О ходе исполнения пункта 1 перечня поручений, данных по итогам работы в Ленинградской области мобильной приёмной Президента

Первый вице-губернатор Ленинградской области Константин Патраев доложил о ходе исполнения пункта 1 перечня поручений, данных по итогам работы в Ленинградской области 3 октября 2014 года мобильной приёмной Президента Российской Федерации под руководством начальника Управления Президента Российской Федерации по работе с обращениями граждан и организаций Михаила Михайловского.

Поручение, данное по обращению Челпановой Изабеллы Владимировны из города Коммунар Гатчинского района Ленинградской области, предусматривает принятие мер по разработке плана мероприятий по водоснабжению, газификации, электрификации, канализованию и реконструкции дорог микрорайона Ремиз города Коммунар Гатчинского района, а также по обеспечению водоснабжением жилого дома Челпановой И.В.

В докладе сообщается о запланированных на I квартал 2017 года проектно-изыскательских работах по строительству водовода в микрорайоне Ремиз города Коммунар (далее – микрорайон). По согласованию с жителями временно оборудован водоразбор (установлен кран на водопроводе). Определена точка подключения (врезки) в действующую магистральную сеть водопровода для жителей микрорайона, подавших заявление о подключении. По состоянию на 25 октября 2014 года подано 5 заявлений, в том числе и от автора обращения. Подрядная организация планирует произвести работы по обеспечению водоснабжения жилого дома Челпановой И.В. в течение 2-х недель после приобретения заявителем необходимых материалов.

Проведение проектно-изыскательских работ по газификации микрорайона и части улицы Антропшинской в городе Коммунар запланировано на 2015 год. Выполнение строительно-монтажных работ планируется осуществить в 2016 году.

Для технологического присоединения дополнительной мощности энергопринимающих устройств жилого дома заявителем была подана заявка и заключён договор. В этих целях необходимо провести реконструкцию линии электропередачи и распределительного устройства. До настоящего времени данные работы не выполнены из‑за отсутствия запланированного финансирования в 2014 году.

В 2015 году предусмотрены разработка проектно-сметной документации на ремонт автомобильных дорог в микрорайоне, проведение которого предполагается с привлечением средств субсидий из дорожного фонда области в 2017 – 2018 годах, и проектирование организации дорожного движения.