Щиты для создания тоннелей в метро доставят в Самару весной 2023 года

Тоннелепроходческие щиты для строительства новой станции метро «Театральная» доставят в Самару весной этого года. Ранее сообщалось, что привозить части конструкции и собирать комплекс начнут в середине декабря 2022 года.

Сейчас строители занимаются подготовкой котлованов. Один из них роют на улице Полевой. Его готовность оценивается в 30%. Второй котлован уже полностью готов. Он протянулся на 90 метров вдоль улицы Галактионовской.

Когда котлованы будут полностью готовы, в регион доставят механизированные тоннелепроходческие щиты — предположительно в марте-апреле. Сборка займёт ещё какое-то время, а затем рабочие приступят к проходке туннеля. Щиты опустят в котлованы и направят навстречу друг другу — со стороны станции «Алабинской» и старого города. Этот этап работ займёт около 9 месяцев.