В Новосибирске мэрия изменила срок ремонта моста в центре города

Следует напомнить, что капитальный ремонт моста начался 15 апреля. Планировалось, что работы закончатся 15 октября. Стоимость работ оценивалась в 50,1 миллиона рублей.

Коммерческий директор подрядной организации ООО «СУ Сибстрой», которая занимается строительством моста Вахид Заманов рассказал, что в ходе проведения работ строители заметили дефекты, которые не были учтены в проекте.

— Здесь была нарушена внутренняя гидроизоляция — мы обнаружили это после заливки верхнего слоя бетона, когда приступили к работам с нижней стороны моста. Было решено вскрывать всё и ремонтировать. Из-за внеплановых работ произошло отставание по срокам, но незначительное, около 10 дней, — рассказал Вахид Заманов.

В пресс-центре мэрии Новосибирска сообщили, что работы планируется завершить до конца октября.