ГК «ВИС» назвала сроки завершения строительства 7 поликлиник в Новосибирске

Компания «ВИС» определила сроки завершения строительства семи новых поликлиник в Новосибирске. Работы ведутся в рамках соглашения о государственно-частном партнерстве между ООО «Седьмая концессионная компания», входящей в Группу «ВИС», и минздравом Новосибирской области. По планам, новые медицинские учреждения на улицах Татьяны Снежиной, Пролетарской, Краснодарской, Степной, Виктора Уса, Ереванской и на площади Райсовета смогут обслуживать до 6,5 тысяч пациентов в смену.

Однако прокуратура уже дважды предъявляла представление подрядчику из-за нарушения графика работ. Но, несмотря на это, Группа «ВИС» объявила о сроках сдачи этих объектов. Как сообщает «РБК в Новосибирске» со ссылкой на пресс-службу компании, поликлиники № 7 и № 2 на Пролетарской и Татьяне Снежиной будут завершены в августе-сентябре 2023 года, хотя изначально планировалось сдать их до 30 июня.

На данный момент степень готовности этих поликлиник составляет 75% и 85% соответственно.

Также до конца текущего года планируется сдать в эксплуатацию поликлинику № 27 на улице Ереванской. Строительство поликлиник №№ 13, 18 и 22 будет завершено до конца II квартала 2024 года. А поликлиника № 16 на площади Райсовета будет сдана только к концу следующего года.

Изначально все семь поликлиник планировались ввести в эксплуатацию уже в августе прошлого года. Однако подрядчик объяснил задержки в строительстве ростом цен на стройматериалы и влиянием антироссийских санкций, что привело к некоторым экономическим ограничениям. В результате, по данным Газпромбанка, с 2018 года стоимость строительства всех семи поликлиник выросла с 6 до 19,5 миллиарда рублей.

Напомним, в Новосибирске выявлены нарушения при строительстве поликлиник по ГЧП.