какая последовательность в ремонте квартиры? полы, стены, натяжной потолок? 

какая последовательность в ремонте квартиры? полы, стены, натяжной потолок? 

1.сначала размечаются перегордки
2.ставятся перегородки (если они не из гкл)
3.потом заливается стяжка
4.потом стены и перегородки выравниваются
5.прокладывается черновая сантехника (можнно делать и раньше)
6. на перегородках размечаются границы мебели и электрика, ращмечаютсся потолки
7. раскладка плитки также размечается и корректируется разметка электрики чтобы в швы не попадали розетки
7. прокладывается черновая электрика
8. фиксация элекрических выводов, установка подрозетников, итд
9. р...