В мэрии Новосибирска объяснили, почему станцию метро «Спортивная» откроют только зимой

В департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса Новосибирска объяснили, почему станцию «Спортивная» откроют ближе к зиме, а не раньше. Дополнительное время потребовалось для изменения проектной документации и прохождения экспертиз, сообщили в дептрансе в ответ на запрос НДН.инфо.

«В ходе строительства станции метро “Спортивная” менялись нормативные требования к обеспечению безопасности пассажиров метро, что влекло за собой применение иного технологического оборудования. В результате потребовалось внести изменения в проектную документацию и обеспечить прохождение экспертизы откорректированной проектной документации», — отметили в департаменте.

Далее всё вышеперечисленное повлекло за собой изменение стоимости строительства, поэтому пришлось корректировать смету и проходить ещё одну экспертизу.

«Возникла необходимость корректировки сметной документации с последующим прохождением экспертизы достоверности определения сметной стоимости строительства. Причём экспертиза сметной стоимости возможна только после получения положительного заключения по технической части проекта, т. е. не ранее октября-ноября 2023 года», — объяснили в дептрансе.

В результате 14-ю станцию новосибирского метрополитена откроют ближе к зиме.

«На основании изложенного можно сделать вывод, что ввод в эксплуатацию станции “Спортивная” Ленинской линии Новосибирского метрополитена возможен не ранее IV квартала 2023 года», — сообщили в дептрансе.

Для пассажиров станция будет доступна сразу после ввода её в эксплуатацию.