Проблемные ремонты в Ялте «будут доведены до ума» — Янина Павленко

Как подчеркнула глава администрации Ялты Янина Павленко, иногда приходится принимать нелегкие решения, вплоть до расторжения контрактов. Но, главное, что все объекты находятся на особом контроле и будут доведены до ума, — цитирует пресс-служба Янину Павленко. В частности: в Алупке проводятся работы на так называемой «Стене плача». Это подпорное сооружение отремонтировали, но сезон дождей показал, что ливневки не всегда справляются, а прочищать их часто из-за припаркованного транспорта не получается. Было принято решение делать дополнительный водоотвод — в ближайшее время МБУ «ДЭУ» завершит все работы.

вынуждено приостановлены работы по установке универсальной спортплощадке в Кореизе (Родниковая, 14). Подрядчик отказался от объекта — испугался возможных проблем с логистикой (несмотря на то, что все подготовительные работы были выполнены в срок). Уже определен новый исполнитель, контракт на стадии согласования. Завершение работ с закупкой и монтажом оборудования ожидаем к весне.

Пришлось расторгнуть контракт и с подрядчиком, который должен был обустроить площадку на Маратовской в Гаспре, так как он просто не приступил к работе. Идет поиск нового подрядчика. Задержка по сдаче стадиона «Ай-Петри» в Алупке. Напомню, здесь по просьбе жителей корректировали проект — перенесли трибуны на противоположную сторону и увеличили количество посадочных мест. Также понадобилось разработать отдельный проект на водоотведение и водопотребление (сейчас проходит согласование). Решили вопрос с подключением к электросетям. Задержка и по бетонированию подпорной стены для размещения трибуны (но уже на стадии завершения). Также ведутся работы по утрамбовке щебня под футбольное поле (еще 500 тонн привезут в ближайшее время). Надеюсь, что и этот объект будет сдан под ёлочку, — говорит глава администрации Ялты.