«Подрядчик нас обманывает»: в мэрии заявили о срыве сроков благоустройства сквера на Соммера

Подрядчик, занимающийся работами по благоустройству территории в границах улиц Генерала Соммера — Рокоссовского в Калининграде, не успевает в срок сдать объект. Об этом в четверг, 13 октября, на заседании комитета по горхозяйству горсовета сообщил председатель комитета городского хозяйства и строительства Александр Запивалов.

По словам чиновника, власти фиксируют «значительное отставание» подрядчика от графика третьего этапа работ по благоустройству территории сквера на Соммера. «Подрядчику выставляются еженедельные претензии. На претензии он не реагирует, — отметил Запивалов. — Мы до конца этой недели готовим доклад главе администрации с тем, чтобы можно было принять решение либо о продолжении контракта, либо о его расторжении».

Срок сдачи объекта — 30 ноября. Однако к этому сроку подрядчик завершить работы не успеет, подчеркнул глава комитета: «По тем темпам, которые сегодня мы видим на объекте, срок окончания контракта — возможно, февраль-март следующего года. При условии благоприятной погоды».

Запивалов добавил, что подрядная организация — компания «Галастрой» — получила от властей аванс, чтобы не было простоев из-за нехватки стройматериалов.

«Подрядчик явно нас обманывает. Потому что буквально три недели назад мы проводили выездное совещание — я лично там задавал вопросы подрядчику: “Покажите, все ли материалы у вас пришли? Вся ли плитка, все ли инертные материалы, кабельная продукция и так далее?”. На что подрядчик нас заверил, что 100% он купил все и все находится на объекте. Сейчас мы связываемся с поставщиками и выясняем, что подрядчику отгружены не все строительные материалы. Подрядчик находится в долгах у поставщиков и никаких действенных мер по погашению этих минусов не происходит: в банк он [подрядчик] идти не хочет, кредит брать не хочет… В общем, ситуация тяжелая», — заключил чиновник.

В сентябре власти уже заявляли, что подрядчик, занимающийся третьим этапом благоустройства территории в границах улиц Генерала Соммера — Рокоссовского в Калининграде, сильно отстает от графика работ. Подробнее о проекте прогулочной зоны на улицах Рокоссовского и Соммера — в материале «Нового Калининграда».