О ходе принятия мер по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Алтайского края, проведённого по поручению Президента Российской Федерации начальником Управления Президента Российской Федерации по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Владимиром Черновым в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 2 сентября 2014 года

Поручение, данное Губернатору Алтайского края по обращению Морозовой Татьяны Юрьевны из посёлка Октябрьский Первомайского района Алтайского края, предусматривало принятие мер по разработке графика проведения работ и их финансирования по газификации жилых домов в посёлке Октябрьский Первомайского района.

В связи с разработкой графика проведения работ и их финансирования по газификации жилых домов в данном населенном пункте, поручение было снято с контроля. Принятие мер по газификации жилых домов в посёлке Октябрьский Первомайского района осуществляется в рабочем порядке.

Заместитель председателя правительства Алтайского края Александр Климин доложил о том, что для газификации п. Октябрьский Первомайского района осуществлено строительство объекта газоснабжения «Межпоселковый газопровод до п. Октябрьский Первомайского района Алтайского края». В настоящее время ведется создание внутрипоселковой системы газоснабжения в данном населенном пункте. 26 ноября 2019 года для строительства объекта газоснабжения «Распределительный газопровод в п. Октябрьский Первомайского района Алтайского края» проведены конкурсные процедуры по отбору подрядной организации. Срок выполнения работ по муниципальному контракту – III квартал 2020 года. Однако в процессе строительства была выявлена ошибка проектной организации по применению масштабов картографических материалов в связи с чем, потребовалась корректировка проектной документации на вышеуказанный объект газоснабжения. Положительное заключение по итогам рассмотрения откорректированных материалов проектной документации получено 28 августа 2020 года. В результате по материалам откорректированного проекта протяженность газопровода увеличилась с 6,6 км до 11,6 км, газификация домовладений с 232 до 256 домовладений. Дополнительные объемы финансовых средств, необходимые для завершения работ по строительству газопровода, будут предусмотрены в государственной программе Алтайского края «Обеспечение населения жилищно-коммунальными услугами» на 2019–2024 годы при ее корректировке.