В мэрии Новосибирска заявили о возможном срыве сроков ввода сразу 13 долгостроев «Дискуса» в 2023 году

С докладом перед парламентариями о ситуации на площадках строительного холдинга «Дискус» выступил начальник департамента строительства и архитектуры мэрии Алексей Кондратьев. Он отметил, что в микрорайоне «Просторный» положение относительное стабильное. В 2023 году там ввели 43 дома. Правда, большинство из них были уже фактически готовы, и проблема заключалась в подключении к коммуникациям. Однако после вмешательства прокуратуры она была оперативно решена. Сейчас из списка объектов, которые планируется сдать до конца года по поручению мэра Анатолия Локтя и прокурора города, в достройке находятся только два дома с высокой степенью готовности.

Куда более печально обстоит дело с долгостроями «Дискуса» на Плющихинском жилмассиве. По словам Кондратьева, там до конца года было запланировано ввести 16 МКД. При этом возведение только 3 объектов сейчас на финишной прямой. По остальным же 13 ситуация сложнее.

— Есть риск, условно говоря, невыполнения графика в 2023 году по вводу в эксплуатацию 13 объектов. Есть также список из 11-и объектов, к которым застройщик еще не приступал. На территории от 171 дома нет возможности осуществлять строительство этих объектов, исходя из рельефа и геологии. Рассматривается вопрос переноса части домов на смежный земельный участок, — проинформировал депутатов Алексей Кондратьев.

При этом как отметил глава строительного департамента по всем 11 «нулевым» домам, обозначенным в «дорожной карте» мэрии и прокуратуры собраны паевые взносы ЖСК. То есть по факту жилплощади распроданы.

Кроме того, Кондратьев заявил, что муниципалитет совместно с прокуратурой города запустили процесс изъятия земельных участков у ГК «Дискус», на которых не начиналось строительство домов и не собирались паевые взносы с инвесторов.

Напомним, что сроки сдачи более ста новостроек холдинга «Дискус», который контролирует депутат горсовета Новосибирска Алексей Джулай, были сорваны еще несколько лет назад. Однако после возбуждения уголовного дела в отношении парламентария на площадках «Плющихинского» и «Просторного» жилмассивов наметилась положительная динамика. Возможно, Новосибирская область установила общероссийский рекорд по одновременной сдаче проблемных объектов. Буквально за несколько дней в эксплуатацию ввели сразу 53 МКД. Однако эти дома по факту давно были построены, и там оставалось лишь уладить бюракратические формальности, что и было сделано. Между тем, у «Дискуса» имеются и самые настоящие долгострои. По двум из них как раз было возбуждено уголовное дело. Однако глава холдинга пообещал завершить все проблемные объекты до конца 2023 года.

Между тем, самого Алексея Джулая, который стал фигурантом дела о мошенничестве, не включили в рабочую группу по достройке проблемных домов.