Началось устройство асфальтобетонных слоев основания и покрытия на 6 этапе М‑12

С 17 апреля «СУ 925» на своем участке строительства М-12 «Восток», 6 этап приступило к устройству асфальтобетонных слоев основания и покрытия.

Сейчас коллеги интенсивно осуществляют отсыпку земляного полотна и устройство дорожной одежды на пересекаемых дорогах ПК 4652 и ПК 4679, открытие движения на которых намечено уже на 30 мая.

Также сотрудники «СУ 925» выполняют расчистку полосы отвода с последующей передачей участков подрядным организациям для укладки кабелей связи. Для выполнения работ по устройству водоотводных сооружений и укрепительных работ заключены договоры подряда с тремя организациями, которые на данный момент выполняют устройство дренажа глубокого заложения, установку бортового камня, укрепление откосов и полосы отвода гидропосевом трав.

Евгений Емцев, руководитель проекта «СУ 925»:

— Всего на этот год предусмотрен выпуск и укладка 181 тыс. тонн асфальтобетона. Все работы необходимо завершить в сентябре — начале октября, значит, что до ввода объекта в эксплуатацию осталось меньше 190 дней.

На май предусмотрена колоссальная производственная программа, поэтому необходимы дополнительные ресурсы для ее выполнения.