Подрядчики, возводящие дамбу в Комсомольске-на-Амуре, нагоняют отставание по срокам

АО «Уральская энергетическая строительная компания», ведущее по государственному контракту строительство первого этапа инженерной защиты Комсомольска-на-Амуре, выполняет работы с опережением годового графика производственных работ. Кроме того, возобновляются работы на втором и третьем этапах. Здесь занята компания — ООО «Карьер Известковый», сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на сайт правительства Хабаровского края.

В региональном Минстрое уточнили, что техническая готовность самого протяженного отрезка дамбы (первый этап) составляет 33,24%. В случае разгула стихии дамба должна защитить от наводнения Ленинский округ: поселки имени Менделеева, Победа, а также два микрорайона Парковый и Парус. Работы здесь ведутся с опережением годового графика, из-за таянья снега и весенней распутицы в мае, темпы работ были несколько снижены.

Сегодня здесь ведется отсыпка тела дамбы и устройство каменной наброски на всех участках, укрепляются откосы, укладываются подстилающие слои, организованы бетонные работы на узлах канализационных насосных станций (КНС) № 1 и № 2.

Государственные контракты на строительство второго и третьего этапов инженерной защиты Комсомольска-на-Амуре заключены с подрядной организацией ООО «Карьер Известковый». Второй этап комплекса призван защитить от большой воды поселок Мылки, третий — Центральный район Комсомольска-на-Амуре.

Техническая готовность второго этапа составила — 73,79%. Сдача в эксплуатацию этого отрезка инженерной защиты контрактом предусмотрено в 2022 году. Темпы работ на втором этапе были заметно снижены из-за того, что компания решала производственные вопросы, а также из-за погодных условий в зимне-осенний период.

В ходе строительства у подрядчика обнаружились определенные трудности. Необходимо провести обследование объекта, уточнив объемы работ, выполненных предыдущим подрядчиком, а кроме этого, необходимо определить работы, которые нужно сделать в рамках действующего контракта.

В Минстрое уточнили, что техническая готовность третьего этапа составляет 30,71%, сдача в эксплуатацию планируется в конце 2022 года. Невысокие темпы работ на этом отрезке также связаны с необходимостью проведения обследования объекта для уточнения объемов работ, выполненных предыдущим подрядчиком, и определением работ, которые предусмотрены действующим контрактом.

Напомним, что возведение этих объектов ведется в рамках реализации долгосрочного плана комплексного развития Комсомольска-на-Амуре, утвержденного Правительством РФ в 2016 году.