О ходе исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Костромской области, проведённого по поручению Президента Российской Федерации первым заместителем Руководителя Администрации Президента Российской Федерации в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 7 июня 2012 года

Поручение, данное Губернатору Костромской области 7 июня 2012 года первым заместителем Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Владимиром Володиным по обращению Дудник Елены Владимировны из города Костромы Костромской области, предусматривает принятие мер по завершению строительства здания и оснащению современным медицинским оборудованием областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Костромской онкологический диспансер».

Губернатор Костромской области Сергей Ситников доложил о том, что в настоящее время фактическая готовность объекта составляет 91%. Выполнены общестроительные работы по надстраиваемой и пристраиваемой части здания, создан тепловой контур, запущена система отопления, проложены все наружные коммуникации, обеспечено технологическое присоединение объекта к существующим сетям, смонтировано высокотехнологическое медицинское оборудование и установлена кислородно-газификационная станция. Ведутся работы по внутренней и внешней отделке помещений. В связи с карантинными мерами более чем на 5 месяцев увеличились сроки поставки строительных материалов, оборудования и комплектующих производства Чехии и Германии. Кроме того, в настоящее время не представляется возможным проведение пуско-наладочных работ высокотехнологического оборудования (магнитно-резонансный томограф) специалистами из Германии и прохождение обучения специалистов ОГБУЗ «Костромской онкологический диспансер». Администрацией Костромской области направлено ходатайство в адрес Министерства здравоохранения Российской Федерации с обоснованием переноса срока исполнения государственного контракта до 1 июня 2021 года.