Продолжен контроль исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Московской области, проведённого по поручению Президента Российской Федерации советником Президента Российской Федерации Антоном Кобяковым в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 24 января 2020 года

Поручение, данное по обращению Ельковой Екатерины Анатольевны из города Чехова Московской области, предусматривает принятие мер по завершению строительства и вводу в эксплуатацию муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 10» в микрорайоне Губернском города Чехова.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев доложил о том, что в июне 2018 года ввиду банкротства ГК «Урбан Групп» строительство Объекта было остановлено. Правительство Московской области приняло на себя обязательства по финансированию завершения строительства Объекта в полном объеме, для чего между Правительством Московской области и публично-правовой компанией «Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства» заключено соглашение о сотрудничестве от 04.02.2019 № 02. В связи с тем, что ГК «Урбан Групп» не была произведена консервация Объекта, с целью недопущения угрозы жизни и здоровью детей были проведены геологические, экологические, геодезические исследования, экспертиза прочности опорных металлических конструкций здания, а также обследование технического состояния Объекта, в результате которого были обнаружены повсеместное отслоение штукатурного слоя стен, разрушение кирпичной кладки парапета кровли, трещины в стяжке пола 1-го, 2-го этажей, замачивание утеплителя наружных стен и кровли, скопление воды в подвальном этаже здания. Также были обнаружены отступления от проектной и рабочей документации, допущенные при монтаже металлических ферм и балок покрытия спортивного и актового залов. По итогам указанных исследований принято решение об устранении выявленных недостатков, что в том числе потребовало внесения изменений в проектную документацию в части конструктивных решений. Положительное заключение ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» на проектную документацию Объекта и результаты инженерных изысканий получено 04.03.2020. В настоящее время конкурсная документация на проведение открытого конкурса в электронной форме по выбору подрядной организации для выполнения строительно-монтажных работ на Объекте проходит процедуру согласования. Планируемый срок возобновления данных работ — июль 2020 года, ввода Объекта в эксплуатацию – июль 2021 года.

На этом основании контроль исполнения поручения продолжен в соответствии с ранее установленным сроком до 1 декабря 2020 года и до 1 сентября 2021 года.