В минстрое Крыма рассказали о реконструкции набережной имени Терешковой в Евпатории

Сегодня министерство строительства и архитектуры РК уточнило некоторые цифры и факты этого дорого долгостроя.

Определена предельная стоимость объекта в размере 2 459,71 млн. рублей. МКУ «УКС администрации г. Евпатории» заключен муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных по объекту с подрядной организацией ООО «Интерстрой» с ценой 1 669, 644 млн рублей, на условиях выплаты авансового платежа подрядчику в размере 0,5% от цены контракта (в сумме 8,348 млн рублей) и сроком ввода в эксплуатацию не позднее 15 декабря 2023 года, — отметили в республиканском минстрое. В рамках программы на 2022 год предусмотрено финансирование строительно-монтажных работ в размере 197 млн. рублей, в целях выполнения 50% объема работ по объекту до начала курортного сезона 2023 года, подано предложение о перераспределении бюджетных средств с увеличения финансирования дополнительно на 223 млн. рублей.

Ежедневно в реконструкции набережной задействованы в работе не менее 65 человек и 14 единиц техники.

За истекший период с момента заключения контракта 21 июля 2022 года, на объекте выполнены следующие объемы работ: демонтаж части волноотбойного парапета на участке от ПК0 + 75 м до ПК2 + 15 м — 223 куба,

демонтаж гранитного покрытия променада набережной и в сквере имени Караева — 1667,94 кв. метров,

демонтаж основания фонтана — 23 кубометра,

демонтаж незавершенных конструкций резервуара и насосной станции — 21,82 кубометр,

демонтаж асфальтового покрытия — 280 кв. метров,

покос травы — 8 000 кв. метров,

восстановление ограждения — 150 погонных метров,

демонтаж брусчатки в сквере имени Караева — 950 кв. метров,

демонтаж сетей электроснабжения — 350 погонных метров,

демонтаж фундаментов опор — 28 шт.,

демонтаж сетей полива — 650 погонных метров,

демонтаж подводящих сетей к фонтану — 350 погонных метров. Вместе с тем техническим заказчиком ГКУ «Инвестстрой Республики Крым» осуществляется согласование сноса причала, относящегося к ведению минтранса Республики Крым. В целях осуществления контроля выполнения работ на объекте осуществляется ежедневный выход на постоянной основе на объект врио главы администрации города Евпатории Республики Крым, курирующего заместителя, руководителя МКУ «УКС», а также представителей заказчика, осуществляющих контроль строительно-монтажных работ, — отмечает пресс-служба министерства строительства и архитектуры РК.