О ходе исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Ульяновской области, проведённого по поручению Президента Российской Федерации начальником Управления Президента Российской Федерации по вопросам государственной службы и кадров в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 7 декабря 2018 года

Поручение, данное 7 декабря 2018 года начальником Управления Президента Российской Федерации по вопросам государственной службы и кадров Антоном Федоровым Губернатору Ульяновской области по обращению Юренковой Людмилы Владимировны из рабочего посёлка Кузоватово Кузоватовского района Ульяновской области, предусматривает принятие мер по завершению строительства и вводу в эксплуатацию физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном и универсальным игровым залом в рабочем поселке Кузоватово Кузоватовского района.

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских доложил о том, что была разработана проектно–сметная документация по объекту «Строительство физкультурно–оздоровительного комплекса с плавательным бассейном и универсальным игровым залом в рабочем посёлке Кузоватово Кузоватовского района Ульяновской области». Проект здания ФОК состоит из трёх блоков: блока универсального спортивного зала, блока плавательного бассейна, четырёхэтажного блока между спортивным залом и бассейном. На сегодняшний день на объекте выполнены следующие виды работ: перенос со строительной площадки существующих сетей газоснабжения и электроснабжения; работы по технологическому присоединению объекта к сетям электроснабжения с установкой КТП 2 х 400 кВа; работы по устройству фундамента; монтаж несущих металлоконструкций каркаса здания; монтаж стеновых сэндвич-панелей; монтаж кровельных сэндвич–панелей; работы по устройству железобетонных перекрытий административно–бытового комплекса; бетонные работы по чаше большого бассейна; бетонные работы по чаше малого бассейна; работы по устройству наружной канализационной сети; работы по устройству черновых полов блока плавательного бассейна. В настоящее время ведутся работы по кирпичной кладке стен и заделке межпанельных швов административно-бытового комплекса. Процент технической готовности объекта – 55 процентов. Подрядчик, выполняющий строительно–монтажные работы на объекте, столкнулся со срывом сроков поставок материалов и с дефицитом строительных материалов, оборудования и комплектующих, необходимых для производства работ. В связи с изложенным дата сдачи объекта была перенесена. Ориентировочный срок завершения строительства ФОК – сентябрь 2023 года.