Дача. Дневник стройки

41 неделя с 9 по 15 октября 2023 года. По новостям у Xiaomi были проблемы. Проверил все работает, прилетело обновление. И я зачем то решил все обновить..., не трогай работающее . Половина датчиков отвалилась.
Уличная температура +7.8°С, влажность 75.4%.
Температура в доме +24.3°С, влажность 51.9% (по 2му этажу)
Температура в бане +18.2°С, влажность 74%.
Заказали остекление крыльца и сваи для террасы.
Продолжил пилить доски на дрова, освободил место для перекопки земли за баней. Не доделанный участок засыпки бордюров. Перекопал, попутно убрал малину.

Наколол дрова, получилось примерно 3 куб. м. Передвинул остаток досок поближе, сложил через проставки для вентиляции. Периодически моросил дождь.

Для фундамента террасы приехали винтовые сваи. Параметры свай ВСК-76: диаметр 76 мм, стенка 3 мм, длина 2м, лопасть 230мм, оголовок 100х100х4.

Сначала установили сваи по краям периметра. Площадка получилась 3.1х5.5м, увеличили с прежних 3х4м. 12 винтовых свай. Пришлось снять часть брусчатки на отмостке-дорожке. Расстояние свай от дома получилось 30 см, ближе никак, мешает механизм закручивания сваи.

Далее разделили на равные участки и крутили остальные сваи, по классике под дождем.

Между сваями получилось 1,4м и 1,8м. В ряд 4 сваи, 3 ряда. Верх отрезали по уровню, засыпали внутрь свай смесь ЦПС.
ВАЖНО! простучать сваи молотком, кувалдой для оседания ЦПС, уходит на пол метра, досыпали 3 раза. Потом приварили оголовки.

На следующий день, вернул ЭППС утепления отмостки около сваи и уложил брусчатку.

Фундамент террасы готов!
Ждем монтаж остекления крыльца.