В Приморье ремонт дороги в Хасанском районе отстает на месяц: дорожники объяснили причину

Об этом рассказал руководитель «Специализированного строительного управления» Иван Зайченко. По его словам, еще в прошлую пятницу дорога была в нормативном состоянии, однако продолжительные дожди существенно ухудшили обстановку.

«Три дня дожди шли, не прекращаясь. В такое время работать на дороге никакого смысла нет, ждали, пока завершатся осадки. За это время дорогу очень сильно там размыло», — пояснил он.

Напомним, ранее автомобилисты возмущались, что техника на данном участке простаивала и дорожников на месте не было.

Зайченко отметил, что ночью в понедельник дорожники приступили к работам по профилировке, на данный момент проезд уже удовлетворительный. В скором времени дорогу приведут в нормативное состояние.

Что касается объема выполненных работ, то протяженность ремонтируемого участка достигает 8 км, предусмотрены замена земляного полотна, укладка рабочего слоя, устройство кюветов, водоотвода, восстановление асфальтобетонного покрытия. В настоящий момент уложены два километра асфальта, подготовлены под укладку еще столько же. По земному полотну работы выполнена полностью.

Кроме того, для обеспечения комфортного проезда на трассе провели засыпку асфальтовой крошкой. При этом по графику ремонт дороги должен был полностью завершиться до 15 июня.