Метрополитен начал соединять ветки

В минувшую пятницу Смольный объявил о начале строительства нового участка «коричневой» ветки метрополитена — от будущей станции «Путиловская» (пересадочная с «Кировским заводом») до проектируемой станции «Каретная» («Обводный канал-2»). В церемонии тестового запуска механизированного комплекса КТ-1 принял участие губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, отметивший: «Практически, 2023 год — это начало строительства метро в Санкт-Петербурге уже новой городской организацией метростроя». До сих пор АО «Метрострой Северной столицы» завершало проходку тоннелей, начатую еще обанкротившимся предшественником, ОАО «Метрострой», на Красносельско-Калининской линии от «Казаковской» («Юго-Западной») до «Путиловской» и на Лахтинско-Правобережной — от «Спасской» до «Большого проспекта» («Горный институт»).

Опрошенные «Ъ-СПб» эксперты отмечают, что участок в будущем соединит существующие линии метрополитена, что позволит существенно разгрузить станции в центре, поскольку пассажирам будет удобнее осуществлять пересадку на новых станциях.

Эксперты также обращают внимание на то, что строительство станций глубокого заложения может столкнуться с проблемами, связанными с расположением твердых пород, и это в будущем может привести к корректировке сроков строительства.

При этом глава комиссии по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры городского ЗакСа Алексей Цивилев выражает надежду на ускорение темпов освоения выделенных на строительство метро средств. Депутат связывает это с планируемой до конца года передачей полномочий по проектированию, строительству и реконструкции объектов инфраструктуры метро Санкт-Петербурга от подведомственной КРТИ «Дирекции транспортного строительства» к «Фонду капитального строительства и реконструкции», который находится в введении комитета по строительству.

Участок от «Путиловской» до «Каретной» протяженностью 7 км планируется завершить в 2029 году (разработанная в 2018 году концепция развития транспортной системы предполагала ввод этого отрезка в 2022 году). На участке будет четыре станции: «Броневая», «Заставская» (пересадочная на станцию «Московские ворота» Московско-Петроградской линии), «Боровая» и «Каретная». Проектирование велось петербургским НИПИИ «Ленметрогипротранс» с 2014 года, однако из-за отсутствия утвержденного городом проекта планировки территории (ППТ) проект в свое время не прошел госэкспертизу, и понадобилась актуализация проектной документации. Контракт на эту работу был со второй попытки заключен с московским АО «Метрогипротранс». Также в начале года Смольный утвердил долгожданный ППТ участка, и к концу года проектанты должны завершить обновление большей части проектной и рабочей документации.

На первом этапе строительство тоннелей будет вестись проходческими щитами, которые МССС арендует у их собственника — находящегося в процедуре банкротства ОАО «Метрострой». Щит КТ-1, в частности, был построен еще в 1989 году на Ясиноватском машиностроительном заводе. В ближайшее время этот комплекс должен пройти 200 м тестового участка в сторону будущей станции «Броневая». Затем, по итогам тестирования, щит ожидает окончательная наладка всех систем и агрегатов. По словам генерального директора АО «Метрострой Северной столицы» Дмитрия Васильева, в феврале МССС запустит еще один щит в том же направлении, а в марте навстречу, от станции «Каретная», начнет проходку третий комплекс.

В первом квартале 2024 года метростроители ожидают поступления четвертого комплекса, который будет участвовать в строительстве участка, — горнопроходческого щита диаметром 5,6 м производства петербургского АО «Обуховский завод». Контракт с МССС стоимостью 2,372 млрд на изготовление двух тоннелепроходческих комплексов, двух тоннельных наклонных укладчиков с породопогрузочными машинами и 19 тоннельных блокоукладчиков был заключен 10 февраля 2023 года. Технику предполагается использовать не только в проходке тоннелей от «Путиловской» до «Каретной», но и на проектируемом участке ККЛ от «Казаковской» до «Сосновой Поляны», а также на строительстве «фиолетовой» ветки метро от «Комендантского проспекта» до будущей станции «Шуваловский проспект».

Вячеслав Калашников.