В Волгограде скоростной трамвай пустят в полном объеме в октябре

Мэрия Волгограда снова перенесла сроки завершения ремонта линии скоростного трамвая. Поэтому транспорт в полном объеме будет запущен только в октябре.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе администрации города, сейчас готовность реконструируемого участка линии СТ между заводом «Баррикады» и улицей 39-й Гвардейской оценивается в 90%. Чиновники назвали причину, почему трамвай не удалось пустить в полном объеме в сентябре. Хотя ранее уверяли, что в сентябре транспорт поедет.

— Смещение установленных сроков реконструкции наземной линии СТ с сентября на октябрь произошло по объективным причинам, связанным с задержкой поставки материалов подрядными организациями, — заявили в мэрии.

При этом не уточняется, когда именно в октябре возобновится движение трамваев до Тракторозаводского района. Пока вопрос, случится это в начале, в середине или в конце месяца.

В настоящее время подрядчик смонтировал 2,8 километра рельсошпальной решетки — всего рельсы и шпалы необходимо установить на участке в 3 километра.

— Работы по созданию бесшовного пути с помощью соединения рельсов методом алюмотермитной сварки в соответствии с планом работ будут организованы на завершающем этапе после открытия трамвайного движения (в периоды технологических окон), — добавили в мэрии.

На станции «Завод Баррикады» строятся новые остановочные площадки и павильоны. Эти работы пройдут и на других остановках скоростного трамвая.

Напомним, летом в Волгограде полностью закрыли движение скоростного трамвая из-за реконструкции путей между заводом «Баррикады» и 39-й Гвардейской. Кроме того, на станциях «Комсомольская» и «Площадь Ленина» прошла комплексная очистка. Было обещано, что работы завершатся в сентябре, и транспорт снова выйдет на линию. Однако все пошло не по планам. 8 сентября возобновилось движение СТ в границах «Ельшанка» — «ЦПКиО».