Черномаз: Европейские заводы продолжают поставлять оборудование для онкоцентра под Калининградом

Европейские производители продолжают поставлять оборудование для онкоцентра под Калининградом. Об этом рассказал министр строительства и ЖКХ Сергей Черномаз во время рабочего выезда на объект во вторник, 15 ноября.

Часть оборудования в гигиеническом исполнении ещё собирается на европейских заводах, это штучный товар для нашего онкоцентра. Часть позиций мы ожидаем в январе. Отказов сейчас уже нет. В середине года мы провели сложные переговоры. Есть санкционные истории, а есть бизнес. Поставщики заинтересованы, чтобы их оборудование работало. Тем более для медицины в санкциях есть исключения.

Оборудование, которое не смогли поставить из Европы, заменили на аналоги. По словам министра, строительство объекта не зависит от санкционной политики. «Нам, конечно, мало привезти оборудование в Россию, нужно его ещё доставить в Калининградскую область, но со всеми поставщиками есть договорённости», — сказал Черномаз.

Медицинские установки для оснащения онкологического центра доставляли из Испании, Италии, Чехии, США и других стран. Из-за проблем с логистикой сдвинулись сроки строительства объекта.

Сейчас готовность онкоцентра оценивают в 70−72%. Завершить основные работы планируют к концу января, ввод в эксплуатацию намечен на 24 апреля. При этом первых пациентов учреждение сможет принять только после получения медицинских разрешений.

Строительство калининградского онкоцентра возобновили после смены подрядчика летом 2020 года. Контракт стоимостью 3,6 миллиарда рублей на выполнение работ заключили с компанией «ПЭТРУСКо» 30 апреля.

Сдать онкоцентр должны были в мае 2022 года. Однако в конце февраля губернатор Антон Алиханов заявил, что сроки могут сдвинуться из-за возможных сложностей с поставками материалов и оборудования.