", без которого длительные космические экспедиции на МКС невозможны. Запуск "Звезды" планировался сначала на май 1998 года, потом — на июнь 1999-го, затем — на ноябрь 1999 года и, наконец, на январь 2000-го.
       В результате американские представители заявили, что если до 31 августа 2000 года российский модуль не будет запущен, NASA придется в декабре отправить на орбиту свой временный модуль. Правда, эта вынужденная мера потребует от NASA дополнительных трат — $210 млн. Однако возможно, что американцам не придется раскошеливаться: на совещании Россия назвала окончательный срок запуска своей "Звезды" — 12 июля. Исходя из этой даты будет строиться график дальнейших работ по созданию МКС.
       Кроме того, на заседании были рассмотрены варианты совместных действий в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств. Например, решено, что если служебный модуль не состыкуется со связкой уже находящихся на орбите элементов МКС "Заря" и Unity, то на станцию будет отправлен экипаж из двух российских космонавтов, которые должны будут осуществить стыковку в телеоператорном режиме. Поскольку "Звезда" должна отправиться на орбиту на носителе "Протон-К", а ракеты этого типа в прошлом году дважды терпели аварию, служебный модуль будет запущен только после того, как будет осуществлено два успешных пуска модернизированных носителей. Они запланированы на май-июнь, тогда должны быть выведены на орбиту спутники связи "Горизонт" и "Экран-М".
       Окончательное решение о плане реализации проекта МКС будет принято на встрече глав национальных космических агентств России и США, которая должна пройти в Москве в конце февраля — начале марта.
       
       ИВАН Ъ-САФРОНОВ