Открытие цирка в Челябинске перенесли на 2024 год из-за нехватки денег на ремонт

Челябинский цирк закрыли на капитальный ремонт ещё в мае 2019 года. Завершить работы планировали к саммитам ШОС и БРИКС в 2020 году. Затем срок сдачи объекта перенесли на октябрь 2021 года, а после — на конец 2022-го. Сейчас сроки вновь сдвинулись. Как выяснилось, на ход работы подрядчика — тульской компании «РКСервис» — повлияли пандемия и кризис.

— В связи с введёнными в 2020—2021 годах ограничениями в период распространения коронавирусной инфекции доходы предприятия сократились, что вызвало необходимость перераспределения средств на первоочередные расходы учреждения — выплату заработной платы сотрудникам, оплату налогов и коммунальных услуг. Это привело к замедлению темпов работ на объектах, — рассказали в пресс-службе Росгосцирка.

Так, изначально стоимость контракта на капитальный ремонт цирка составляла 530 миллионов рублей. За несколько лет стройматериалы выросли в цене, поэтому сейчас этих денег на ремонт здания попросту не хватит. В связи с этим подрядчику необходимы дополнительные средства на проведение работ.

— Потребность в дополнительном финансировании работ по капитальному ремонту Челябинского цирка будет рассмотрена в рамках формирования проекта федерального бюджета на 2023−2025 годах, — добавили в Росгосцирке.

К слову, финансовые трудности — далеко не единственная причина заморозки строительства цирка. Также свою роль сыграла смена проекта в 2021 году. Тогда были пересмотрены требования к пожарной безопасности, и проектную документацию пришлось менять. Причём, судя по данным Росгосцирка, проектировка проектно-сметной документации ведётся и на данный момент.

— Она включает в себя изменения по маломобильным группам населения, по интерьерным и фасадным решениям; добавляется раздел ТХ (цирковая технология, цвет, звук, оборудование кафе и мебель), а также изменение проектно-сметной документации в связи с новыми нормативными документами в части пожарной безопасности и новыми требованиями к использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию, регламентированными федеральным законом (№ 498 ФЗ «Об ответственном отношении с животными», вступил в силу 1 января 2020 года), — подчеркнули в Росгосцирке.

Как бы то ни было, часть работ по ремонту цирка уже провели. На данный момент там убрали старое наружное остекление и поставили новое, заменили первый слой кровли и обустроили внутренние водостоки.

— Ведутся дальнейшие работы с кровлей и подготовка основания под облицовку ступеней крылец, — отметили в пресс-службе Росгосцирка. — Предполагаемый срок окончания капитального ремонта — второй квартал 2024 года.

При этом для посетителей цирк откроется не раньше третьего квартала 2024 года. Правда, при условии, что работу профинансируют из федерального бюджета.