Подрядчик школы на Багратиона в Иркутске заявил о несогласовании сетей на объекте

Главный инженер СПМК-7 Игорь Голубев рассказал о невозможности устройства сетей канализации, водо— и теплоснабжения на территории будущей школы на улице Багратиона в Иркутске. По его словам, на этапе проектирования школы УКС запросил и получил технические условия, но, как он предполагает, УКС не согласовал рабочую документацию у «Иркутсктеплоэнерго» и «Водоканала». Игорь Голубев подчеркнул, что с момента начала стройки прошло два года, однако ситуация никак не решается в данном направлении. При этом в мэрии Иркутска утверждают, что все технические условия для подключения объекта к инженерным сетям есть. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Как рассказал главный инженер, согласно действующим правилам, перед началом строительства подрядная организация ставит в известность «Иркутсктеплоэнерго», «Водоканал» о начале строительства сетей для того, чтобы они контролировали качество работ и выполнения технических решений. Однако, как отмечает Игорь Голубев, никаких действий по согласованию документации, якобы, так и не сделано.

По его словам, они неоднократно поднимали эти вопросы на уровне правительства Иркутской области и на последнем заседании под руководством заместителя председателя правительства региона Павла Писарева были даны поручения: совместно с ресурсно-снабжающими организациями предоставить в министерство строительства Иркутской области информацию о сроке согласования рабочей документации по сетям инженерно-технического обеспечения. Обеспечить заключение контракта с ГАУ ИО «Ирэкспертиза» на экспертное сопровождение корректировки инженерно-геологических изысканий. Срок исполнения поручений— 17 апреля 2023 года.

Однако на сегодняшний день подрядчику неизвестно о выполнении данных поручений.

Именно поэтому сейчас нет возможностей для подключения воды, канализации и тепла. Игорь Голубев подчеркнул, что с момента начала стройки прошло два года, однако ситуация никак не решается в данном направлении. При этом в мэрии Иркутска утверждают, что все технические условия для подключения объекта к инженерным сетям есть.

— Это первый наш конфликт с мэрией. Прошло два года. Мы так и не можем получить рабочую документацию для подключения водоснабжения и тепла, согласованную «Иркутсктеплоэнерго» и «Водоканалом». Проектных решений нет. Еще хуже обстоят дела с канализационной-насосной станцией. У нас она запроектирована не там, где должна быть. То есть мы не можем сегодня построить канализационную станцию в том варианте, что представлен в проекте, — рассказал главный инженер подрядной организации.

Он подчеркнул, что аналогичная ситуация сложилась с теплоснабжением: «У нас есть чертежи. Но, я полагаю, что заказчик — тепловые электрические сети — не примет у нас такие работы из-за возможного дезинформирования со стороны УКСа. В документах ведь было указано, что разрешения получены».

По словам главного инженера, когда школа будет полностью построена, технически невозможно будет ее подключить к водоснабжению и другим сетям. Об этом подрядчик заявлял еще на начальном этапе стройки.

Главный инженер опасается, что компании могут предложить строить инженерные сети по новому проекту без прохождения госэкспертизы, на что подрядчик не согласится, и не возьмет на себя ответственность, так как отсутствие экспертизы может грозить уголовной ответственностью.

В администрации Иркутска подчеркнули, что технологические условия есть и являются действующими. Без получения ТУ невозможно бы было разработать проект строительства школы, получить по нему положительное заключение госэкспертизы и, соответственно, начать строительство объекта.

«Проектная документация на строительство школы разработана и получила положительное заключение государственной экспертизы», — подчеркнули в мэрии.

Технологические условия есть по всем инженерным сетям объекта. Так, ТУ для присоединения к электрическим сетям были выданы ОАО «ИЭСК» «ЮЭС» от 19.02.2018 № 396/18 для прохождения госэкспертизы. ТУ выданы с максимальной мощностью присоединяемых энергопринимающих устройств 900 кВт. Срок их действия — 5 лет с даты заключения контракта (с 2020 года).

Также есть технические условия на наружное и декоративное освещение от 10.04.2014 года № 306, они продлевались и сейчас действуют ТУ от 8.04.2021 года № 405−71-д-3016/21.

Имеются ТУ на технологическое присоединение к централизованным системам водоснабжения и водоотведения от 02.08.2017 года № 151-с. По дополнительному соглашению от 12.04.2021 года изменены ТУ подключения (нагрузка водоснабжения— 97,98 м3/сутки, водоотведение — 90,28 м3/сутки), они действующие. Кроме того, есть ТУ на отвод ливневых вод от 18.12.2020 №!20, действуют до 18.12.2023 года.

Для того чтобы подключить школу к системе теплоснабжения с Ново-Иркутской ТЭЦ филиала ПАО «Иркутскэнерго» был заключен договор от 23.12.2014 года № 233/2014. В связи с изменением нагрузки с 2,483 Гкал/час на, 153 Гкал/час был заключен договор. Приложением к договору были ТУ № 23 с точкой подключения в тепловой камере ТК-2−7.

Дополнительным соглашением от 27.11.2018 года № 1 к договору от 14.05.2018 года № 500−12−2018 изменена точка подключения к тепловым сетям на участке между тепловыми камерами от ТК-2−7−2 до ТК 2−7−4. Выданы ТУ от 24.09.2018 № 127 (для прохождения государственной экспертизы), они действующие.

Также есть технические условия на телефонизацию и интернет, выданные АО «Деловая сеть — Иркутск» от 01.02.2017 года № 78 (продлены от 27.02.2019 года № 011И) — являются бессрочными. И также имеются действующие ТУ на присоединение к сетям проводного радиовещания и оповещения от 13.03.2017 года № 10, выданные ООО’Сибдальсвязь-Ангара-1" (продление от 16.12.2020 № 29).

Добавим, строительство школы на улице Багратиона отстает от первоначально установленного графика. Объект должны были сдать до декабря 2022 года. После между заказчиком и подрядчиком был согласован график работ на 2023 год.