О ходе исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жителя Ставропольского края, проведённого по поручению Президента Российской Федерации помощником Президента Российской Федерации – начальником Контрольного управления Президента Российской Федерации Дмитрием Шальковым в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 20 ноября 2018 года

Поручение, данное Губернатору Ставропольского края по обращению Рыжего Алексея Михайловича из города Ставрополя Ставропольского края, предусматривает принятие мер по строительству и вводу в эксплуатацию двух школ и детского сада в городе Михайловске.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров доложил о том, что отставание от графика производственных работ по строительству объекта, которое начато в 2019 году с привлечением средств федерального бюджета в рамках национального проекта «Образование», произошло по причине недобросовестного исполнения подрядной организацией обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом. В ходе проведения повторных конкурсных процедур 09 июля 2021 года заключен муниципальный контракт на выполнение работ по завершению строительства незаконченного объекта. Кроме того, при проведении работ по отводу грунтовых вод от здания, предусмотренных проектной и сметной документацией, выявлено, что принятое проектное решение неэффективно, вследствие чего произведены повторные изыскания на предмет определения нового проектного решения, позволяющего выполнить отвод грунтовых вод в полном объеме, срок завершения строительно-монтажных работ и получение акта ввода в эксплуатацию – до 1 апреля 2022 года. В настоящее время на объекте завершаются отделочные и электромонтажные работы, монтаж вентиляционной системы и ограждение.