В Новосибирске станцию «Спортивная» откроют в октябре 2023 года

Открытие станции метро «Спортивная» перенесли. Ранее оно было назначено на июль, новый срок — октябрь 2023 года. Об этом объявили заседании рабочей группы Законодательного Собрания, ответственной за развитие метрополитена.

Это уже третий перенос открытия: изначально станцию планировали сдать и запустить к осени 2022 года, затем срок отложили на зиму, затем на июль 2023-го года, и теперь на октябрь.

Как пояснил исполняющий обязанности директора МП «Метро МиР» Алексей Галкин, на этот раз открытие было отложено для завершения всех оставшихся работ. Уже сейчас на станции установлено основное оборудование, эскалаторы, система вентиляции и электрошкафы. Но проблемы с электроснабжением и ливневыми стоками может привести к задержке в сдаче объекта.

Руководитель рабочей группы Владимир Анисимов потребовал полную информацию о ходе работ и точных сроках их завершения. Тем не менее, их пока не назвали.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске до конца года начнут проектировать продолжение Дзержинской линии метро. Это уже пятая попытка получить проект строительства, который пройдет Госэкспетизу. Предыдущие 4 раза проектировщикам отказывали в положительном заключении.