Продолжен контроль исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Республики Карелия, проведённого по поручению Президента Российской Федерации советником Президента Российской Федерации Антоном Кобяковым в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 21 января 2022 года

Поручение, данное Министру просвещения Российской Федерации по обращению Нестер Веры Михайловны из посёлка Деревянка Прионежского района Республики Карелия, предусматривает совместное с Правительством Республики Карелия принятие мер по завершению строительства, вводу в эксплуатацию и комплексному оснащению школы в посёлке Деревянка Прионежского района.

Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов доложил о том, что бюджету Республики Карелия предусмотрена субсидия на модернизацию инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации в рамках реализации федерального проекта «Современная школа на строительство школы в поселке Деревянка на 200 ученических мест. В объеме субсидий учтена стоимость оснащения здания общеобразовательной организации немонтируемыми средствами обучения и воспитания в соответствии с нормативом стоимости оснащения одного места обучающегося средствами обучения и воспитания. Также предлагается предусмотреть дополнительные средства из резервного фонда на строительство школы в поселке Деревянка. Вместе с тем подтверждены риски неввода в эксплуатацию объекта в 2022 году и направлено ходатайство о переносе срока ввода объекта на 2023 год, которое было в установленном порядке удовлетворено. Предельный срок ввода объекта в эксплуатацию установлен на 31 декабря 2023 года. Причиной переноса сроков ввода в эксплуатацию объекта является неисполнение плана-графика производства строительно-монтажных работ на объекте. Заключенный 14 декабря 2020 года государственный контракт расторгнут в связи с неисполнением подрядной организацией обязательств. На момент расторжения государственного контракта строительная готовность объекта составляла 14%. Новый контракт на строительство объекта заключен 21 марта 2022 года. По состоянию на 24 ноября 2022 года строительная готовность объекта составляет 72%. В настоящее время завершены работы по разработке котлована и устройству фундамента, по возведению каркаса здания и устройству кровли, завершаются работы по устройству наружных инженерных сетей. Выполняются работы по черновой и чистовой отделке помещений, монтажу внутренних инженерных сетей, планировке и благоустройству территории.

На этом основании контроль исполнения поручения продолжен в соответствии с ранее установленным сроком до 1 апреля 2023 года.