Названы новые сроки сдачи школы в поселке Омской области

Сдать объект в эксплуатацию строители должны в декабре 2022 года. Работы по строительству выполняет подрядчик ООО «Капитал-Строй», в июле 2022 года с ним был заключен государственный контракт на строительство общеобразовательной школы.

Общеобразовательная школа рассчитана на 250 мест. В двухэтажном здании предусмотрены учебные площади для 10 классов, медицинские и административные помещения, пищеблок, актовый зал, библиотека и спортивно-оздоровительные площадки.

Отметим, строительство школы шло со срывами сроков. В ноябре 2020 года контракт был заключен с ООО «Степстрой», планировалось, что объект возведут за 10 месяцев, однако к весне 2022 года школа была готова лишь на 40%. В качестве причины задержек назвали дорожание строительных материлов. Было выделено дополнительное финансирование, а сроки сдачи сдвинули на лето 2022 года, однако подрядчик вновь не уложился в указанные даты. В итоге контракт с компанией расторгли.

Фото: строящаяся школа / источник: Минстрой Омской области.