На достройку дамбы в Комсомольске требуется более 3 млрд рублей

Строительство дамбы в Комсомольске-на-Амуре разделено на три этапа-участка. Самый объемный — первый. Его протяженность — 17 км. Сооружение должно защитить от возможного наводнения поселки имени Менделеева, Победы, микрорайоны Парковой и Паруc. Этот этап готов на 51%. Вложено более 5 млрд рублей — для завершения работ необходимо еще 3,3 млрд.

«Есть необходимость дофинансировать эту стройку с учетом прошлых периодов — несвоевременности выполнения графиков — пришло время, когда придется достать много денег сразу и мобилизоваться», — сказал министр природных ресурсов и экологии РФ.

Мобилизоваться предлагают и подрядчикам — на объекте задействовано 270 человек, 144 единицы техники. Министр подчеркнул, что следует более рационально распределять людей на всех этапах дамбы, чтобы работы велись параллельно. Это позволит уложиться в заявленные сроки и сдать сооружение в 2024 году. Подрядчики отчитались, что все идет по плану.

«Ответственный исполнитель — должность, и прям в протоколе под этим пунктом — ваша роспись. Не обижайтесь, я не торгуюсь за даты, но, если вы этого не выполнили, мы придем к вам в гости», — добавил Александр Козлов.

Также участники совещания подняли тему защиты от наводнения Хабаровска: в краевом центре строительство дамбы близко к завершению. Установка батопорта, выполняющего роль затвора в затон РЭБ флота, будет его финалом. Но конструкция должна пройти испытания перед запуском. Для этого уровень Амура должен быть не ниже 6 метров. Ждать милости от природы власти не намерены и предлагают найти необходимые глубины ниже по течению — эту идею сочли наиболее подходящим вариантом решения проблемы.