О ходе исполнения пункта 4 перечня поручений, данных по итогам работы в Приморском крае мобильной приёмной Президента Российской Федерации

Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов доложил о ходе исполнения пункта 4 перечня поручений, данных по итогам работы в Приморской крае 9 июня 2021 года мобильной приёмной Президента Российской Федерации под руководством помощника Президента Российской Федерации Анатолия Серышева.

Поручение, данное Министру просвещения Российской Федерации по обращению Погребняк Марины Александровны из села Вольно-Надеждинское Надеждинского района Приморского края, предусматривает совместное с правительством Приморского края принятие мер по разработке и представлению графика проведения работ и их финансирования по строительству и вводу в эксплуатацию школы в селе Вольно-Надеждинском Надеждинского района.

В докладе сообщается о том, что принимая во внимание социальную значимость и объективную потребность в строительстве новой школы с учетом существенного превышения фактического количества обучающихся над проектной вместимостью действующей школы в селе Вольно-Надеждинское, в рамках мероприятия национального проекта «Образование» по содействию созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях в Приморском крае запланировано строительство новой общеобразовательной организации проектной мощностью 1 500 мест в Надеждинском районе по ул. Рихарда Дрегиса, 5. В этих целях Минпросвещения России заключило соответствующее межбюджетное соглашение с Правительством Приморского края, предусматривающее обязательства региона по строительству рассматриваемого объекта с предельным сроком ввода в эксплуатацию до 31 декабря 2024 года и выделением на данные цели в период 2023–2024 годов средств федерального бюджета. В бюджете Приморского края в 2022 году на указанные цели предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 43,2 млн рублей. Строительные работы на объекте до настоящего времени не начаты в связи со вступлением в законную силу свода правил № СП 118.13330.2022 от 19 мая 2022 г., отдельные положения которого повлекли необходимость корректировки подрядчиком проектно-сметной документации по объекту в части отдельных планировочных решений.