Можно ли заменять расценки на более дешевые, не меняя вида работ?
=================================================================

Здравствуйте.

 По 44-ФЗ допускается увеличение или уменьшение объемов работ не более 10%. 

 Вопросы: 

 1. 10% от каждой расценки ,от локального сметного расчета, от стоимости контракта, от стоимости объекта(ССР) ?

 2. Если ошибка в объеме работ в локальном сметном расчете приводит к изменению стоимости более чем на 10%?

 3. Можно ли заменять расценки на более дешевые,не меняя вида работ?

 4.Проект на стадии П прошел экспертизу, на основании проведенного аукциона, заключен контракт с подрядчиком.Несколько месяцев подрядчик работал по проекту стадии П,приняты работы по КС-2. Далее проектный институт выпустил стадию Р,в которой поменялись объемы работ, появились новые виды работ. Как быть в этом случае,расторгать контракт с подрядчиком или работать далее по стадии Р или П?

 Наталья.

Здравствуйте.  

> 1. 10% от каждой расценки, от локального сметного расчета, от стоимости контракта, от стоимости объекта(ССР)?  
> Наталья  
> 

от цены контракта  

> 2. Если ошибка в объеме работ в локальном сметном расчете приводит к изменению стоимости более чем на 10%?  
> Наталья  
> 

не понятен вопрос. В любом случае ошибка не является основанием дял изменения цены.  

> 3. Можно ли заменять расценки на более дешевые, не меняя вида работ?  
> Наталья

не понятен вопрос. Какие расценки? формулы из СБЦ? В любом случае все изменения — по соглашению сторон. Какой нормальный подрядчик согласится?  

> 4.Проект на стадии П прошел экспертизу, на основании проведенного аукциона, заключен контракт с подрядчиком.Несколько месяцев подрядчик работал по проекту стадии П, приняты работы по КС-2. Далее проектный институт выпустил стадию Р, в которой поменялись объемы работ, появились новые виды работ. Как быть в этом случае, расторгать контракт с подрядчиком или работать далее по стадии Р или П?  
> Наталья  
> 

работать по стадии П. у вас контракт заключен до разработки рабочей документации. Обязать подрядчика соблюдать еще и ее вы не можете.

И интересует как вы разместили закупку, если у вас не было рабочки? На сколько помню по ПД стройка не может осуществляться, только по РД,



> 1. 10% от каждой расценки, от локального сметного расчета, от стоимости контракта, от стоимости объекта(ССР)?  
> Наталья

Добрый день. были письма минэконома, который разрешал менять каждую из позиций локального сметного расчета именно от стоимости каждой позиции, а не от общей цены контракта.  

> 2. Если ошибка в объеме работ в локальном сметном расчете приводит к изменению стоимости более чем на 10%?  
> Наталья  
> 

в этом случае важно понимать какова природа ошибки. арифметическая или нет. но скорее склонюсь к тому что менять нельзя контракт-то уже заключен. а такого основания нет. можно поменять цену не меняя объем в сторону уменьшения.

> 3. Можно ли заменять расценки на более дешевые, не меняя вида работ?

ответил выше. можно снижать цену не меняя объема.

> 4.Проект на стадии П прошел экспертизу, на основании проведенного   
> аукциона, заключен контракт с подрядчиком.Несколько месяцев подрядчик   
> работал по проекту стадии П, приняты работы по КС-2. Далее проектный   
> институт выпустил стадию Р, в которой поменялись объемы работ, появились  
> новые виды работ. Как быть в этом случае, расторгать контракт с   
> подрядчиком или работать далее по стадии Р или П?

здесь уже однозначно ответить нельзя. есть письма минэконома которые говорят о том, что если отпадает потребность в некоторых работах, то их можно исключить изменив при этом цену контракта в пределах 10 %. по новым работам они указывали на то, что нужно новая закупка.Хотя по практике, могу сказать, что суды обращают внимание на непревышение 10 % цены контракта, на то, что сами виды работ были немного изменены (но не меняется их суть и они относятся к объекту закупки) они не смотрят. 

В принципе изменение на основании указанного пункта контракта если работы разные вопрос достаточно спорный. ключевое это что считать объемом работ. каждый вид работ и цену за единицу каждого вида работ (есть такое мнение) либо в глобальном смысле исходя из всего объекта работ (т.е. отремонтировать метр комнаты со всем объемом работ). поэтому как правильно на самом деле сказать сложно. Владимир сторонник другого подхода нежели я. я все же считаю что при увеличении количества одного вида работ, нужно считать 10% именно от объема этих работ. если эти виды работ занимают незначительный объем от других, то не логично менять их в несколько раз пусть даже в пределах 10 % от общей цены. т.к. указанная статья говорит нам не о возможности увеличения цены, а о возможности увеличения объема, а цена уже прямо пропорционально.