Два проблемных детских сада в Челябинске обещают сдать до конца года

Подрядчики, сорвавшие сроки по строительству двух детских садов, обещают завершить работы до конца года. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Челябинска.

Речь о садиках на улицах Горького и Академика Шмакова. Первый объект должны были сдать еще в конце прошлого года, но сроки затянулись. Сложности сначала возникли из-за подорожания стройматериалов. А затем пришлось перестраивать логистику в связи с импортозамещением. По словам подрядчиков, в настоящее время удалось уладить проблемы. Садик готов на 86%. Сейчас здесь завершаются фасадные работы и внутренняя отделка помещений. Уже проведены все сети, идет благоустройство территории.

«С учетом достигнутых договоренностей и дополнительных соглашений срок завершения работ на данном объекте — декабрь 2022 года», — рассказал представитель управления капитального строительства Игорь Васильченко.

Детский сад в Парковом также обещают ввести в эксплуатацию в этом году. Пока работы выполнены на 33%. Однако, как сообщили в администрации, исполнителю удалось справиться с возникшими на начальном этапе проблемами, и строительство идет в ускоренных темпах.

«Оба садика являются переходящими объектами с 2021 года, работы по ним не были завершены по объективным причинам. Наша задача — ввести их в эксплуатацию в этом году. Поэтому они находятся на особом контроле», — сообщила мэр Наталья Котова.

Напомним, в прошлом году в Челябинске открыли восемь детских садов, в этом году строятся еще шесть. Также определены подрядчики на строительство трех садиков в микрорайонах «Парковый» и «Парковый-2».