Как идет подготовка к зиме в Экибастузе

Промежуточные итоги работ подвели на совещании по подготовке к отопительному сезону в ТОО «Экибастузтеплоэнерго». Асаин Байханов напомнил, что через месяц начнется новый отопительный период.

— В целом в Экибастузе темпы подготовки объектов теплоснабжения, жилых домов и соцобъектов хорошие. Большая часть работ находится на стадии завершения, — отметил глава региона. На ТЭЦ Экибастуза на сто процентов завершены работы на двух энергетических котлах. До 20 сентября планируется сдача еще трех котлоагрегатов, — сказал аким области.

При этом добавил, что к началу отопительного сезона будут готовы пять котлов.

— Этого достаточно, чтобы работать при температуре до минус 30−32 градуса. Еще два котла — 11-ый и 15-ый — на сегодня готовы более чем на 60%, — заверил глава региона.

Также, по его словам, подрядные организации завершают работы на тепловых магистралях 2, 5, 8 и 12, на некоторых участках уже приступают к восстановлению участков. Все работы на сетях, в том числе промывку и заполнение новых сетей, планируют завершить к 22 сентября.

Из 119 повреждений, выявленных по итогам гидравлических испытаний, устранены 96. Оставшиеся работы выполнят к 20 сентября.