BIM-технологии

Оригинальная статья / Original article УДК 69

DOI: http://dx.d0i.0rg/l 0.21285/2227-2917-2019-1 -98-105 BIM-технологии

© Е.Н. Рыбин, С.К. Амбарян, В.В. Аносов, Д.В. Гальцев, М.А. Фахратов

Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет, г. Москва, Российская Федерация

Резюме: В данной статье описана разработка методики или алгоритма подготовки информационной модели для передачи ее в службу эксплуатации. В процессе исследования были использованы такие методы как анализ использования BIM-модели на стадии эксплуатации; анализ трудностей, возникающих при использовании неподготовленной BIM-модели в эксплуатации; синтез существующих и разработка альтернативных рекомендаций по наполнению информационной модели данными на каждом этапе проектирования и строительства для последующего использования в службе эксплуатации; изучение инструментов, помогающих в подготовке BIM-модели; разработка алгоритмов, оптимизирующих подготовку информационной модели к эксплуатации объекта. Переход строительной отрасли России на единую государственную платформу и внедрение информационного (BIM) на всех этапах «жизненного цикла» объектов капитального строительства должны состояться в течение ближайших пяти лет (Указ Президента России от 07.05.2018 N 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»). В статье уделено внимание на то, что сегодня активно работаем над вопросами внедрения технологии BIM на всех этапах жизненного цикла объекта капитального строительства. Для этого необходимо убрать все барьеры, связанные с нормативно-правовым регулированием в этой части". Застройщикам жилья переход на рельсы BIM и управление жизненным циклом объектов капитального строительства, помимо прочих удобств, принесет и прямую материальную выгоду. По результатам проведенного анализа в статье сделан вывод, что ядром цифровой трансформации строительства являются BIM или системы автоматизированного проектирования. BIM представляет собой набор технологий, процессов, ПО и инструментов для совместного проектирования, координации строительных работ, прототипирования строительных объектов и моделирования процесса строительства зданий и сооружений на протяжении всего строительного цикла, а также жизненного цикла строительного объекта.

Ключевые слова: BIM-технологии, информационное моделирование, 3D-модель, капитальное строительство, технические документы, строительство

Информация о статье: Дата поступления 26 декабря 2018 г.; дата принятия к печати 28 января 2019 г.; дата онлайн-размещения 29 марта 2019 г.

Для цитирования: Рыбин Е.Н., Амбарян С.К., Аносов В.В., Гальцев Д.В., Фахротов Н.А. BIM-технологии. Известия вузов. Инвестиции. Строительство. Недвижимость. 2019;9(1):98—105. DOI: 10.21285/2227-2917-2019-1-98-105.

BIM technology

Evgeny N. Rybin, Saak K. Ambaryan, Vladimir V. Anosov, Dmitry V. Galcev, Muhammet A. Fakhratov

National Research Moscow State University of Civil Engineering, Moscow, Russian Federation

Abstract: In the article, the development of a method or algorithm of building information modelling (BIM) is described in preparation for its transfer to operational service. In the course of the study, such methods were used as: analysis of the use of the BIM-model at the operation stage; analysis of the difficulties encountered when operationalising an unprepared BIM-model; synthesis of existing recommendations and development of alternative recommendations for filling the information model with data at each stage of design and construction for subsequent use in operational service; study of tools that help in the preparation of a BIM-model; development of algorithms for optimising the preparation of an information model for the operation of a building object. The transition of the Russian construction industry to a unified state platform and the introduction of information modelling (BIM) at all stages of the lifecycle of capital construction projects should take place over the next five years (Presidential Decree No. 204 of 07/05/2018 "On the national goals and strategic objectives of the development

Том 9 № 1 2019

Известия вузов. Инвестиции. Строительство. Недвижимость с. 98-105 Proceedings of Universities. Investment. Construction. Real estate Vol. 9 No. 1 2019 _pp. 98-105_

ISSN 2227-2917 90

90 ISSN 2500-154X

of the Russian Federation for the period up to 2024"). The article focuses on the fact that at the present time issues of implementing BIM technology at all stages of the life cycle of a capital construction object are being actively worked on. To do this, it is necessary to remove all the barriers related to the legal regulation in this part. For housing developers, switching to BIM guidelines for managing the lifecycle of capital construction projects, as well as other amenities, will bring direct material benefits. According to the results of the analysis, the article concludes that the core of the digital transformation of the construction industry consists in BIM or computer-aided design systems. BIM comprises a set of technologies, processes, software and tools for joint design, coordination of construction work, prototyping of construction sites and modelling of the construction process of buildings and structures throughout the construction lifecycle, as well as the lifecycle of a construction site.

Keywords: BIM-technologies, information modeling, 3D-model, virtual copy, construction

Information about the article: Received December 26, 2018; accepted for publication January 28, 2019; available online March 29, 2019.

For citation: Rybin E.N., Ambaryan S.K., Anosov V.V., Galcev D.V., Fakhratov M.A. BIM technology. Известия вузов. Инвестиции. Строительство. Недвижимость. 2019;9(1):98-105. DOI: 10.21285/2227-29172019-1-98-105.

Введение

Информационная модель объекта (BIM, Building Information Model или Building Information Modeling) - это согласованная, взаимосвязанная и скоординированная числовая информация о проектируемом или уже существующем объекте строительства, имеющая геометрическую привязку и поддающаяся расчетам и анализу. На базе этой модели организована работа всех участников строительного и эксплуатационного процесса (заказчик, проектировщик, подрядчик, эксплуатирующая организация и т. д.).

Процесс информационного моделирования зданий охватывает все этапы жизненного цикла объекта, начиная с планирования и технического задания и заканчивая эксплуатацией, ремонтом и даже демонтажем. И на всех этапах жизненного цикла объекта участники строительного процесса работают в едином информационном пространстве с библиотеками элементов объектов промышленного и гражданского строительства и видов работ, составляющими основу Единого Классификатора. Информационная модель динамична, изменения в нее могут вноситься на любой стадии всеми участниками процесса [8].

В действующей в России Программе «Цифровая экономика Рос-

сийской Федерации» строительство не названо в качестве отраслевого направления. Но широкое внедрение информационных инновационных технологий в строительстве - вопрос времени. Например, за предшествующий 2018 г. приняты своды правил в области информационного моделирования в строительстве. Как показал в 2018 г. опрос российских организаций строительной сферы, 22 % из них уже применяют продукты технологий информационного моделирования - BIM при подготовке проектной документации. В США и Канаде этот показатель уже в 2012 г. составлял 72 %, в Великобритании в 2018 г. - 74 %.

Для внедрения BIM-технологии в России утвержден План поэтапного внедрения технологий информационного моделирования в области промышленного и гражданского строительства (приказ Минстроя от 29.12.2014 N 926/пр). Для решения вопросов, возникающих при реализации Плана, при Минстрое была создана рабочая группа (приказ Минстроя от 17.03.2015 N 182/пр) [2]. В основе BIM-технологий лежат трехмерные модели проектируемых объектов. BIM - это процесс моделирования и управления полным жизненным циклом сооружения. Наличие единой цифровой модели объекта может стать базой для дальнейшей циф-

Том 9 № 1 2019 ISSN 2227-2917

с. 98-105 Известия вузов. Инвестиции. Строительство. Недвижимость (print) 99 Vol. 9 No. 1 2019 Proceedings of Universities. Investment. Construction. Real estate ISSN 2600-164X 99 pp. 98-105_(online)_

ровизации. BIM дает и множество других преимуществ. Весомая доля расчетов происходит автоматически, скорость проектирования увеличивается, количество ошибок при проектировании снижается, сокращается время рассмотрения и экспертизы проекта, а также упрощается процесс приемки работ и объекта в целом. В конечном итоге все это приводит к снижению стоимости строительства объекта.

Методы

В основе BIM-технологий лежат трехмерные модели проектируемых объектов. BIM - это процесс моделирования и управления полным жизненным циклом сооружения. Наличие единой цифровой модели объекта может стать базой для дальнейшей цифровизации. BIM дает и множество других преимуществ. Весомая доля расчетов происходит автоматически, скорость

проектирования увеличивается,

количество ошибок при проектировании снижается, сокращается время рассмотрения и экспертизы проекта, а также упрощается процесс приемки работ и объекта в целом. В конечном итоге все это приводит к снижению стоимости строительства объекта.

До 1 июля 2019 года Правительство РФ в целях модернизации стройотрасли и повышения качества строительства должно обеспечить переход к системе управления жизненным циклом объектов капстроительства путем внедрения технологий

информационного моделирования (BIM-технологии). Об этом говорится в поручении президента ПР-1235 от 19.07.2018, опубликованном на сайте Комитета по техническому

регулированию, стандартизации и оценке соответствия РСПП. В поручении говорится также о необходимости применения типовых моделей внедряемой системы управления (проектной, строительной,

эксплуатационной и утилизационной) в первоочередном порядке в социальной сфере [3]. Правительству также поручено утвердить показатели эффективности системы управления жизненным циклом, принять стандарты информационного моделирования, а также гармонизировать их с ранее принятыми нормативно-техническими документами, с международным и российским законодательством,

сформировать библиотеки типовой проектной документации для BIM. Также в рамках поручения предстоит обеспечить подготовку специалистов в сфере информационного

моделирования в строительстве, а также стимулирование разработки и использования отечественного

программного обеспечения для BIM. Как известно, BIM-технологии повышают качество проектирования,

строительства и эксплуатации объектов различного назначения, позволяют точнее прогнозировать сроки выполнения работ и их стоимость на всех этапах "жизненного цикла" объекта капстроительства. Формирование

нормативно-технической базы для внедрения информационного

моделирования в строительстве началось в России в 2015 году.

Результаты обсуждения

BIM-технологии были применены при строительстве 8 из 12 стадионов чемпионата мира по футболу в российских городах, принимавших матчи этого спортивного мероприятия.

Как отмечает ME Construction News, использование инструментов информационного моделирования объектов позволило проектировщикам, подрядчикам и строительным организациям провести высококачественную работу. BIM-технологии применялись при строительстве стадионов в Москве, Санкт-Петербурге, Саранске, Волгограде, Нижнем Новгороде, Самаре, Сочи и Казани. Таким образом, каждый объект был создан с применением уникальных

ISSN 2227-2917 Том 9 № 1 2019 100 (print) Известия вузов. Инвестиции. Строительство. Недвижимость с. 90-105

100 ISSN 2500-154X Proceedings of Universities. Investment. Construction. Real estate Vol. 9 No. 1 2019 _(online)_pp. 90-105

и впечатляющих элементов конструкции.

Один из этих восьми стадионов -московский «Спартак» с вместимостью до 45000 зрителей. В его конструкции использовались толстостенные трубы, что позволило снизить потребление металла. В результате крыша получилась относительно легкой - 8500 т.

Структурные особенности стадиона в Санкт-Петербурге включают выкатное футбольное поле и убирающуюся крышу шириной 286 м, что важно, учитывая климатические особенности города. Стадион строился с задержками, менялись подрядчики. Но благодаря использованию BIM-технологий удалось избежать возможных коллизий и ненужной работы на строительной площадке, что позволило в итоге соблюсти требования FIFA и выполнить работы к намеченному сроку [6].

Овальный стадион «Мордовия Арена», расположенный в Саранске, рассчитан на 44000 зрителей. Его основу составляют 88 взаимосвязанных консолей высотой 40 м с пролетом в 49 м. Металлические конструкции с высокой точностью соединений изготовил завод «Белэнергомаш», который также использовал технологии BIM.

Новый стадион «Волгоград Арена» вмещает 45000 человек. Там установлена уникальная вантовая крыша и создан ажурный плетеный фасад. Техническая сложность исполнения этого проекта потребовала плотной совместной работы поставщиков и строителей для обеспечения оптимальной точности как в производстве, так и в сборке. Чтобы справиться с такой сложной задачей, всю имеющуюся информацию о сооружении объекта объединили в одну 3D-модель. Данные передавались непосредственно от модели к машине, что обеспечило большую гибкость и точность, а также значительно сократило время производства.

Рассмотрим три разноплановых объекта для обследования и построим

Том 9 № 1 2019

с. 98-105 Vol. 9 No. 1 2019 pp. 98-105

диаграммы длительностей получения доступа к документации и последующего ее анализа. Обследуемые объекты:

1. БЦ «Кантри Парк»;

2. Кампус «Сколтех» (Восточное кольцо) общей площадью 136 тыс. м2;

3. Объект «Технопарк» общей площадью 95 тыс. м2.

Бизнес центр «Кантри Парк» общей площадью около 40000 м2. При проектировании и возведении вышеуказанного объекта заказчик и служба эксплуатации сталкивались с трудностью, когда им для дальнейшей работы передают информационную модель объекта в совершенно неадаптированном виде для использования на этапе эксплуатации.

С похожей проблемой столкнулась компания ООО «ОДАС Сколково», которая занималась проектированием и строительством исследовательского центра «Сколково» при помощи информационного моделирования зданий. К модели предъявлялись самые высокие требования к степени ее проработанности и детализации, так: Кампус «Скол-тех» (Восточное кольцо) общей площадью 136 тыс. м2 разрабатывался с высокой детализацией LOD 400, позволяющей согласовывать проектные решения по инженерным системам, формировать ведомости объемов работ на основе модели, а также выпускать проектную и рабочую документацию; объект «Технопарк» общей площадью 95 тыс. м2 разрабатывался с самой высокой детализацией LOD 500, что позволяло выпускать рабочую и исполнительную документацию на основе информационной модели [5].

Но, несмотря на большую степень детализации в виде, в котором информационная модель находилась после окончания строительства, использовать В1М-модель в эксплуатации не представляется возможным за счет того, что своевременно не были включены в техническое задание к моделированию требования эксплуатационных

ISSN 2227-2917

Известия вузов. Инвестиции. Строительство. Недвижимость (print) 101 Proceedings of Universities. Investment. Construction. Real estate ISSN 2500-154X 10 1 _(online)_

организаций, которым передается модель.

Не так просто передать модель в эксплуатацию. Ее нужно очистить не только от лишних данных, а также нужно еще дополнить параметрами, необходимыми для эксплуатации, согласно функциональным требованиям эксплуатирующей организации [1 ].

Для того чтобы избежать подобных проблем, крайне важно еще на этапе проектирования понимать, как будет эксплуатироваться здание, и какая информация может понадобиться, чтобы вносить ее своевременно. Такую информацию необходимо вносить в техническое задание (ТЗ) к созданию BIM-модели, которое должно быть точным и полным во избежание возможных переделок, которые повлекут за собой дополнительные финансовые вложения со стороны заказчика (девелопера).

По результатам анализа трех разноплановых объектов обследования автор пришел к выводу, при обследовании зданий, используя технологию BIM, преимущества получают [7]:

1. Собственник объекта:

- экономия средств, затрачиваемых на обследование, за счет уменьшения суммарного времени обследования в связи с минимизацией времени, расходуемого на подготовительном этапе (по усредненным данным, исходя из проведенного исследования, с 6 рабочих дней до суток).

- При составлении проекта реконструкции достигается экономия средств за счет более точного расчета смет из информационной модели для поврежденных участков конструкции.

- Отсутствие необходимости содержать бумажный архив со всей документацией об объекте.

- Гарантия сохранности всей исполнительной и другой документации (которая зачастую теряется) при правильной организации подхода информационного моделирования.

- Повышение качества обследования за счет предоставления всей необходимой, а также дополнительной информации об объекте организации, выполняющей обследование.

2. Организация, выполняющая обследование:

- уменьшение времени, затрачиваемого на подготовительный этап и, как следствие, общего времени обследования.

- Оптимизация работы инженеров-обследователей, исключающая бюрократические процедуры, необходимые в настоящее время для получения утерянной документации по некоторым объектам.

- Повышение эффективности работы при дальнейшем обследовании, а также минимизация ошибок на этапе разработки рекомендаций по усилению за счет наличия более полной информации по обследуемым узлам конструкций объекта, а также всему зданию или сооружению.

- Возможность быстрого и точного подсчета объема работ (смет) при разработке проекта реконструкции, что уменьшает количество затрачиваемых человеко-часов и оптимизирует работу организации, выполняющей обследование.

Важно отметить, что все вышеописанные преимущества информационного моделирования для обследования зданий и сооружений достигаются исключительно за счет грамотной организации работы с BIM технологиями на этапе проектирования, строительства, эксплуатации и реконструкции объектов [9].

Экономию ресурсов при проектировании BIM-технологий представим на рис. 1.

При принятии решения об использовании информационного моделирования (BIM) в области проектирования и строительства следует иметь в виду следующие положительные факторы [9]:

Том 9 № 1 2019

с. 90-105 Vol. 9 No. 1 2019 pp. 90-105

ISSN 2227-2917

102 (print) Известия вузов. Инвестиции. Строительство. Недвижимость 102 ISSN 2500-154X Proceedings of Universities. Investment. Construction. Real estate _(online)_

- снижение затрат на строительство до 30 %, а также сокращение сроков реализации проекта - до 50 %, сроков строительства - на 10 %, времени проектирования - на 20-50 %, сроков координирования и согласования - до 90 %. Немаловажным фактором является при этом повышение качества проекта, возможность устранения возможных коллизий на всех стадиях проектирования. При этом сокращается время на проверку модели - в 6 раз;

- оформление документации по СПДС и зарубежным стандартам с существенным сокращением времени на расчет спецификации;

- обмен данными осуществляется посредством стандарта IFC, который позволяет разбивать модель на несколько частей, взаимодействовать с различными компонентами из локальных и внешних баз данных;

- широкий мировой рынок программного обеспечения BIM, специфичность российских стандартов и правил проектирования открывают для российских пользователей большой выбор систем САПР в области BIM моделирования [10].

Рис. 1. Экономия ресурсов при проектировании BIM-технологий [8] Fig. 1. Saving resources in the design of BIM-technologies [8]

Выводы

В результате проведения многократных исследований пришли в выводу, что необходимо создать единую библиотеку данных по В1М-моделированию, которая будет находиться в свободном доступе для проектных и научных организаций, переходу на отечественное программное обеспечение с целью защиты информации о транспортной инфраструктуре, разработке общих пилотных проектов, способствующих всестороннему изуче-

нию процессов технологий информационного моделирования при проектировании и строительстве, совершенствованию существующей и выработке новой нормативной базы в сфере BIM-технологий, повышению уровня преподавания теории и практики по BIM в транспортных вузах страны и созданию программ переквалификации специалистов, работающих в сфере проектирования объектов дорожной инфраструктуры.

Том 9 № 1 2019 ISSN 2227-2917

с. 98-105 Известия вузов. Инвестиции. Строительство. Недвижимость (print) 103 Vol. 9 No. 1 2019 Proceedings of Universities. Investment. Construction. Real estate ISSN 2500-154X 103 pp. 98-105_(online)_

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИМ СПИСОК

1. Об утверждении Плана поэтапного внедрения технологий информационного моделирования в области промышленного и гражданского строительства [Электронный ресурс]: приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 29 декабря 2014 года №926/пр (ред. От 4 марта 2015 г.). Режим доступа: Система АО «Кодекс».

2. Об утверждении Плана поэтапного внедрения технологий информационного моделирования в области промышленного и гражданского строительства [Электронный ресурс]: приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 29 декабря 2014 года №926/пр (ред. от 4 марта 2015 г.). Режим доступа: Система АО «Кодекс».

3. Об утверждении Программы национальной стандартизации на 2018 год [Электронный ресурс]: приказ Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 30 июля 2018 г. № 1600. Режим доступа: Система База «Нормативно-правовых Актов».

4. Моделирование информационное в строительстве. Руководство по доставке информации. Методология и формат: ГОСТ Р 57310-2016. - Введ. 2017-07-01. М.:

Стандартинформ. 2017 (ИСО 29481-1:2010).

5. Болтанова, Е.С. Правовое обеспечение экологических инноваций (на примере строительной отрасли) [Электронный ресурс] // Экологическое право. 2018. № 4. Режим доступа: http://lawinfo.ru/ (дата обращения: 16.02.2019).

6. Как посчитать внедрение BIM-технологий на российских стройках? [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://tybet.ru. - Заглавие с экрана (дата обращения: 16.02.2019).

7. БИМу время [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.stroygaz.ru/ Заглавие с экрана (дата обращения: 16.02.2019).

8. Что предлагает серия стандартов ИСО на информационное моделирование зданий (BIM)? [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.novotest.ru - Заглавие с экрана (дата обращения: 16.02.2019).

9. Технологии информационного моделирования - движение вперед [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://nopriz.ru/- Заглавие с экрана (дата обращения: 16.02.2019).

10. Минстрой предложил ввести понятие BIM-технологий в Градостроительный кодекс [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://realty.ria.ru/ Заглавие с экрана (дата обращения: 16.02.2019).

REFERENCES

1. About the approval Of the plan of step-by-step introduction of technologies of information modeling in the field of industrial and civil construction [Electronic resource]: the order of the Ministry of construction and housing and communal services of the Russian Federation of December 29, 2014, no. 926/PR (edition of March 04, 2015). Access mode: system of JSC "Code".

2. About the approval Of the plan of step-by-step introduction of technologies of information modeling in the field of industrial and civil construction [Electronic resource]: the order of the Ministry of construction and housing and communal services of the Russian Federation of December 29, 2014, no. 926/PR (edition of March 04, 2015). Access mode: system of JSC "Code".

3. About the approval of the program of national standardization for 2018 [Electronic resource]: the order of the Ministry of industry and trade of the Russian Federation of July 30, 2018, no. 1600. Access mode: system Base "Normative legal Acts".

4. Information modeling in construction. Guidance on the delivery of information. Methodology and format: GOST R 57310-2016. Enter. 2017-07-01. Moscow: STANDARTINFORM, 2017 (ISO 294811:2010).

5. Baltanova, E. S. Legal support for environmental innovation (for example, construction industry). [Electronic resource] Environmental law, 2018, no 4. Mode of access: http://lawinfo.ru (accessed 16.02.2019).

6. How to calculate the implementation of BIM-technologies on Russian construction sites? [Electronic resource]. Mode of access: http://tybet.ru. Title from screen (accessed 16.02.2009).

7. Bims time [Electronic resource]. Access mode: https://www.stroygaz.ru. Title from the screen (accessed 16.02.2009).

8. What does the ISO building information modelling (BIM) series of standards offer? [Electronic resource.] Mode of accessed: https://www.novotest.ru. Title from screen (accessed: 16.02.2009).

9. Information modeling technologies-moving forward [Electronic resource]. Access mode: http://nopriz.ru. Title from the screen. (accessed 16.02.2009).

10. The Ministry of construction proposed to introduce the concept of BIM-technologies in the Urban code [Electronic resource]. Access mode: https://realty.ria.ru. Title from the screen (accessed 16.02.2009).

ISSN 2227-2917 Том 9 № 1 2019 104 (print) Известия вузов. Инвестиции. Строительство. Недвижимость с. 90-105

104 ISSN 2500-154X Proceedings of Universities. Investment. Construction. Real estate Vol. 9 No. 1 2019 _(online)_pp. 90-105

Сведения об авторах Рыбин Евгений Николаевич,

студент кафедры проектирования зданий и сооружений,

Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет, г. Москва, Российская Федерация, e-mail: alex.000.alex.000@mail.ru Амбарян Саак Кароевич, студент кафедры архитектуры и градостроительства,

Национальный исследовательский Московский

государственный строительный университет,

г. Москва, Российская Федерация,

e-mail: mir2895@ya.ru

Аносов Владимир Вячеславович,

студент кафедры организации строительства и

управления недвижимостью,

Национальный исследовательский Московский

государственный строительный университет,

г. Москва, Российская Федерация,

e-mail: ya.nk999@ya.ru

Гальцев Дмитрий Витальевич,

студент кафедры организации строительства и

управления недвижимостью,

Национальный исследовательский Московский

государственный строительный университет,

г. Москва, Российская Федерация,

e-mail: rozaprm59@mail.ru

Фахратов Мухаммет Аллазович,

профессор кафедры технологии и организации

строительного производства,

Национальный исследовательский Московский

государственный строительный университет,

г. Москва, Российская Федерация,

e-mail: fahrmuham58@bk.ru

Information about the authors Evgeny N. Rybin,

Undergraduate of the Department of Design of Buildings and Structures,

National Research Moscow State University of

Civil Engineering,

Moscow, Russian Federation,

e-mail: alex.000.alex.000@mail.ru

Saak K. Ambaryan,

Undergraduate of the Department of Architecture and Urban Planning,

National Research Moscow State University of

Civil Engineering,

Moscow, Russian Federation,

e-mail: mir2895@ya.ru

Vladimir V. Anosov,

Undergraduate of the Department Construction

and Real Estate Management,

National Research Moscow State University of

Civil Engineering,

Moscow, Russian Federation,

e-mail: ya.nk999@ya.ru

Dmitry V. Galcev,

Undergraduate of the Department Construction and Real Estate Management, National Research Moscow State University of Civil Engineering, Moscow, Russian Federation, e-mail: rozaprm59@mail.ru Muhammet A. Fakhratov, Professor of Department of Technology and Organization of Construction Production, National Research Moscow State University of Civil Engineering, Moscow, Russian Federation, e-mail: fahrmuham58@bk.ru

Критерии авторства

Рыбин Е.Н., Амбарян С.К., Аносов В.В., Гальцев Д.В., Фахратов М.А. имеют на статью равные авторские права и несут ответственность за плагиат.

Конфликт интересов

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Contribution

Evgeny N. Rybin, Saak K. Ambaryan, Vladimir V. Anosov, Dmitry V. Galcev, Muhammet A. Fakhratov have equal author's rights and bear the responsibility for plagiarism.

Conflict of interests

The authors declare no conflict of interests regarding the publication of this article.

Том 9 № 1 2019 ISSN 2227-2917

с. 98-105 Известия вузов. Инвестиции. Строительство. Недвижимость (print) 105 Vol. 9 No. 1 2019 Proceedings of Universities. Investment. Construction. Real estate ISSN 2500-154X 105 pp. 98-105_(online)_