Продлён контроль исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жителя Республики Дагестан, проведённого по поручению Президента Российской Федерации начальником Управления Президента Российской Федерации по государственным наградам Владимиром Осиповым в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 8 октября 2015 года

Поручение, данное по обращению Ибрагимова Алиасхаба Магомедовича из села Верхний Тогох Шамильского района Республики Дагестан, предусматривает принятие мер по разработке и представлению графика проведения работ и их финансирования по обеспечению водоснабжением жилых домов в селе Митлиуриб Шамильского района, а также по проведению ремонта дорог в селе Митлиуриб Шамильского района, обеспечив проезжее состояние дорог до завершения ремонтных работ.

Ранее поручение в части определения порядка финансирования работ по водоснабжению села признано исполненным.

Глава Республики Дагестан Владимир Васильев доложил, что из 15 км водопровода села Митлиуриб проложено 12 км, построены 2 резервуара по 150 куб. м каждый, 2 водозаборных сооружения, ведется строительство бактерицидной установки. Срок сдачи объекта — конец сентября 2020 года. Автомобильная дорога, ведущая в село Митлиуриб (протяженность 2 км), отмыкает от автомобильной дороги Гунибское шоссе – Вантляшевский перевал — Верхний Тогох (протяженность 12,5 км) на 9 километре. Обе дороги относятся к V технической категории с покрытием из песчано-гравийной смеси. В 2018–2019 годах на участке км 3 — км 8 автомобильной дороги Гунибское шоссе — Вантляшевский перевал — Верхний Тогох проведены ремонтные работы с уширением земляного полотна с 4,5 м до 6,5 м. В 2020 году планируется ремонт участка км 0 — км 3 указанной дороги. Также в текущем году предусмотрена разработка проектно-сметной документации на реконструкцию участка км 8 — км 9,3 с началом проведения дорожных работ в 2021 году. Завершение дорожных работ на указанной автомобильной дороге, включая подъездную автодорогу к селу Митлиуриб, планируется в 2021 году.

На этом основании контроль исполнения поручения продлён до 1 октября 2020 года.