Врио губернатора Омской области поручил достроить проблемную школу в Горьковском районе

Об этом сообщает пресс-служба правительства Омской области.

В рамках нацпроекта «Образование» в поселке планировали построить школу, детсад и физкультурно-оздоровительный комплекс. Затем из-за недостатка средств власти решили отложить строительство детсада на неопределенный срок. По этой причине пришлось переделать проектную документацию, что заняло долгое время. Также строительство затянулось из-за пандемии в 2020 году и удорожания стройматериалов.

На данный момент стоимость постройки школы выросла до 678 миллионов рублей, спорткомплекса — до 227 миллионов рублей.

Подрядчик, компания «Сибцентрострой», должна была ввести объекты в эксплуатацию до конца июля этого года, однако срок сдвинули до декабря. В итоге на выездном совещании глава региона Виталий Хоценко договорился с подрядчиком, что школа откроет свои двери к началу нового учебного года.

Образовательное учреждение рассчитано на 550 мест. Общая площадь трехэтажного здания — 9,3 тысячи квадратных метров. Строительная готовность школьного здания на сегодняшний день составляет 70%, ФОКа — более 80%.

«Сейчас сразу примем необходимые решения, чтобы подрядчику помочь с прохождением административных процедур, — сегодня на объекте работает и министр, и Облстройзаказчик. И экспертиза приедет сегодня. Вечером мне сообщат, какие решения нашли, чтобы объект достроить. В противном случае будем принимать решение о необходимости расторжения и внесения подрядчика в реестр недобросовестных», — отметил Хоценко.