Российской Федерации

Вступительное слово В.В.Путина:

Добрый день, уважаемые коллеги!

Приветствую вас на Саяно-Шушенской ГЭС. Вот что мне сегодня хотелось бы обсудить. Известно, что ситуация с паводком в Сибири, в частности в районе Енисея, резко обострилась. Мы договорились о том, что будем держать ситуацию вокруг станции и по ее восстановлению под постоянным контролем. Поговорим сегодня именно об этой проблеме.

Хотел бы два слова сказать о том, что восстановление Саяно-Шушенской ГЭС в целом идет в соответствии с утвержденным графиком. По вопросам восстановления Саяно-Шушенской ГЭС было сформулировано Правительством Российской Федерации 50 поручений, 38 из них выполнены. Все остальные находятся в работе. Это тот редкий случай, когда поручений с нарушением сроков исполнения нет.

Восстановлен тепловой контур машинного зала, общестанционные инженерные системы.

Реконструируется дорога Саяногорск - Саяно-Шушенская ГЭС, необходимая для обеспечения полной реконструкции.

Вновь запущены 6-й и 5-й гидроагрегаты ГЭС общей мощностью 1289 МВт. Это уже позволило обеспечить бóльшую устойчивость всей энергосистемы Сибири.

И еще раз хочу вернуться к прохождению осеннего и зимнего максимумов. Хочу еще раз поблагодарить всех, кто внес свой вклад в безаварийное прохождение довольно сложной ситуации. Имею в виду не только проблемы, связанные с аварией, но и аномально низкие температуры в прошедшем году в Сибири.

Кроме того, ранее были дополнительно задействованы резервные мощности для надёжного снабжения энергией промышленных предприятий, социальных объектов и людей, сибиряков.

Я уже говорил, что мы должны не просто восстановить ГЭС. По сути, через несколько лет здесь должна появиться практически новая станция - модернизированная, с большим запасом прочности.

Будут проведены реконструкция и замена гидроагрегатов, установлены современные системы управления, связи, обеспечения технологической безопасности. Я прошу Минэнерго (Сергей Иванович Шматко слышит) и Минпромторг держать вопросы изготовления и поставок оборудования для ГЭС под постоянным контролем.

Вы знаете, буквально на днях я побывал на предприятии «Силовые машины». Компания готова досрочно поставить Саяно-Шушенской ГЭС 3-й и 4-й агрегаты. Сейчас рассматривается возможность их отгрузки на месяц раньше - уже в июле.

И ещё одна важная тема. После аварии остро встал вопрос обеспечения безопасности водных режимов Саяно-Шушенского гидроузла. Благодаря профессиональной работе специалистов потенциальную угрозу удалось предотвратить.

Я сегодня жду доклада об окончании работ по строительству водосброса 1-й очереди.

Такой же детальный мониторинг метеоусловий и уровня воды в водохранилище должен быть налажен и в 2010 году.

Знаю, что было проведено обследование гидротехнических сооружений с привлечением ведущих специалистов, экспертов в данной области. Установлен водный режим Саяно-Шушенского комплекса на период паводка, обеспечено круглосуточное дежурство ответственных лиц и оперативный обмен данными.

Тем не менее, прошу информировать по всем вопросам подробнее, в том числе как идут работы по строительству берегового водосброса.

Давайте начнем работать. Игорь Иванович (И.И.Сечин), слушаю Вас.

И.И.Сечин: Добрый день, Владимир Владимирович. В соответствии с Вашим поручением и утвержденным графиком работ по ликвидации последствий аварии и восстановлению Саяно-Шушенской ГЭС была поставлена задача обеспечить к 1 июня 2010 года ввод пускового комплекса первой очереди берегового водосброса Саяно-Шушенской ГЭС.

Это решение было обусловлено необходимостью гарантированного прохождения паводкового периода в условиях непроектных режимов эксплуатации Саяно-Шушенской ГЭС при двух задействованных гидроагрегатах.

Обоснованность приоритетного пуска водосброса, как Вы сказали, подтверждается поступающими данными Росгидромета, в соответствии с которыми приток воды в водохранилище начал прирастать - по прогнозу в июне может значительно превысить норму, практически выйдет на аномальные увеличения объемов воды, сравнимых за весь период наблюдения с такими годами, как 1936, 1966 и 1973.

Ввод данного гидросооружения гарантирует безрисковое прохождение паводкового периода и надежную работу всех гидросооружений, включая плотину. По расчетам специалистов уровень воды, который потребует задействовать водосброс - это отметка 527 метров, - может быть достигнут к 20-22 июня. Сегодня этот уровень составляет 506 метров.

Уважаемый Владимир Владимирович, разрешите руководителю штаба по пуску берегового водосброса Юрию Васильевичу Горбенко доложить о завершении работ по пусковому комплексу, после чего мы доложим по остальным поставленным Вами вопросам.

В.В.Путин: Пожалуйста, Юрий Васильевич.

Ю.В.Горбенко: Уважаемый Владимир Владимирович, в соответствии с актом Государственной комиссии по приемке в эксплуатацию Саяно-Шушенской ГЭС для снижения нагрузок на эксплуатационный водосброс и водобойный колодец было принято решение о строительстве дополнительного берегового водосброса.

Был разработан проект, и с 2005 года «РусГидро» приступила к строительно-монтажным работам берегового водосброса Саяно-Шушенской ГЭС со сроком ввода первой очереди в 2011 году.

Вами было дано поручение в августе 2009 года об ускорении строительства берегового водосброса и выделении средств из федерального бюджета. В соответствии с Вашим поручением из федерального бюджета было выделено на финансирование работ по береговому водосбросу 4,3 млрд рублей.

«РусГидро» обеспечило готовность пуска первой очереди берегового водосброса в начале июня текущего года. В настоящий момент, сегодня, Правительственной комиссией во главе с Игорем Ивановичем Сечиным был произведен осмотр всех сооружений берегового водосброса и дана команда на обустройство пробки подходного тоннеля. Это еще раз говорит о том, что все работы мы завершили и сооружения будут готовы к пропуску паводка. Включите, пожалуйста, фильм.

Первая очередь берегового водосброса состоит из входного оголовка, безнапорного тоннеля, выходного портала, пятиступенчатого каскада и отводящего канала. Входной оголовок предназначен для плавного пропуска воды в тоннель длиной 1122 м и размером сечений 10 на 12 м.

Пятиступенчатый перепад состоит из пяти ступеней шириной 100 м каждая и длиной от 121 до 198 м и служит для гашения энергии потока воды и для снижения скорости потока воды с 22 м/с до 4 м/с.

Отводящий канал шириной 100 м и длиной 700 м служит для сопряжения потока воды с берегового водосброса с руслом реки. Первая очередь берегового водосброса позволяет нам обеспечить сбросы воды в объеме до 2 тыс. кубометров в секунду.

Для завершения работ по первой очереди берегового водосброса были выполнены следующие объемы работ: уложено 650 тыс. кубометров бетона, произведено на 330 тыс. кубометров земельно-скальных работ и проходческих работ, произведена выемка в объеме 5,4 млн кубометров грунта и скальных пород и смонтировано 1100 тонн гидромеханического оборудования.

Сооружение готово к пропуску паводка. Доклад окончен.

В.В.Путин: Юрий Васильевич, что со второй очередью?

Ю.В.Горбенко: Вторая очередь: продолжаем работы в тех же темпах, что и по первой очереди. У нас по графику окончание всех работ по береговому водосбросу - сентябрь 2011 года.

В.В.Путин: По графику все идет?

Ю.В.Горбенко: Все по графику.

В.В.Путин: Как с финансированием?

Ю.В.Горбенко: С финансированием нет вопросов: все тоже идет строго по графику.

В.В.Путин: А кто у вас работает на этом участке? Мы говорили о том, чтобы задействовать людей, которые живут в этом районе и работали на станции. Вопрос ставился о том, чтобы привлекать трудовые ресурсы из других регионов России. Как решился этот вопрос?

Ю.В.Горбенко: Владимир Владимирович, у нас на начало работ в сентябре прошлого года, по интенсивному началу работ, численность составляла 1 600 человек. Сегодня 2 800 человек. Приращение 1200 человек было произведено за счет набора персонала именно в регионе, за счет местных трудовых ресурсов.

В.В.Путин: Евгений Вячеславович (обращаясь к Е.В.Доду, председателю правления ОАО «РусГидро»), как компания в целом ощущает себя после пуска двух агрегатов и как вы готовитесь к пуску следующего?

Е.В.Дод: Владимир Владимирович, компания прикладывает все силы для пуска еще двух агрегатов в этом году. Для нас это вопрос чести. И, естественно, все силы нашей компании и проектных институтов направлены на то, чтобы сделать абсолютно новую станцию. К 2014 году сделать новую, инновационную, абсолютно безопасную станцию и абсолютно безопасные гидротехнические сооружения.

В.В.Путин: Спасибо. Игорь Иванович, есть еще что добавить?

И.И.Сечин: Владимир Владимирович, как Вы поручили, мы по плану должны обеспечить пуск двух агрегатов в этом году. Мы Вам докладывали при посещении Вами производителя турбин - «Силовых машин» в Петербурге на прошлой неделе. Третий гидроагрегат будет смонтирован уже в июне-июле и поставлен в предпусковой режим. Рассчитываем, что в августе состоится его пуск. В августе запланировали очередное проведение Правительственной комиссии и до конца года обязательно спланируем запуск четвертого агрегата. Синхронизируем все действия сотрудников станции и завода таким образом, чтобы эти агрегаты внесли свой вклад в осенне-зимний период уже 2010-2011 года.

В.В.Путин: Спасибо. Благодарю всех - рабочих, инженеров, организаторов -за завершение первого этапа по строительству водосброса. Надеюсь, что вся работа по восстановлению Саяно-Шушенской ГЭС будет вестись в таком же темпе. Прошу этих темпов и качества работы не снижать.