Только два дома нижегородского ЖК «Новинки Smart City» готовят к сдаче в декабре

Только два дома нижегородского ЖК «Новинки Smart City» готовят к сдаче в декабре, рассказали ИА «Время Н» в Фонде развития территорий.

В настоящий момент в проблемном жилом комплексе ведется достройка десяти домов. Согласно условиям контрактов, подрядчики должны завершить все работы до конца текущего года. Однако сейчас высокая степень готовности пока только у домов № 6 и № 7. Их планируют ввести в эксплуатацию в декабре текущего года.

В домах №№ 2, 3, 4 рабочие выполняют монолитные работы на верхних этажах, а в корпусе № 23 практически завершилось устройство железобетонных конструкций. Одновременно в этих домах ведется наружная и внутренняя кладка, остекление, монтаж инженерных сетей и другие работы. Подрядчикам дано указание завершить монтаж конструктивных элементов и начать внутреннюю отделку и инженерные работы до конца текущего года.

При этом в домах №№ 1, 5, 29 и 31 отмечается низкая степень готовности. Фонд поручил нарастить темпы строительства на этих объектах и обеспечить бесперебойную работу с учетом норм для проведения монолитных и кладочных работ в условиях отрицательных температур.