О ходе исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Омской области, проведённого по поручению Президента Российской Федерации помощником Президента Российской Федерации Максимом Орешкиным в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 20 апреля 2022 года

Поручение, данное Председателю Правления ПАО «Газпром», заместителю Председателя Совета директоров ПАО «Газпром» по обращению Фоменко Натальи Александровны из села Ребровка Омского района Омской области, предусматривает совместное с правительством Омской области принятие мер по газификации жилых домов в селе Ребровка, деревнях Зелёное Поле и Верхний Карбуш Омского района.

Председатель Правления ПАО «Газпром», заместитель Председателя Совета директоров ПАО «Газпром» Алексей Миллер доложил о том, что догазификация домовладений, расположенных в границах села Ребровка и деревни Верхний Карбуш, предусмотрена региональной программой газификации Омской области на 2021–2025 годы. В целях обеспечения поставок дополнительных объёмов газа в газораспределительные сети Омского района в рамках Корректировки (актуализации) Программы развития газоснабжения и газификации Омской области на период 2021–2025 годов (далее – Программа) компаниями Группы Газпром завершены строительно-монтажные работы на объекте «Газопровод-отвод и ГРС-29 г. Омск Омской области». В рамках догазификации заключён договор между Н.А. Фоменко, ООО «Газпром газификация» и АО «Омскгазстройэксплуатация» о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения. Планируемый срок выполнения мероприятий по подключению домовладения заявителя и пуску газа – декабрь 2023 г. ООО «Газпром газификация» в рамках Программы осуществляет реализацию проекта «Газопровод межпоселковый к д. Зеленое Поле Омского района Омской области» (далее – Объект). Планируемый срок окончания проектирования Объекта – IV квартал 2024 года, завершение строительства – IV квартал 2025 года. Планом-графиком синхронизации выполнения программы развития газоснабжения и газификации Омской области на 2023 год предусмотрена синхронизация сроков выполнения строительно-монтажных работ на Объекте со сроками окончания строительства АО «Омскоблгаз» внутрипоселковых газопроводов.