О ходе исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Ивановской области, проведённого по поручению Президента Российской Федерации первым заместителем Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Алексеем Громовым в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 15 ноября 2018 года

Поручение, данное Губернатору Ивановской области по обращению Субботиной Галины Вадимовны из деревни Богданиха Ивановского района Ивановской области, предусматривает совместное с Министерством просвещения Российской Федерации принятие мер по разработке и представлению графика проведения работ и их финансирования по строительству и вводу в эксплуатацию школы в деревне Богданихе Ивановского района, обеспечив надлежащие условия образования детей до завершения строительства школы.

Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский доложил о том, что в 2019 году началось строительство школы на 425 мест в деревне Богданихе Ивановского муниципального района Ивановской области за счет средств бюджета Ивановского муниципального района Ивановской области. Сформирован и выделен земельный участок под строительство объекта площадью 19557 кв. м, выполнено техническое присоединение объекта к сетям водоснабжения, газоснабжения, водоотведения, электроснабжения. Проведены работы нулевого цикла, в том числе залита фундаментная плита. В 2021 году объект включен Министерством просвещения Российской Федерации в перечень объектов строительства в рамках реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2023 год. По соглашению между Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Ивановской области от 4 декабря 2021 года запланировано предоставление в 2023 году субсидии из федерального бюджета на строительство объекта. В 2022 году проведена корректировка проектно-сметной документации, по заключению экспертизы от 18 апреля 2022 года стоимость объекта увеличилась. Закрыть сформировавшийся дефицит средств на строительство объекта исключительно за счет средств областного и муниципального бюджетов не представляется возможным. В настоящее время управлением координации комплекса строительства Ивановской области организована работа по повторной корректировке проектно-сметной документации с учетом оптимизации стоимости строительства для последующего внесения заявки на дополнительное финансирование из средств федерального бюджета в 2023–2024 годах.