Продлён контроль исполнения поручений, данных по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Ленинградской области, проведённого по поручению Президента Российской Федерации заместителем Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Дмитрием Козаком в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 18 ноября 2021 года

Поручения, данные Губернатору Ленинградской области и Председателю Правления ПАО «Газпром», заместителю Председателя Совета директоров ПАО «Газпром» по обращению Балашовой Галины Петровны, предусматривают совместное принятие мер по разработке и представлению графика проведения работ и их финансирования по газификации жилых домов в деревне Малое Забородье Ломоносовского района.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и Председатель Правления ПАО «Газпром», заместитель Председателя Совета директоров ПАО «Газпром» Алексей Миллер доложили о том, что проектно-изыскательские работы по объекту «Распределительный газопровод в деревне Малое Забородье ул. Брэндовская, ул. Сосновая» выполняются согласно Программе газификации Ленинградской области на 2021–2025 годы АО «Газпром газораспределение Ленинградская область», финансируемой за счет спецнадбавки к тарифу на транспортировку природного газа потребителям Ленинградской области и утвержденной распоряжением Комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области. Срок завершения проектно-изыскательских работ – 2024 год, строительно-монтажных – 2025 год. Вместе с тем АО «Газпром газораспределение Ленинградской области» готово обеспечить реализацию проекта в IV квартале 2023 года при условии корректировки данной программы правительством Ленинградской области. Правительством Ленинградской области совместно с АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» проработан вопрос возможности переноса сроков на более ранний период. При ближайшей корректировке программы выполнение работ по объекту будет предусмотрено в следующие сроки: проектно-изыскательские работы – 2022 год, завершение строительно-монтажных работ – ноябрь 2023 года.

На этом основании срок исполнения поручений продлён: по корректировке программы выполнения работ по объекту до 5 марта 2022 года; по выполнению проектно-изыскательских работ с учетом корректировки программы до1 ноября 2022 года; по строительно-монтажным работам по газификации жилых домов в деревне Малое Забородье Ломоносовского района до 25 ноября 2023 года.