Дублёр двухъярусного моста в Калининграде готов на 5%

По оценке городских дорожников готовность объекта на сегодняшний день составляет уже 5,26%, то есть подрядчик (АО Бамтоннельстрой-Мост) идёт в графике, окончание строительства намечено на октябрь 2025 года.

Общая стоимость строительства объекта составляет 12,6 миллиарда рублей.

В настоящее время генеральным подрядчиком завершены работы по устройству буронабивных свай, монолитных ростверков и тела опоры на устое № 1 и мостовых опорах №№ 3, 6, 7 и 8. Также выполнено временное уширение по улице Генерала Буткова, временное уширение на улице Баграмяна и снос муниципального имущества на переданных земельных участках.

Ведутся следующие работы: спасательные научно-исследовательские археологические полевые работы — готовность 20%; очистка территории строительной площадки от ВОП — готовность 60%; сооружение мостовой опоры № 2: монолитный ростверк — готовность 50% (левый ростверк завершён); тело опоры — готовность 50% (левая стойка завершена); сооружение монолитного ростверка правой стойки — готовность 80%; сооружение мостовой опоры № 4 (БАШНЯ): ведутся работы по сооружению нижнего рабочего мостика (1 этап) — готовность 60%; сооружение мостовой опоры № 5 (Левобережная башня): работы по сооружению верхнего рабочего мостика, устройство шпунтового ограждения котлована (1 этап), накаточного пути для буровой установки (1 этап) и буровой передвижной платформы; подготовительные работы для переустройства напорной канализации от КНС — 8: сооружение дюкера (переход под рекой).

«Проблем с точки зрения организации производства работ подрядчик сейчас не фиксирует, отставаний в графике у него нет. Все поставки материалов налажены, подрядчик работает, претензий к нему со стороны заказчика нет», — заявил Дмитрий Гулевских.