Сроки сдачи ЛДС могут быть сдвинуты на 2023 год

Об этом заявил депутат горсовета Новосибирска Александр Бурмистров. В его распоряжении оказалась копия документа по завершению строительства объекта, которую он опубликовал на своей странице в соцсети.

«Есть здание ЛДС, а есть коммуникации, необходимые для его работы. Помимо автомобильных дорог, сетей электро-, тепло-, водоснабжения и канализации это еще и большой дождевой коллектор, а также дорогостоящие очистные сооружения, препятствующие стоку грязной воды в р. Обь с прилегающей к ЛДС территории. Все это часть большого проекта. Интересно, что скажут официальные лица, но строители, с кем я в диалоге, дают заключение, что без предусмотренных по проекту коммуникаций ввести в эксплуатацию объект в целом нельзя», — написал Бурмистров.

По его словам, срок ввода коллектора и очистных сооружений запланирован до 30 сентября 2023 года. В то время как региональные власти говорят, что ЛДС будет готов к концу текущего года. Также, со ссылкой на документ, депутат отмечает, что «сваи сделаны с отклонениями от проекта, а примененные непроектные сваи нуждаются в узаконивании». Помимо этого, на работу с документами планируется потратить полгода, а на сами работы — месяц.

«Источники, которым я доверяю, дают информацию, что фактическая степень готовности очистных сооружений не позволяет закончить их строительство за месяц, как это предусмотрено в плане мероприятий», — пишет депутат.

И публикует в подтверждение своих слов документ за подписью замдиректора по строительству МП «Метро МиР» Нефедова, в котором составлен план-график из восьми видов работ на 2023 год.

Из документа, опубликованного Бурмистровым, следует, что согласование реальных сроков завершения строительства с областными властями запланировано на 15 декабря 2022 года.

Как ранее писал НДН.инфо, мэр Новосибирска рассказал о судьбе «некачественной» дороги к ЛДС.