В Новосибирске ремонт на проспекте Маркса завершат в конце сентября 2022

В Новосибирске полностью выложат плиткой тротуар вдоль проспекта Маркса, а велодорожка будет выполнена из красного асфальта. Все работы завершатся до конца сентября. Промежуточные итоги ремонта подвел мэр Новосибирска Анатолий Локоть на выездном совещании.

Он подчеркнул, что работы на проспекте Маркса идут комплексно. Ремонтируют не только проезжую часть, но и тротуар, который изменит свое значение. Там сделают полосу для движения велосипедов и самокатов.

«Это сложный объект из-за большого количества нестационарных объектов, рекламных баннеров. В связи с этим пришлось вести переговоры с операторами: кого-то уговаривать, где-то применять административные методы. В целом мы договорились, друг друга услышали. В результате — сейчас на всем протяжении проспекта нестационарных объектов не осталось, потому что при их наличии ремонтировать магистраль было бы просто невозможно. Также серьезные сложности возникли из-за припаркованных автомобилей, этот вопрос также решаем. Сегодня работа продолжается, отставаний от графика нет».

По муниципальной программе ведётся ремонт проспекта Карла Маркса на всём протяжении — от площади им. Лыщинского до площади им. Карла Маркса. Кроме того, ремонтируют площадь им. Карла Маркса с выездами на ул. Титова и ул. Сибиряков-Гвардейцев. Всего протяженность объекта составляет более 2 км. Сюда также входит ремонт тротуаров с оборудованием велодорожек, их протяженность составляет 1,3 км.

Начальник МКУ «Управление дорожного строительства» Виктор Хихлов пояснил, что по проекту предусмотрена полная замена тротуарной плитки на участке от площади им. Лыщинского до ул. Ватутина. На большей части тротуара будет уложена брусчатка, а на участке от ул. Геодезической до ул. Космической — плитка большого размера. Часть тротуара для передвижения велосипедистов будет сделана из асфальта красного цвета.

Работы идут почти на всем протяжении ремонтируемого участка. Проводится демонтаж старого покрытия (он выполнен на 60%) и устройство нового основания из щебёночно-песчаной смеси (выполнено более 30%).

Также продолжается ремонт проезжей части проспекта Карла Маркса. Практически закончены работы по фрезерованию старого асфальта, укладка выравнивающего слоя завершена на 70%. «К укладке верхнего слоя планируется приступить через 10 дней, когда завершим работы по устройству всех бордюрных камней и доделаем выравнивающий слой. Все работы идут в графике, рисков срыва нет», — отметил Виктор Хихлов. Завершить укладку финального слоя намерены к 1 сентября 2022 года.