«Пока только машины»: в Красноярске к 31 октября откроют для проезда мосты через Качу

Транспорт по ним обещают запустить 31 октября, пообещал первый заместитель главы города Вадим Войцеховский во время инспекции, которую он провел сегодня, 27 октября по поручению мэра.

Сейчас на мосту на улице Перенсона завершают гидроизоляция проезжей части и выравнивают уровень моста и проезжей части на берегу. После этого рабочие уложат асфальтовое покрытие.

На двух мостах на улице Брянская работы полностью завершены на половинах проезжих частей. На вторых — началась гидроизоляция перекрытий, перед въездами выкопаны огромные ямы, наполненные арматурой. Скоро их закроют металлической решеткой и засыпят гравием.

«Изначально предполагалось, что работы закончатся 30 сентября, пока они еще ведутся. Для этого есть объективные причины. К ним бы я отнес то, что не предполагалось, что изношенность мостов будет такой большой. Когда их вскрыли, выяснилось, что элементы, которые планировали сохранить, необходимо менять. Исходя из этого срок работ пришлось немного продлить», — напомнил Вадим Войцеховский.

По его словам, завершить работу подрядчик должен 30 октября, а 31 октября на мостах будет открыто движение. Но пока все три моста откроют только для проезда машин. Пешеходную доступность на мостах восстановить обещают до 20 ноября, до этого времени красноярцам придется продолжать обходить эти участки.

«Вся ситуация по мостам под контролем. Ежедневно контролируется ход исполнения работ. Сегодняшний объезд еще раз показал, что все находится в графике», — заверил первый замглавы города.