Дорожники усиливают опоры моста на дороге Осиновка — Рудная Пристань — Терней

Как сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, в настоящее время специалисты усиливают опоры на объекте, забивают сваи, поднимают пролетные строения, наращивают подферменники.

В сентябре начнется обустройство подходов и устройство дорожной одежды моста. После этого дорожники приступят к укладке асфальта со стороны Уссурийска. Также начнутся работы со стороны Осиновки.

«На сегодняшний день проведены работы на трех опорах. На каждой было забито 16 свай по 16 метров. Все три опоры подняты, все работы просчитаны проектировщиком и прошли экспертизу. Материалы изготовлены филиалом “Мостостроительный” на базе в Уссурийске», — рассказал директор филиала Александр Якубенко.

Сейчас мостостроители работают в усиленном режиме. В прошлом году работы были приостановлены из-за просадки опор. Причиной ее стали грунты с малой несущей способностью, расположенные ниже проектного уровня погружения опор объекта. После экспертизы, проведенной проектной организацией, которая разработала документацию на строительство моста, были внесены изменения в проект, которые позволят усилить русловые опоры сооружения.

В конце года дорожники проведут перезапуск движения, а в следующем году мостовой переход введут в эксплуатацию.