Сроки завершения ремонта на Казанском мосту сдвинули на третий квартал 2023 года

Завершение ремонта Казанского моста во Владивостоке сдвинулось на третий квартал 2023 года в связи с неучтенными в реестре кабелями и установлением низких температур. Изначально закончить все работы планировалось в конце 2022 года. Жители же Эгершельда уже несколько месяцев жалуются на то, что им приходится часами стоять в пробках из-за узкого участка на дороге, сообщает ИА PrimaMedia.

"Подрядной организацией на месте работ выявлены бесхозные кабели, в связи с чем возникла необходимость переработки проектных решений и внесения изменений в проектную документацию для усиления несущих конструкций. Помимо этого, с наступлением низких температур в городе Владивосток, выполнение работ по внешнему армированию пролетных строений, устройству тротуарного настила из монолитного бетона и укладке асфальтобетонного покрытия в настоящее время затруднено.

Понимая важность обеспечения качественного ремонта транспортного объекта и учитывая все обстоятельства, на данный момент заключается дополнительное соглашение с подрядной организацией. По допсоглашению завершение строительно — монтажных работ запланировано на III квартал 2023 года", — говорится в сообщении пресс-службы ДВЖД.

Жители района, где происходит ремонт моста, несколько месяцев жалуются на изнуряющие пробки. Это единственная дорога, связывающая эту территорию с центром города, сужена в два раза. По словам жителей, рабочих на мосту они видят редко, зато заторы там каждый день.

Напомним, что по результатам тщательной экспертизы в декабре 2020 года, специалисты дорожного хозяйства Приморья приняли решение о полном запрете проезда по мосту большегрузного транспорта. Но это редко останавливало движущиеся со стороны порта фуры. На мосту поставили бетонные блоки, разграничивающие потоки транспорта, что привело к заторам.

Новый проект по реконструкции предусматривает усиление пролетного строения для обеспечения грузоподъемности. Подрядчик — «Спецмостотрест РЖДстрой».