Продлён контроль исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Омской области, проведённого по поручению Президента Российской Федерации советником Президента Российской Федерации в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 1 июля 2021 года

Поручение, данное 1 июля 2021 года советником Президента Российской Федерации Владимиром Васильевым Губернатору Омской области по обращению Каргаполовой Лидии Викторовны из посёлка городского типа Горьковское Горьковского района Омской области предусматривает принятие мер по завершению строительства и вводу в эксплуатацию школы в посёлке городского типа Горьковское Горьковского района.

Исполняющий обязанности Губернатора Омской области Олег Заремба доложил о том, что в соответствии с дополнительным соглашением от 9 сентября 2022 года, заключенным между Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Омской области, срок ввода объекта в эксплуатацию перенесён на декабрь 2023 года. По состоянию на 10 октября 2023 года строительная готовность объекта составляет 95,3%. Подрядчик осуществляет строительно-монтажные работы с отставанием от графика на 161 день в связи с возникшей необходимостью внесения изменений в проектно-сметную документацию, проведения повторной государственной экспертизы проекта, существенным удорожанием строительных ресурсов в 2021 и 2022 годах. С подрядчиком ведётся претензионная работа. В июле-августе 2022 года Правительством Омской области приняты распоряжения об изменении существенных условий контрактов в части продления сроков, увеличения авансовых платежей и перехода на казначейское сопровождение контрактов, в связи с отказом банков в выдаче подрядчику банковской гарантии. Предпринятые меры поддержки Правительством Омской области позволили ускорить строительство объекта. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован в ноябре 2023 года.

На этом основании срок исполнения поручения продлён до 1 февраля 2024 года.