"Группа Е4" строит Бурейскую ГЭС

"Группа Е4" приняла участие в прошедшем 28-29 сентября совещании оперативного пускового штаба по строительству Бурейской ГЭС — филиала ОАО "Русгидро".

На итоговом совещании было отмечено, что и эксплуатация, и строительство Бурейской ГЭС ведутся вполне успешно. С начала года станцией выработано 2,2 млрд кВт ч электроэнергии. В соответствии с графиком с начала года ОАО "Буреягэсстрой", входящим в ОАО "Группа Е4", выполнены следующие виды работ: выведен из временной эксплуатации строительный глубинный водосброс, на завершающем этапе находится бетонирование его полостей; проведено гидравлическое опробование поверхностного эксплуатационного водосброса; производится комплекс работ по вводу в эксплуатацию в штатном режиме гидроагрегата N2; выполняются работы по обустройству шахт, галерей и помещений гребня плотины; продолжается берегоукрепление отводящего канала. Одновременно с возведением основных сооружений ведутся работы по благоустройству поселка Талакан, монтируется электроосвещение улиц. Продолжается строительство объектов социального назначения, таких, как малоэтажные жилые дома, дом быта.

В четвертом квартале текущего года планируется освоить 1,2 млрд руб. инвестиционных средств. Оперативным штабом сформулированы основные задачи будущего периода — обеспечить полную готовность основных сооружений гидроузла к осенне-зимнему периоду; провести работы по подводному бетонированию левого берега для обеспечения безопасности гидротехнического сооружения. Не менее важной задачей является начало перемонтажа третьего гидроагрегата — последнего, введенного при неполном напоре (при недостроенной плотине). С вводом третьего агрегата станция полностью выйдет на проектный режим с установленной мощностью 2 тыс. МВт.