Готовность четвертого моста через Обь оценили в 55%

Четвертый мост через реку Обь планируется сдать в 2023 году. В настоящий момент готовность объекта составляет 55%, об этом рассказал губернатор Новосибирской области Андрей Травников во время прямого эфира на телеканале «ОТС».

«Можно отметить, что в прошлом году из-за перезагрузки команды строительные темпы были потеряны, и вот они наверстали показатель готовности к 1 июля — 55%. Есть небольшие вопросы по поставке импортных материалов, но не глобальные».

Напомним, ранее перенесли техническое открытие движения по четвертому мосту из-за санкций.

Причиной задержек открытия движения стал монтаж вантовой части моста. Работы должны были производить иностранные специалисты, однако с учетом геополитической обстановки им пришлось искать замену.

Предполагалось, что движение по четвертому мосту через Обь откроют в декабре 2022 года. Такие сроки установил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин. А в полноценную эксплуатацию весь объект — вместе с развязками, тоннелем, участками высокоскоростной трассы — сдадут только в 2023 году. Однако этой зимой в Контрольно-счетной палате региона заявили, что строительство затягивается.

Напомним, четвертый мост в городе будет платным — одна поездка через переправу обойдется от 100 до 300 рублей. Общая стоимость проекта составит 40,9 млрд рублей. Соглашение о строительстве моста подписано с «Сибирской концессионной компанией» (входит в ГК «ВИС»). Средства на работы выделяются как из федерального, так и из регионального бюджета.