Продлён контроль исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жителя Ставропольского края, проведённого по поручению Президента Российской Федерации советником Президента Российской Федерации Михаилом Федотовым в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 24 апреля 2012 года

Поручение, данное по обращению Федоренко Алексея Васильевича из города Будённовска Ставропольского края, предусматривает принятие мер по проведению капитального ремонта муниципального образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1» города Будённовска.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров доложил, что работы по проведению капитального ремонта муниципального образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1» города Будённовска (далее – МОУ СОШ № 1 города Буденновска) велись согласно графику, завершить строительство планировалось до 31 августа 2014 года. После периода обильных осадков, выпавших в июне 2014 года, проведены дополнительные лабораторные испытания грунтов, которые подтвердили необходимость проведения дополнительных работ по укреплению грунтов, что повлияло на изменение сроков выполнения подрядных работ. Согласно графику производственных работ в рамках дополнительного соглашения между МОУ СОШ № 1 города Будённовска (заказчик) и ООО «Комбинат благоустройства г. Будённовска» (подрядчик) о продлении срока выполнения работ строительство спортивного зала предусматривается завершить до 1 декабря 2014 года.

На этом основании контроль исполнения поручения Президента Российской Федерации продлён до 1 декабря 2014 года.