Продлён контроль исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Сахалинской области, проведённого по поручению Президента Российской Федерации заместителем Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Дмитрием Козаком в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 20 апреля 2021 года

Поручение, данное Губернатору Сахалинской области по обращению Власовой Светланы Владимировны из села Адо-Тымово Тымовского городского округа Сахалинской области, предусматривает принятие мер по завершению строительства и вводу в эксплуатацию дома культуры в селе Адо-Тымово Тымовского городского округа, обеспечив безопасность проведения работ.

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко доложил о том, что в течение 2020–2022 годов техническим заказчиком проведены три закупочные процедуры по определению поставщика (подрядчика) на выполнение строительно-монтажных работ по вышеуказанному объекту. В связи с систематическим нарушением подрядными организациями сроков исполнения графика производства работ, отсутствием на объекте достаточного количества трудовых ресурсов и механизмов заказчиком в одностороннем порядке расторгнуты три муниципальных контракта. По вновь заключенному муниципальному контракту от 9 марта 2022 года со сроком исполнения 29 декабря 2023 года на текущую дату основные строительно-монтажные работы завершены. В настоящее время подрядной организацией ведётся устранение замечаний заказчика, а также ожидается допоставка части технологического оборудования на объект. Планируемые сроки устранения замечаний с учётом проведения комплекса мероприятий по вводу в эксплуатацию смонтированного оборудования – 15 марта 2024 года, получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию – 30 марта 2024 года.

На этом основании срок исполнения поручения продлён до 15 апреля 2024 года.