Продлён контроль исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жителя Удмуртской Республики, проведённого по поручению Президента Российской Федерации заместителем Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Магомедсаламом Магомедовым в Приёмной Президента Российской Федерации по приему граждан в Москве 3 февраля 2022 года

Поручение, данное Главе Удмуртской Республики по обращению Корепанова Андрея Николаевича из деревни Воегурт Балезинского района Удмуртской Республики, предусматривает принятие мер по строительству и вводу в эксплуатацию здания дошкольной образовательной организации в деревне Воегурт Балезинского района.

Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов доложил о том, что в соответствии с муниципальным контрактом в 2022 году разработана проектно-сметная документация по объекту «Здание дошкольной образовательной организации с группами для детей до трех лет с пищеблоком и прачечной по адресу: деревня Воегурт Балезинского района Удмуртской Республики». Положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и инженерных изысканий получено 7 апреля 2022 года. Муниципальный контракт на строительство объекта заключен 16 ноября 2022 года со сроком исполнения до 1 ноября 2023 года. В настоящее время ведутся работы по вертикальной планировке земельного участка. Выполнение строительно-монтажных работ запланировано до 11 декабря 2022 года, получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию – 25 декабря 2022 года. Основной причиной с отставанием от сроков реализации Плана мероприятий явились нормативные сроки приведения земельного участка из особо охраняемых природных территорий в соответствие с Генеральным планом Муниципального образования «Воегуртское» Балезинского района». Без завершения мероприятий по приведению земельного участка в соответствие Генеральному плану и Правилам землепользования и застройки не позволило закончить в сроки, предусмотренные контрактом на проектирование, выполнение полного комплекса инженерных изысканий, в том числе археологических изысканий, завершить прохождение государственной экспертизы проектной документации и получения разрешения на строительство объекта.

На этом основании срок исполнения поручения продлён до 15 ноября 2023 года.