В Ростове не успели достроить школу № 44 к 1 сентября, работы обещают закончить к октябрю

Сообщается, что с родителями встретились заместитель главы администрации города по строительству и архитектуре Андрей Дикун, прокурор города Олег Фрикель, представители подрядчика и начальник управления образования Виктория Чернышова.

«На сроки проведения работ повлияло в том числе выявление дополнительных работ по усилению металлическими обоймами простенков, колонн и дверных проемов, замена потерявших несущую способность кирпичных перегородок, что потребовало корректировки проектно-сметной документации», — говорится в тексте.

Сообщается, что в школе сейчас ведутся монтажные работы, благоустройство спортивных площадок, устройство фасада и отделочные работы. Параллельно завершается мебелирование кабинетов.

Уточняется, что пока школа не работает, учеников примут в школы №№ 18, 111 и 109. Для школьников пообещали организовать автобусы за счет муниципалитета.

Ранее родители учеников школы рассказали изданию «Блокнот Ростов», что ремонт затянулся на четыре года. Как рассказала мама одного школьника, учебное заведение обещали сдать и в 2022 году, и в апреле 2023 года. В связи с жалобами прокуратура выносила представление замглавы администрации Ростова Андрею Дикуну.