Ремонтируемые красноярские мосты через Качу обещают открыть к 30 октября

В Красноярске к 30 октября должен завершится ремонт трех мостов через Качу. Об этом рассказал начальник отдела искусственных сооружений муниципального Управления дорог, инфраструктуры и благоустройства Юрий Терский.

По его словам, при демонтажных работах на мостах, которые не ремонтировались больше 50 лет, были выявлены серьезные конструктивные дефекты. Для освидетельствования пришлось приглашать сторонние организации, после чего проект ремонта пришлось пересматривать.

Так первоначально на Перенсона планировали заменить лишь 9 балок моста, но после снятия асфальта выяснилось, что менять надо все 33. Из-за этого возникли сложности с изготовлением такого количества конструкций, а затем с подгонкой новых балок к старым опорам.

«В настоящее время уже изготовлено 90% этих балок, остальные изготовят до 15 октября. С сегодняшнего дня подрядчик уже начал завозить их на объект», — пояснил Юрий Терский, отметив, что монтаж займет около 2−3 дней.

Юрий Терский отметил, что еще одним фактором задержки оказался недостаток специалистов. Он пояснил, что в Красноярске просто нет такого количества «мостовиков». Их пришлось собирать со всего края.

Завершить все работы на Перенсона обещают до 30 октября, хотя единый контракт на ремонт мостов продлили до 1 декабря 2022 года. Такие же сроки установлены по остальным двум мостам, которые расположены на улице Брянская. Там сложности возникли с совмещением опор с новыми балками. Эти работы также не были предусмотрены первоначальным контрактом и потребовали внесения изменений в документы.