Стало известно, когда закончится ремонт на Пулковском шоссе, из-за которого юг города стоит в пробках

Комитет по транспорту сообщил, что причинами пробок на юге Петербурга стал ремонт дорог и несколько одновременных ДТП. Утром горожане сообщали о настоящем коллапсе на Пулковском шоссе.

«С 11 сентября на Пулковском шоссе ведутся работы по асфальтировке дорожного покрытия. Сегодня перекрыто две полосы в направлении города на асфальтировку. Плюс мелкие ДТП также ухудшают дорожную обстановку. Например, у пересечения Пулковского и Петербургского шоссе сейчас зафиксированы три ДТП легкового автотранспорта», — рассказали «Фонтанке» 14 сентября в комтрансе.

Ордер ГАТИ на работы выдан до 23 октября. Однако в течение этого периода будут включаться разные этапы ремонта:

Первый этап продлится до 16 сентября. В его рамках идет фрезерование покрытия от Дунайского пр. до КАД.

Второй этап — с 17 до 22 сентября. Это фрезерование покрытия от КАД до дороги в аэропорт и укладка покрытия (половина проезжей части в обоих направления) от Дунайского проспекта до КАД.

Третий этап — с 23 до 28 сентября. В его рамках работы будут идти на тех же участках, что и на втором, но на других полосах проезжей части.

Четвертый этап — с 29 сентября до 4 октября. Это фрезерование покрытия от дороги в аэропорт до тоннеля на Пушкин и укладка покрытия (половина проезжей части в обоих направления) от КАД до дороги в аэропорт.

Пятый этап — с 5 октября до 10 октября: те же участки, что и в четвертом, но другие полосы.
Шестой и седьмой этапы — с 11 октября до 20 октября. Это укладка покрытия от дороги в аэропорт до тоннеля на Пушкин.

Восьмой, заключительный этап — это ремонт обочин от КАД до тоннеля на Пушкин. Он продлится с 21 до 23 октября.

Как уточнил зампредседателя КРТИ Александр Богданов, Пулковское шоссе является одним из крупных проектов адресной программы по текущему ремонту в этом году, наравне с проспектом Большевиков, улицей Дыбенко и Индустриальным проспектом.

«Это плановые работы, они были согласованы со всеми службами города, — подчеркнул он. — В соответствии с этапностью будет происходить ограничение движения. Обращаюсь к гражданам с просьбой потерпеть неудобства, результат мы увидим в 20-х числах октября, когда ремонт Пулковского шоссе будет окончен».