О ходе исполнения пункта 2 перечня поручений, данных по итогам работы в Санкт-Петербурге мобильной приёмной Президента Российской Федерации

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов доложил о ходе исполнения пункта 2 перечня поручений, данных по итогам работы в Санкт-Петербурге 30 июня 2017 года мобильной приёмной Президента Российской Федерации под руководством помощника Президента Российской Федерации Владимира Кожина.

Поручение, данное Губернатору Санкт-Петербурга по обращению Бритякова Андрея Алексеевича из города Санкт-Петербурга, предусматривает принятие мер по завершению реконструкции наружных инженерных сетей, обеспечивающих теплоснабжение Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Городская больница № 15», а также принятие мер по обеспечению ремонта помещений и оказания медицинской помощи надлежащего качества в Санкт-Петербургском государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Городская больница № 15».

В докладе сообщается о том, что в связи с невозможностью полного закрытия корпуса на капитальный ремонт администрацией учреждения было принято решение о поэтапном выполнении мероприятий по капитальному ремонту здания терапевтического корпуса. В период с октября 2018 года по апрель 2019 года был выполнен ремонт кровли и части помещений 3 этажа. Во втором полугодии 2019 года выполнен ремонт помещений 2 этажа. На 2020 год в бюджете Санкт-Петербурга для учреждения было предусмотрено финансирование для завершения капитального ремонта здания терапевтического корпуса (ремонт помещений 1 этажа, части 2 этажа, фасада здания, пандуса и входной группы в здание, пуско-наладочные работы инженерных систем). В связи с переводом с апреля 2020 года терапевтического корпуса для лечения пациентов больных новой коронавирусной инфекцией COV1D-19 планы по капитальному ремонту были приостановлены. Работы по капитальному ремонту терапевтического корпуса будут продолжены после возобновления работы Учреждения в штатном режиме в срок до 30 декабря 2021 года.