О ходе исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жителя Костромской области, проведённого по поручению Президента Российской Федерации начальником Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам Сергеем Новиковым в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 10 сентября 2020 года

Поручение, данное Губернатору Костромской области по обращению Проворова Олега Александровича из села Ковалёво Нерехтского района Костромской области, предусматривает совместное с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации принятие мер по разработке и представлению графика проведения работ и их финансирования по реконструкции до 20 декабря 2021 года подъездной автомобильной дороги к частному учреждению «Ковалевский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» в селе Ковалёво Нерехтского района, обеспечив проезжее состояние дороги до завершения работ и безопасность дорожного движения.

Губернатор Костромской области Сергей Ситников доложил о том, что в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» из федерального бюджета бюджету Костромской области предоставлены дополнительные средства на выполнение реконструкции участка автомобильной дороги Нерехта – Ковалево (подъезд к Ковалевскому центру помощи детям) в муниципальном районе город Нерехта и Нерехтский район Костромской области. Для своевременного выполнения работ на объекте капитального строительства муниципальный контракт заключен 17.08.2021. В настоящее время подрядная организация завершила работы по устройству водопропускных труб и очистке полосы отвода от древесно-кустарниковой растительности, искусственного электроосвещения в населенном пункте и щебеночного основания на всей протяженности автомобильной дороги. Учитывая неблагоприятные погодные условия, с целью обеспечения надлежащего качества работ по реконструкции участка автомобильной дороги Нерехта-Ковалево (подъезд к Ковалевскому центру помощи детям) работы по асфальтированию, нанесению разметки, укреплению откосов засевом трав и вводу объекта в эксплуатацию будут выполнены в срок до 15.06.2022.