О ходе исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Приморского края, проведённого по поручению Президента Российской Федерации первым заместителем Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергеем Кириенко в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 18 апреля 2019 года

Поручение, данное Губернатору Приморского края по обращению Короедовой Людмилы Алексеевны из посёлка городского типа Светлая Тернейского района Приморского края, предусматривает принятие мер по строительству и вводу в эксплуатацию школы в посёлке городского типа Светлая Тернейского района, обеспечив надлежащие условия образования детей до завершения работ.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко доложил о том, что 13 декабря 2019 года получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации, результатов инженерных изысканий и определения достоверности сметной стоимости работ по объекту. Проведение аукциона на выполнение строительно-монтажных работ по строительству школы было запланировано в апреле 2020 года, начало строительно-монтажных работ – во II квартале 2020 года. Ввиду сложившейся эпидемиологической ситуации аукцион не состоялся. Во избежание высоких рисков неосвоения финансовых средств в июле 2020 года средства на строительство школы были отозваны и принято решение о переносе сроков строительства на 2021 – 2022 годы. В настоящее время учебный процесс по общеобразовательным программам организован в приспособленных помещениях здания бывшего детского сада № 12 поселка городского типа Светлая Тернейского муниципального района, 1999 года постройки (реконструкция объекта проведена в 2016 году). Школа является малокомплектной, количество учащихся – 64, воспитанников детского сада – 16.