Продлён контроль исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Краснодарского края, проведённого по поручению Президента Российской Федерации заместителем Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Магомедсаламом Магомедовым в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 6 декабря 2018 года

Поручение, данное Главе администрации (губернатору) Краснодарского края по обращению Шмаковой Людмилы Николаевны из города-курорта Геленджика Краснодарского края, предусматривает принятие мер по завершению газификации жилых домов в селе Пшада города-курорта Геленджика.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев доложил о том, что администрацией муниципального образования город-курорт Геленджик продолжается работа, направленная на ввод в эксплуатацию построенного объекта «Распределительный газопровод в селе Пшада, города Геленджик. 2-й и 3-й этапы строительства». По итогам проверки органами государственного строительного надзора 14 сентября 2020 года выдано заключение о соответствии построенного объекта требованиям проектной документации. Однако 5 октября 2020 года в рамках работы комиссии по приемке Объекта в эксплуатацию органами Ростехнадзора выявлены нарушения требований нормативно-технических документов и проектной документации. В настоящее время администрацией муниципального образования город- курорт Геленджик совместно с подрядной организацией, выполнявшей строительство объекта, ведется работа по устранению выявленных замечаний. Также проектная и исполнительная документация по объекту направлена в газораспределительную организацию АО «Газпром газораспределение Краснодар» для получения заключения о выполнении технических условий, в том числе необходимого для проведения итоговой проверки по приемке объекта в эксплуатацию и заключения договора на его эксплуатацию. Подключение и пуск газа в газоиспользующее оборудование жилых домов станет возможным после выполнения пусконаладочных работ на объекте, приведения его в соответствие с требованиями нормативных документов, получения разрешения на ввод линейного объекта в эксплуатацию и врезки в существующую сеть газораспределения согласно выданным техническим условиям.

На этом основании срок исполнения поручения продлён до 10 марта 2021 года.