О ходе исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жителя Республики Карелия, проведённого по поручению Президента Российской Федерации начальником Управления Президента Российской Федерации по государственным наградам Владимиром Осиповым в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 2 апреля 2019 года

Поручение, данное Главе Республики Карелия по обращению Сербушки Ивана Юрьевича из посёлка городского типа Пяозерский Республики Карелия, предусматривает принятие мер по разработке и представлению плана мероприятий по обеспечению надлежащих условий для занятий физической культурой и спортом жителям посёлка городского типа Пяозерский в спортивном комплексе.

Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков доложил о том, что Администрацией Лоухского муниципального района продолжается реализация заключенного муниципального контракта на разработку проектно-сметной документации по реконструкции физкультурно-оздоровительного комплекса в посёлке городского типа Пяозерский с подрядной организацией. В связи тем, что электроснабжение пгт Пяозерский осуществляется только от одной линии электропередачи, отсутствует техническая возможность подключения по второй категории надежности электроснабжения и бесперебойная подача электроэнергии невозможна. С целью решения вопроса получения технических условий Администрацией 1 октября 2021 года в адрес ГКУ РК «Управление земельными ресурсами» были направлены на предсогласование две схемы земельных участков в пгт Пяозерский для размещения дизель-генераторной установки. Планируемые сроки образования земельных участков до 1 марта 2022 года. Срок разработки ПСД и получения положительного заключения государственной экспертизы – до 1 августа 2022 года. Планируемый срок реконструкции объекта – 2022–2023 годы. Предполагаемый источник финансирования реконструкции объекта федеральная адресная инвестиционная программа. После получения положительного заключения государственной экспертизы пакет обосновывающей документации в самые короткие сроки будет сформирован и направлен в адрес Министерства спорта Российской Федерации для рассмотрения и дальнейшего направления заявки в Министерство экономического развития Российской Федерации для включения мероприятия по реконструкции объекта в ФАИП.