Амфитеатр на набережной в Волгограде обещают достроить в августе 2022 года

Подрядчик снова сорвал сроки сдачи нижней террасы Центральной набережной в Волгограде. Новую прогулочную зону с амфитеатром должны были сдать в декабре 2021 года, просили отсрочку до 1 июня. Строительство амфитеатра завершится в августе 2022 года, сообщили сайту volgograd.kp.ru в компании «Стройтрансгаз» за два дня до дедлайна, 30 мая.

— Администрация Волгограда согласовала АО «Стройтрансгаз» изменение сроков реконструкции нижней террасы Центральной набережной — заключено дополнительное соглашение о продлении работ до августа текущего года, — рассказали в компании.

Срыв сроков сдачи объекта подрядчик объясняет «рядом объективных причин». Сначала ссылались на коронавирус и связанные с ним ограничения. На этот раз помешала погода. Она повлияла на производство колонн и балюстрады для амфитеатра, которые сделали из дагестанского камня. Сейчас эти элементы уже монтируют. Привезли и элементы слаботочных систем, поставка которых задержалась из-за санкций.

А паузу в ремонте причалов строители сделали из-за паводка. Во время большой воды они не смогли нанести финишное покрытие на подпорные стены и покрасить конструкции. Все это будут делать, когда спадет уровень в Волге. Пока же подрядчик завершает благоустройство и занимается озеленением новой прогулочной зоны. Волгоградцев на эту часть набережной пустят только по окончании всех работ.