Капитальный ремонт Комсомольского проспекта в Усолье-Сибирском удалось ускорить

Работы на объекте идут в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». В их рамках реализуют сразу два проекта: это капитальный ремонт инженерных коммуникаций, проложенных под дорогой, и непосредственно самой дороги. Работы начали в прошлом году, они рассчитаны на два года. Но замена коммуникаций слишком затянулась, возник риск срыва сроков введения объекта в эксплуатацию. Объект посетил Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и взял его на особый контроль. В работу подрядчика вмешалось региональное министерство транспорта и дорожного хозяйства.

«Затягивание проведения работ возникло из-за медленной работы субподрядчиков, их заменили, на объект вышли новые компании. Они подключают обновленные сети водоотведения, водоснабжения к общегородским коммуникациям, завершают прокладку ливневой канализации. В сжатые сроки проведена корректировка проектной документации. Эти меры позволили начать второй этап капитального ремонта Комсомольского проспекта — непосредственно дорожные работы», — сказал Максим Лобанов.

Капитальный ремонт инженерных коммуникаций полностью завершен на участке Комсомольского проспекта от улицы Розы Люксембург до Карла Либкнехта. Проводится обустройство дорожной одежды, установлены бордюры, проложены пешеходные дорожки. К 5 августа планируется заасфальтировать участок дороги от пересечения с федеральной трассой до Карла Либкнехта. Это позволит и открыть въезд автотранспорта в город со стороны федеральной дороги, отмечает пресс-служба областного Правительства. На участке Комсомольского проспекта от улицы Карла Либкнехта до Куйбышева продолжается капитальный ремонт инженерных систем. Осталось произвести прокладку ливневой канализации и закончить электромонтажные работы.

Параллельно на этом участке идет обустройство дорожной одежды. Проезжая часть частично выполнена в гравийном исполнении, установлены бордюры. Работы на этом участке планируют завершить к середине сентября. На участке дороги от Куйбышева до Ленина ведется капитальный ремонт ливневой канализации и центрального водовода. Затем там проведут дорожные работы. Утвержден новый график производства. Комсомольский проспект будет сдан в эксплуатацию осенью.