Суд признал властей Ростова виновными в срыве сроков благоустройства парка вдоль Темерника

В документе отмечается, что конфликт рассматривался с учетом выводов независимой экспертизы.

«Экспертами указано, что необходимость выполнения дополнительных работ и увеличения сроков строительства возникли в результате недостаточной предпроектной изученности площадки, отведенной под строительство, что привело к ошибкам проектирования в части достоверности определения необходимых к выполнению объемов работ, которые не могли быть выявлены в ходе проведения экспертизы проектно-сметной документации», — говорится в решении суда.

Кроме того, в соответствии с документом дополнительные работы не могли быть объективно учтены в технической документации на момент заключения контракта. Эксперты также указали (и это так же говорится в решении суда), что реализация проекта без выполнения предъявленных к оплате дополнительных работ невозможна.

Напомним, Заказчик строительства парка Первая миля вдоль реки Темерник разорвал контракт с подрядчиком из-за сорванных сроков выполнения работ в июне 2022 года. В пресс-службе администрации Ростова заявили, что фирма-подрядчик ООО «Инжстройконтроль» не освоила 28 млн рублей. В итоге деньги вернулись в федеральный бюджет. При этом сам подрядчик посчитает, что выполнил свои обязательства, поэтому и обратился в суд.