Станция находится «в режиме опытно-промышленной эксплуатации». Что за режим и как долго он будет длиться?

 

- Ввод в эксплуатацию - заключительный и один из важнейших этапов сооружения новых энергоблоков АЭС, во время которого подтверждаются на соответствие проекту системы и оборудование энергоблока. Процесс ввода в эксплуатацию атомного энергоблока состоит из нескольких последовательных этапов: предпусковые наладочные работы, физический пуск, энергетический пуск, опытно-промышленная эксплуатация. Опытно-промышленная эксплуатация - это финальная и самая продолжительная проверка энергоблока перед вводом в работу. На этом этапе мощность блока повышается до 100% от номинальной. Специалисты последовательно проводят большой комплекс проверок и испытаний оборудования на мощности реакторной установки от 75 до 100%, в том числе - динамические испытания с принудительным отключением различного основного оборудования. Критерием успешности этапа станут проведенные на заключительной стадии 15-суточные сдаточные испытания (комплексное опробование) энергоблока на мощности реакторной установки 100%. Они должны подтвердить, что оборудование и технологические системы энергоблока работают в полном соответствии с проектом.

Уже несколько раз первый блок БелАЭС отключали от сети. Это разные неполадки или какой-то один узел? Что конкретно поломалось?

 

- В рамках ввода БелАЭС в эксплуатацию будут проведены неоднократные тестирования всех систем и оборудования. Тестирование проводится под реальной нагрузкой, что помогает выявить узлы, требующие дополнительной настройки или замены. Эта стратегия дает результат - в ноябре она помогла нам выявить необходимость замены трансформаторов напряжения из измерительной схемы защиты блочного трансформатора. Подчеркну, что это абсолютно рабочая ситуация для текущего этапа. Для того мы и проводим этап опытно-промышленной эксплуатации. На этом этапе предусмотрено не только тщательное тестирование оборудования на работающем блоке, но и в других различных режимах его работы, включая режимы с отключением от сети. График испытаний энергоблока разработан на основании соответствующих программ, согласованных всеми заинтересованными службами, и утвержден главным инженером АЭС.

А с реактором все в порядке?

 

- Да, с реактором все в порядке. На этапе опытно-промышленной эксплуатации также исследуются нейтронно-физические характеристики активной зоны, изучается «поведение» реакторной установки в различных сценарных условиях, выполняются испытания системы внутриреакторного контроля.

Пока устранением неполадок, видимо, занимаются специалисты российского подрядчика. А потом белорусам самим придется это делать?

 

- Все мы понимаем, что для исправной работы любого механизма нужно поддерживать его работу на постоянной основе. Нельзя что-то сделать один раз и забыть. Жизненный цикл атомных станций предусматривает проведение планово-предупредительных ремонтов. Затраты на эти ремонты включены в эксплуатационные расходы. Заказчик готовится к ППР, которые проводятся, как правило, специализированными сервисными компаниями и, конечно же, при участии специалистов станции. Сейчас же, на этом этапе, все работы в соответствии с контрактом проводятся под руководством АСЭ и в основном специалистами российской компании «Атомэнергоремонт», которая имеет соответствующие компетенции. В то же время я могу отметить высокий профессиональный уровень белорусских атомщиков. Параллельно со строительством атомной станции велась подготовка эксплуатационного персонала БелАЭС по разработанной обучающей программе подготовки кадров для отрасли. Персонал активно участвует в сооружении атомной станции.