Капремонт теплосетей Новосибирска выполнен на 60 процентов

Об этом сообщил руководитель Новосибирского филиала СГК Андрей Колмаков в ходе инспекции объектов замены теплосетей в левобережье столицы Сибири.

Большая летняя ремонтная компания призвана повысить надёжность и безопасность теплосетевого хозяйства города. Под особым контролем у энергетиков сегодня находятся работы на улицах Ватутина и Котовского. Именно они доставляют наибольшие неудобства автомобилистам и пассажирам городского транспорта на левом берегу.

«Новосибирский филиал СГК обязан и старается выполнить все взятые на себя обязательства. Обратной дороги у нас, по сути, нет, потому что все работы, которые уже выполняются, за точкой невозврата. Все равно это придется делать, и делать, что называется, со всем усилием».

Теплосетям на улице Ватутина 66 лет, поэтому их состояние представить несложно. В случае выхода из строя эффект может почувствовать на себе практически весь левый берег.

Осложняет ситуацию близость метро, загруженная транспортная развязка затрудняет движение спецтехники. Как объяснил исполнительный директор Новосибирской теплосетевой компании СГК Максим Рябенко, проектные решения здесь позволили не перекапывать целиком площадь Карла Маркса. Протяженность всей трассы по каналу составляет 444,5 метров. Для обеспечения максимальной надежности укладывают так называемые «умные трубы» с надежной изоляцией и датчиками контроля.

Работы на Ватутина должны завершить к концу июля, а к середине августа планируется закончить ремонт дороги по программе БКД.

Тем временем на улице Котовского полным ходом идет засыпка обновленных теплосетей. Суммарно здесь заменили 824 метра трубопроводов диаметром 600 мм.

К 1 августа здесь планируется полностью завершить благоустройство. В целом из 3,3 километров теплосетей, запланированных к замене по программе капремонта, уложено 2 километра новых труб, или 60% от плана. Примерно столько же заменено по программе инвестиций в теплосети, правда, уже из планируемых 8,8 километров. С учетом замены строительных конструкций инвестпрограмма выполнена на 30%.

Планируется завершить ремонтные работы в городе до 15 сентября, а к середине октября закончить благоустройство.