Дятлова: Сроки строительства моста на остров Канта зависят от разводного механизма

Сроки строительства пешеходного моста на остров Канта в Калининграде зависят от времени изготовления и поставки разводного механизма. Об этом журналистам рассказала глава городской администрации Елена Дятлова после оперативного совещания во вторник, 18 июля.

Денежные средства уже выделены, они заложены в нашем бюджете и в региональном. Проект уже вышел с экспертизы, сейчас предстоит выбрать подрядчика и заключить контракт. Мы будем стараться построить мост к юбилею Канта в апреле 2024 года, но всё зависит от сроков изготовления и поставки разводного механизма, — сказала Дятлова.

Сложную конструкцию будут делать за пределами Калининградской области. Уникальный механизм закажет будущий подрядчик. Если сроки его изготовления сильно затянутся, объект достроят в конце 2024 года.

Новый мост, который назвали Философским, соединит остров Канта с улицей Гюго в районе гостиницы Holiday Inn. Экспертиза одобрила проект в начале июля. Власти сообщали, что стоимость пешеходного моста составит около 500 миллионов рублей. После получения положительного заключения экспертизы проект собирались передать в благотворительный фонд «Благоустройство и взаимопомощь». Он готов профинансировать часть работ.

Строительство подъёмного моста на остров Канта уже начинали весной 2021 года. Работами занималась компания «АБЗ-Дорстрой». По контракту подрядчик должен был сдать объект до конца года, однако потом открытие перенесли на 2022-й.

Во время работ специалисты обнаружили руины городской стены Кнайпхофа XIV—XV вв.еков. Строительство приостановили из-за необходимости корректировки проекта. В октябре 2021 года мэрия расторгла контракт с подрядчиком.