В Перми ремонт дороги на плотине КамГЭС закончат на месяц раньше срока

Ремонт дороги на плотине КамГЭС в Перми закончат на месяц раньше срока, сообщает ОНФ по Пермскому краю.

Реконструкция моста закончится в конце июля (изначально она должна была продлиться до 31 августа). Добиться сокращения сроков ремонта удалось представителям президентского движения после жалоб жителей, заявляет ОНФ.

Представители Народного фронта провели мониторинг, который показал плохую организацию ремонтных работ на участке. После проведённого анализы активисты предложили департаменту транспорта Перми скорректировать его.

«Мы предложили вести работы с совмещением — одновременно на нескольких участках. Представитель подрядчика согласился с предложением и заверил, что работы будут выполняться не на одном шве, а сразу на шести, что позволит сократить общий срок выполнения работ на 30 дней», — прокомментировал ситуацию член регионального штаба Народного фронта, модератор тематической площадки «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Пермском крае Виталий Задворнов.

Напомним, начавшийся в мае 2022 года ремонт дороги на плотине КамГЭС парализовал движение транспорта на Гайве. Там регулярно образуются пробки.