О ходе исполнения пункта 6 перечня поручений, данных по итогам работы во Владимирской области мобильной приёмной Президента Российской Федерации

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев доложил о ходе исполнения пункта 6 перечня поручений, данных по итогам работы во Владимирской области 8 октября 2021 года мобильной приёмной Президента Российской Федерации под руководством начальника Управления Президента Российской Федерации по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи Татьяны Матвеевой.

Поручение, данное Губернатору Владимирской области по обращению Малыгина Виктора Трофимовича из города Владимира Владимирской области, предусматривает совместное с Министерством культуры Российской Федерации принятие мер по реконструкции и вводу в эксплуатацию здания государственного автономного учреждения культуры Владимирской области «Владимирский академический областной драматический театр», расположенного по адресу: город Владимир, Дворянская улица, дом 4, обеспечив надлежащие условия участия граждан в культурной жизни до завершения работ.

В докладе сообщается о том, что на проведение реконструкции здания Театра регионом подготовлена научно-проектная документация, получившая положительное заключение экспертизы (30.09.2021 № 33–1–1–3–056566–2021).

Ежегодно, начиная с 2022 года, в Министерство культуры Российской Федерации от Владимирской области направлялись заявки с необходимым комплектом документов о включении в Федеральную адресную инвестиционную программу на выделение субсидии из федерального бюджета бюджету Владимирской области на софинансирование реконструкции с элементами реставрации Театра. Региону выражена поддержка в вопросе финансирования реконструкции Театра от Секретаря Генерального Совета Всероссийской политической партии «Единая Россия» А.А. Турчака, Депутата Государственной Думы Российской Федерации И.Н. Игошина. В феврале 2023 года на заседании Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации был рассмотрен вопрос о выделении субсидии из федерального бюджета на реконструкцию здания Театра. Вопрос выделения средств из федерального бюджета взят на контроль. В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 постановления Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 15.03.2023 № 101-СФ «О государственной поддержке социально-экономического развития Владимирской области» Правительству Российской Федерации рекомендовано рассмотреть при подготовке проекта федерального бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов или в ходе исполнения федерального бюджета в 2023 году вопрос о включении в федеральную адресную инвестиционную программу реконструкции с элементами реставрации здания государственного автономного учреждения культуры Владимирской области «Владимирский академический областной драматический театр». В связи с тем, что бюджет Владимирской области является дотационным, в Министерство культуры Российской Федерации направлен пакет документов для рассмотрения вопроса о выделении средств федерального бюджета на возмещение бюджету Владимирской области расходов, произведенных в 2022–2023 годах на реконструкцию Театра. Положительное решение вопроса позволит осуществить торжественное открытие здания после реконструкции и возобновить полноценную работу Театра. С января 2022 года начата реконструкция Театра за счёт областных средств (выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения – «Драматический театр», 1971 г.). Планируемый срок окончания работ – 1 квартал 2024 года. Фактическая готовность – 70%. В настоящее время выполнены реставрационные работы (фасад, интерьеры), установлены витражи, ведутся работы по отделке концертных помещений, монтажу автоматического пожаротушения в концертной части здания, монтажу оборудования системы вентиляции и кондиционирования, систем внутреннего электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, монтажу систем охранного телевидения, автоматической охранной сигнализации, систем пожарной сигнализации, автоматизации противодымной защиты и автоматизации управления инженерным и технологическим оборудованием при пожаре здания, осуществляется закупка и установка оборудования. В связи с существующими ограничениями на закупку оборудования производства недружественных стран, указанного в проектно-сметной документации, подрядной организацией было предложено аналогичное оборудование, доступное к закупке, производимое странами партнерами Российской Федерации. На период реконструкции для труппы Театра организована работа на концертных площадках области, а также Министерством культуры РФ репертуар Театра включен в программу «Большие гастроли», таким образом Театр продолжает свою работу.