Продлён контроль исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жителя Республики Крым, проведённого по поручению Президента Российской Федерации начальником Управления Президента Российской Федерации по общественным связям и коммуникациям Александром Смирновым в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 1 июня 2016 года

Поручение, данное Главе Республики Крым по обращению Павлова Вячеслава Петровича из села Аромат Бахчисарайского района Республики Крым, предусматривает принятие мер по разработке и представлению графика проведения работ и их финансирования по газификации сёл, расположенных на территории Голубинского и Зеленовского сельских поселений Бахчисарайского района.

В связи с газификацией сёл, расположенных на территории Голубинского сельского поселения Бахчисарайского района поручение в данной части было снято с контроля.

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов доложил о том, что в 2020 году завершено строительство и введены в эксплуатацию межпоселковый и уличные газопроводы сёл Голубинка и Нижняя Голубинка Бахчисарайского района. При проектировании газопроводов предусмотрено устройство газопроводов-отводов до границ земельных участков потребителей. Для газификации сёл Зеленовского сельского поселения необходимо строительство межпоселкового газопровода от газораспределительного пункта «ГРП Куйбышево» до села Зелёное (через сёла Аромат и Плотинное) и уличных сетей газораспределения. Сроки выполнения работ по объекту – 2021–2023 годы. 13 сентября 2021 года заключен контракт на выполнение проектно-изыскательских работ, согласно которому срок получения положительного заключения государственной строительной экспертизы проектно-сметной документации – не позднее 21 марта 2023 года. По состоянию на 17 января 2022 года подрядной организацией выбрана и согласована с администрациями сельских поселений предварительная трасса межпоселкового газопровода и уличных сетей газораспределения сёл Аромат, Плотинное, Зелёное. В настоящее время выполнены работы по инженерно-геодезическим изысканиям распределительных газопроводов в с. Аромат, а также ведутся полевые работы по инженерно-геодезическим изысканиям по трассе межпоселкового газопровода высокого давления протяженностью 22 км.

На этом основании срок исполнения поручения продлён до 1 апреля 2023 года с предоставлением промежуточного доклада до 15 декабря 2022 года.