Является ли ПОС обязательным разделом проектной документации?

 

ПОС - это документ, без которого невозможно получить разрешение на строительство или реконструкцию, поскольку он является неотъемлемой и обязательной частью проектной документации, согласно Постановлению Правительства Российской федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».



Почему важно внимательно составлять график производства работ в составе ПОС?

 

На основании календарного графика работ (входящего в состав ПОС) устанавливается и прописывается срок действия разрешения на строительство или реконструкцию капитального объекта.



Какая основанная задача разработки ПОС?

 

ПОС позволяет правильно организовать строительные процессы, рациональное использование оборудования, обеспечить безопасность, повысить качество строительно-монтажных мероприятий, распределить капитальные вложения и объемы работ по периодам строительства, а также обосновать сметную стоимость строительства.



Чем отличается ПОС от ППР?

 

Отличие ППР от ПОС состоит в том, что ПОС (проект организации строительства) разрабатывается для полного комплекса объектов одной строительной площадки или одного объекта на стадии "Проектная документация", а ППР (проект организации работ) отражает технологию и организацию строительства конкретного объекта или инженерной коммуникации (внутриплощадочной или внеплощадочной инженерной сети) в границах данной строительной площадки на стадии "Рабочая документация".



Где может потребоваться ПОС и ППР?

 

ПОС и ППР являются обязательными проектами, входящими в состав комплекта документов для получения ордера на производство земляных работ.