Продолжен контроль исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Мурманской области, проведённого по поручению Президента Российской Федерации начальником Управления Президента Российской Федерации по работе с обращениями граждан и организаций Михаилом Михайловским в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 29 декабря 2020 года

Поручение, данное Губернатору Мурманской области по обращению Лешуковой Ирины Геннадьевны из города Мурманска Мурманской области, предусматривает совместно с Министерством культуры Российской Федерации принятие мер по разработке и представлению графика проведения работ и их финансирования по реконструкции здания государственного областного автономного учреждения культуры «Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М.Кирова» (здание Дома культуры моряков), обеспечив надлежащие условия участия граждан в культурной жизни до завершения работ.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис доложил о том, что в рамках первоначального этапа работ по сохранению объекта заключён государственный контракт на проведение работ по капитальному ремонту фасада объекта в соответствии с ранее разработанной проектной документацией. Работы планируется завершить до 15 ноября 2021 года. Контрактом предусмотрено выполнение работ по замене оконных и дверных блоков с восстановлением откосов и отливов, восстановление штукатурки и утраченных декоративных элементов фасадов, окраска фасадов, монтаж водосточной системы, восстановительно-реставрационные работы крылец, а также реставрация скульптурной композиции «Белые медведи». В настоящее время выполняются работы по расчистке поверхности фасадов от старой краски, демонтаж металлических листов подшивки карнизов. Риски неисполнения в срок отсутствуют. Параллельно в соответствии с заключённым в августе 2020 года контрактом ведётся разработка проектной документации в целях дальнейшей реконструкции здания Дома культуры моряков. Прохождение государственной экспертизы проектной документации и инженерных изысканий, включая проверку достоверности определения сметной стоимости, запланировано до 23 ноября 2021 года.

На этом основании контроль исполнения поручения продолжен в соответствии с ранее установленным сроком до 1 декабря 2021 года.