Школу на Багратиона обсудили на депутатских слушаниях в думе Иркутска

Сначала школу должны были сдать в декабре 2022 года, но сроки были сорваны. В итоге было заключено дополнительное соглашение о переносе срока завершения работ на декабрь 2023 года, но и эти сроки также уже срываются. А руководитель УКС Александр Зыбайло на слушаниях заявил, что его вызывали в следком в качестве свидетеля по уголовному делу, возбуждённому по статье о халатности.

Александр Зыбайло заявил, что за апрель подрядчик восстановил сроки по устройству шпунтового ограждения и водопропускного лотка, но отстаёт по устройству основания фундамента. При этом. По графику, блок Г должен уже быть подведён под крышу, а также должны начаться работы по устройству внутренних инженерных сетей, но работы не начаты. А 60 рабочих на стройке, по мнению главы УКСа, недостаточно, чтобы построить школу в срок.

Сам подрядчик заявляет, что у него есть вопросы по согласованию документации, обустройству подпорных стен и другим работам, но они не мешают строить школу.

Спикер думы Евгений Стекачёв поинтересовался, что изменилось в «блокбастере по улице Багратиона». Александр Зыбайло отметил, что поменялась «риторика подрядчика, который уже нигде в средствах на подтверждает, что декабре 23-го года сдаст школу». Если, конечно, он введёт ресурсы, которые обещал, и начнёт возведение всех шести блоков одновременно, то шанс есть.

Итогом обсуждения стало решение вернуться к данному вопросу через месяц.