Жилфонд столицы готовят к предстоящему отопительному сезону. Как продвигается процесс

Как напомнила генеральный директор ГО «Минское городское жилищное хозяйство» Марина Толстик, получить паспорта готовности к работе в отопительный сезон жилищные организации должны до 1 сентября. Но прежде необходимо выполнить ряд ремонтных работ в домах. Для этого имеется достаточный объем бюджетного финансирования.

К текущему времени запланированный ремонт кровли, а речь идет о 381 705 м², выполнен на 47%. Из 162 137 погонных метров стыков, которые нужно заделать в нынешнем году, заделаны 68%. Утепление ограждающих конструкций, которое намечено выполнить на площади 36 821 м², реализовано на 65%. Ремонт балконов в нынешнем году предстоит выполнить на площади 1 268 м², 67% от плана уже реализовано.

Среди других работ, которые выполняются при подготовке жилфонда к зиме, — профилактический ремонт систем отопления. Завершить его в полном объеме необходимо до 20 августа. Сейчас он выполнен на 76%. На 51% сделана опрессовка, на 49% — гидропромывка.

— В жилфонде столицы насчитывается 7 288 приборов учета тепла, в нынешнем году запланирована замена 77 из них. Также запланирована замена 198 и установка 45 систем автоматического регулирования подачи тепла в домах, — уточнила М. Толстик.

Во время заседания руководители предприятий ЖКХ всех районов столицы рассказали о ходе подготовки к отопительному сезону вверенного жилфонда. Они заверили, что все работы будут выполнены в срок.

Готовятся к отопительному сезону и поставщики услуг водо- и теплоснабжения. Так, УП «Минсккоммунтеплосеть» планирует заменить 54,9 км трубопроводов и выполнить профилактический ремонт 48 центральных тепловых пунктов. Отставания от графика работ на данный момент нет. К этому времени заменено 23% от запланированной на год протяженности сетей водоснабжения и 41% сетей водоотведения УП «Минскводоканал». Предприятие выполняет эту работу в соответствии с графиком.