Долгожданные перемены для жителей Кишинева: Еще две улицы в центре города скоро полностью изменят свой облик

Продолжается ремонт столичной улицы Александру чел Бун.

В настоящее время там ведутся работы по установке бордюра и подготовке к укладке плитки на тротуаре на отрезках от ул. Измаильской до ул. Болгарской и от ул. С. Лазо до ул. М. Чеботарь.

Об этом сообщил мэр Кишинева Ион Чебан, уточнив, что проведено выравнивание полотна на проезжей части и укладывается щебень. На отрезке от ул. Тигина до ул. Болгарской проложена ливневая канализация.

Параллельно ведутся работы по электросетям: прокладка подземных кабелей и установка столбов.

— На данный момент строится многоэтажный дом, который предстоит подключить к магистральным сетям, но нет согласованной и утвержденной документации. Таким образом, требуется проложить необходимые сети для подключения дома к коммуникациям, чтобы не допустить вмешательства после укладки асфальта, — отметил Чебан.

Также, по словам градоначальника, сохраняется проблема строительства самовольных пристроек фасадов, сужающих минимальную нормативную ширину тротуаров для людей с ограниченными возможностями.

Кроме того, в связи с ситуацией в регионе, в Молдове больше не производится тактильная тротуарная плитка, поэтому ведется поиск производителей из-за рубежа, что замедлит процесс укладки плитки.

Также полным ходом идет ремонт столичной улицы Тигина: работы ведутся на отрезке от ул. Колумна до ул. А. Янку.

Так, на отрезке от ул. А. Янку до ул. Александру чел Бун монтаж бордюра и обустройство тротуара осуществлены на 80%, проложена сеть освещения, а на отрезке от ул. Колумна до ул. М. Варлаам, левая часть, обустроено 90% тротуара.

На проезжей части соответствующего участка были выложены нижние слои дорожной конструкции, до первого слоя щебня.

На отрезке от ул. Александру чел Бун до ул. Колумна проведены работы по закладке фундамента и обустройству дренажного слоя.

Далее начнутся работы по монтажу ливневой канализации.

Необходимо изменить проектную документацию после доработки технических условий МП Lumteh. На данный момент проект не прошел повторное согласование с АО MoldovaGaz.

В связи с проведением работ на сетях АО Moldtelecom в районе Центрального автовокзала работы на проезжей части временно приостановлены.