«Подъём цен и новая экспертиза»: почему не могут продолжить реставрацию кирхи в Славске

В Славске больше года не могут возобновить реконструкцию кирхи Хайнрихсвальде. Работы рассчитывали продолжить после корректировки проекта, однако документы всё ещё не прошли экспертизу. Что происходит с историческим зданием и когда его приведут в порядок — в материале Калининград.Ru.

Восстанавливать кирху XIX века в Славске начали в 2019 году. По контракту «Специальная научная реставрационная проектно-производственная мастерская» должна была завершить работы стоимостью почти 140 миллионов рублей в январе 2022 года. В помещениях исторического сооружения планировали открыть концертный зал на 250 зрителей и экспозиции краеведческого музея.

К лету 2020 года рабочие восстановили шпиль, установили крестоцвет и часы на крыше. Реставраторы завершили большую часть наружных работ — практически полностью привели в порядок кладку, начали менять стёкла на цветные витражи.

Во время работ выяснилось, что проект требует корректировки, а реконструкция обойдётся существенно дороже. В декабре 2020 года власти заключили контракт с ООО «Специальная научная реставрационная проектно-производственная мастерская» на изменение документации. Стоимость корректировки оценили в 3,7 млн рублей.

По словам главы Службы охраны объектов культурного наследия Евгения Маслова, проектно-сметная документация до сих пор не прошла экспертизу. «Там очень много принципиальных изменений. Корректировка завершена, и уже несколько месяцев она находится на проверке, в экспертизе. Всё тянется очень долго, возникают замечания, подрядчик их устраняет», — пояснил Маслов в разговоре с корреспондентом Калининград.Ru.

Новая стоимость реконструкции кирхи станет известна после прохождения экспертизы. По предварительным оценкам, контракт подорожает на 30−35%.

Изменений очень много. Например, в изначальном проекте была частичная замена крови — 30 или 35%. Сейчас понятно, что нужно менять полностью. Оказалось, там четыре вида черепицы, крышу сто раз ремонтировали и в немецкие, и в советские времена. Поэтому нужно снимать целиком и перекладывать. Плюс энергетики принципиально изменили точку подключения газовой котельной, изначально эти работы оценивались в полтора миллиона миллиона рублей, сейчас — около четырёх, — рассказал руководитель Службы охраны ОКН.

Представители заказчика рассчитывают, что проект пройдёт экспертизу до конца года. «Когда будет понятно, сколько это будет стоить по новым ценам, и какие виды работ надо выполнять — тогда работы возобновятся. Конечно, долго корректировали, мы рассчитывали на 3−4 месяца, а затянулось практически на год. Но без этого никак», — подытожил Евгений Маслов.

Кирху Хайнрихсвальде в неоготическом стиле построили в 1869 году. Здание является объектом культурного наследия регионального значения. Изначально в башне строения находилось три колокола, а в эмпоре у церковного входа — орган.

Во время Второй мировой войны здание не пострадало, позднее было утрачено всё внутреннее убранство кирхи, её использовали в качестве склада. В 1993 году объект передали евангелической общине. С 2010 года он находится в собственности калининградской епархии РПЦ, с 2013-го его арендует «Информационно-туристический центр» Славского округа.