Четвертый мост в Новосибирске построили только наполовину

Техническая готовность четвертого платного моста через Обь в Новосибирске составляет 55,13%. Такие данные обнародовал на сессии заксобрания Новосибирской области в четверг, 29 сентября, министр экономического развития региона Лев Решетников.

Интересно, что губернатор Андрей Травников говорил о готовности моста в 55% еще по состоянию на 1 июля.

Предполагалось, что движение по четвертому мосту через Обь откроют в декабре 2022 года. Такие сроки установил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин. А в полноценную эксплуатацию весь объект — вместе с развязками, тоннелем, участками высокоскоростной трассы — сдадут только в 2023 году. Однако этой зимой в Контрольно-счетной палате региона заявили, что строительство затягивается.

А в ходе Сибирского транспортного форума в июне представители компании-концессионера объяснили, что не смогут запустить движение по мосту к концу 2022 года из-за санкций. При этом концессию обещают реализовать согласно плану — развязки будут достроены, как и прежде сообщалось, до конца 2023 года.

Причиной задержек открытия движения стал монтаж вантовой части моста. Работы должны были производить иностранные специалисты, однако с учетом геополитической обстановки им пришлось искать замену.

Четвертый мост в городе будет платным — одна поездка через переправу обойдется от 100 до 300 рублей. Общая стоимость проекта составит 40,9 млрд рублей, большая часть из которых выделяется из бюджета региона и РФ. Соглашение о строительстве моста подписано с «Сибирской концессионной компанией» (входит в ГК «ВИС»). Соглашением концессионеру гарантирован минимальный доход в 47 млрд рублей. Эти деньги предполагается собирать за счет платного проезда через переправу. А если средств от автомобилистов не хватит, недостачу будут покрывать из региональной казны.