Продлён контроль в рабочем порядке по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жителя Приморского края, проведённого по поручению Президента Российской Федерации начальником Референтуры Президента Российской Федерации в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 6 марта 2018 года

Поручение, данное 6 марта 2018 года начальником Референтуры Президента Российской Федерации Дмитрием Калимулиным Губернатору Приморского края по обращению Шопина Артёма Валерьевича из города Артём Приморского края, предусматривало совместно с Министерством транспорта Российской Федерации и Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока принять меры по разработке и представлению графика проведения работ и их финансирования по реконструкции мостовых переходов автомобильной дороги Артём – Находка – порт Восточный в Приморском крае, обеспечив проезжее состояние дороги до завершения работ и безопасность дорожного движения.

В связи с разработкой графика проведения работ и их финансирования по реконструкции мостовых переходов автомобильной дороги Артём – Находка – порт Восточный в Приморском крае поручение было снято с контроля. Принятие мер по реконструкции указанных объектов осуществляется в рабочем порядке.

Временно исполняющий обязанности заместителя председателя Правительства Приморского края Ленар Нуриев доложил о том, что за период исполнения поручения (2018–2023 годы): получены положительные заключения государственной экспертизы по 19 объектам капитального строительства; введены в эксплуатацию три законченных строительством и реконструкцией мостовых перехода, общей протяженностью участков строительства/реконструкции – 2,41 км, в том числе длина мостов – 386,35 м; завершены реконструкцией шесть мостовых переходов общей протяженностью участков реконструкции – 5,583 км, в том числе длина сооружений – 237,215 м. Движение по мостам открыто в тестовом режиме, ведётся подготовка документации для ввода объектов в эксплуатацию; выполнены работы по ремонту автомобильной дороги общей протяженностью 91,906 км, в том числе в 2019–2020 годах – 62,704 км, в 2021 году – 19,46 км, в 2022 году – 9,742 км. По состоянию на 16 ноября 2023 года выполняются: работы по реконструкции четырех мостовых переходов км 41+170, км 55+00, км 62+450, км 69+310 и путепровода через железную дорогу на км 19+524 (общая протяжённость участков реконструкции – 3,97 км, в том числе длина сооружений – 576,53 м). Срок завершения строительно-монтажных работ по реконструкции мостовых переходов на км 62+450, км 69+310 – декабрь 2023 года, мостового перехода на км 55+00 и путепровода через железную дорогу на км 19+524 – ноябрь 2024 года, мостового перехода на км 41+170 – май 2025 года; проектно-изыскательские работы по реконструкции двух мостовых переходов на км 9+313 и км 7+465 общей протяжённостью участков реконструкции 0,4 км, срок окончания работ – декабрь 2023 года. Проектная документация и результаты инженерных изысканий находятся на государственной экспертизе; работы по ремонту мостовых сооружений на км 24+855, км 25+620, км 28+810, срок выполнения работ по 30 ноября 2023 года; регламентные работы по содержанию. Актуализированный график проведения работ по реконструкции мостовых переходов на автомобильной дороге направлен 28 сентября 2023 года в Федеральное дорожное агентство и 15 ноября 2023 года в Минвостокразвития России.

На этом основании продлён контроль в рабочем порядке за принятием мер – завершением строительно-монтажных работ по реконструкции мостовых переходов на км 62 + 450, км 69 + 310, км 55 + 00 и путепровода через железную дорогу на км 19 + 524 до 5 декабря 2024 года и завершением строительно-монтажных работ по реконструкции мостового перехода на км 41 + 170 указанной автомобильной дороги до 5 мая 2025 года.