О ходе исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жителя Республики Бурятия, проведённого по поручению Президента Российской Федерации начальником Экспертного управления Президента Российской Федерации Владимиром Симоненко в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 21 апреля 2021 года

Поручение, данное Главе Республики Бурятия по обращению Белькова Дмитрия Пантелеймоновича из посёлка Маловского Республики Бурятия, предусматривает принятие мер по завершению капитального ремонта автомобильной дороги «Отворот на посёлок Маловский Баунтовского эвенкийского района Республики Бурятия», обеспечив проезжее состояние дороги до завершения работ и безопасность дорожного движения.

Глава Республики Бурятия – Председатель Правительства Республики Бурятия Алексей Цыденов доложил о том, что в 2019 году за счет средств Дорожного фонда Республики Бурятия были предусмотрены бюджетные ассигнования на объект «Капитальный ремонт автомобильной дороги «Отворот на п. Маловский Баунтовского эвенкийского района Республики Бурятия» протяженностью 1,733 км. Администрацией МО «Баунтовский эвенкийский район» был заключен муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту. В связи со слабой организацией производства работ, отсутствием оборотных средств у подрядной организации работы не были выполнены. С 20 марта 2021 года данный муниципальный контракт расторгнут. Администрация МО как муниципальный заказчик вела претензионную работу в связи с неисполнением подрядчиком условий контракта. Далее Администрация МО дважды проводила торги, на участие в которых не было подано ни одной заявки и аукцион был признан несостоявшимся. В 2022 году бюджету Администрации МО повторно предоставлена субсидия из Дорожного фонда Республики Бурятия по указанному объекту. 21 марта 2022 года был объявлен электронный аукцион на проведение данных работ. Ввиду отсутствия заявок аукцион был признан несостоявшимся. В связи со сложившейся экономической ситуацией и ростом рыночных цен на строительные материалы было принято решение о внесении изменений в проектную документацию. В настоящее время проектная документация с изменениями на стадии прохождения государственной экспертизы. После получения положительного заключения государственной экспертизы аукцион будет объявлен повторно. В связи с коротким периодом строительного сезона в северном районе республики работы по капитальному ремонту автомобильной дороги при заключении контракта будут завершены в 2023 году.