О ходе исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Алтайского края, проведённого по поручению Президента Российской Федерации первым заместителем Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Алексеем Громовым в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в городе Москве 5 декабря 2019 года

Поручение, данное по обращению Глазыриной Валентины Петровны из села Новиково Бийского района Алтайского края, предусматривает принятие мер по капитальному ремонту и вводу в эксплуатацию здания дома культуры в селе Новиково Бийского района.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко доложил о том, что для завершения работ по капитальному ремонту объекта в 2021 году заключен контракт от 13 мая 2021 года на выполнение работ по капитальному ремонту объекта со сроком исполнения до 31 октября 2021 года. Заказчиком 6 октября 2021 года в связи с недостаточными темпами работ в адрес подрядной организации была направлена претензия с требованием исполнить обязательства по ранее заключенному муниципальному контракту не позднее установленных сроков. Ввиду выявления дополнительного объёма работ и объективных причин, препятствующих их выполнению, 29 октября 2021 года было заключено дополнительное соглашение к ранее заключенному контракту. В связи с отсутствием достаточных мер по организации проведения работ со стороны подрядной организации для решения данного вопроса с целью особого контроля составлен график завершения работ с указанием ежедневных мероприятий. Срок завершения работ – 1 марта 2022 года.