О ходе принятия мер по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Вологодской области, проведённого по поручению Президента Российской Федерации начальником Управления Президента Российской Федерации по обеспечению конституционных прав граждан Татьяной Локаткиной в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 23 октября 2020 года

Поручение, данное Губернатору Вологодской области по обращению Худяковой Наталии Владимировны из посёлка Сосновка Череповецкого района Вологодской области, предусматривало совместное с ПАО «Газпром» принятие мер по разработке и представлению графика проведения работ и их финансирования по газификации жилых домов в посёлке Сосновке Череповецкого района.

В связи с разработкой проектной документации поручение было снято с контроля. Принятие мер по завершению строительства сети газораспределения в посёлке Сосновке Череповецкого района осуществляется в рабочем порядке.

Председатель правительства Вологодской области Александр Мордвинов доложил о том, что 24 октября 2022 года был заключён муниципальный контракт на выполнение проектных и изыскательских работ в целях строительства объекта «Газопровод в п. Сосновка сельского поселения Уломское». В октябре 2023 года подрядчиком направлена проектная документация в Государственную экспертизу. По итогам рассмотрения документации 2 ноября 2023 года были выданы замечания в части комплектности и прохождения трассы газопровода. 22 декабря 2023 года подрядчиком повторно направлена доработанная с учетом замечаний проектная документация в Государственную экспертизу. С учётом изложенного ожидаемый срок получения положительного заключения Государственной экспертизы – февраль 2024 года.