Продолжен контроль исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Ульяновской области, проведённого по поручению Президента Российской Федерации помощником Президента Российской Федерации – начальником Контрольного управления Президента Российской Федерации Дмитрием Шальковым в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 11 октября 2023 года

Поручение, данное Губернатору Ульяновской области по обращению Яшихиной Татьяны Викторовны из рабочего посёлка Новая Майна Мелекесского района Ульяновской области, предусматривает принятие мер по обеспечению нормативным водоснабжением, соответствующим требованиям СанПиН, жилых домов в рабочем посёлке Новая Майна Мелекесского района.

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских доложил о том, что для решения задачи обеспечения качественной питьевой водой жителей р. п. Новая Майна в рамках федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Жильё и городская среда» в 2022 и 2023 годах ведётся строительство станции водоподготовки (обезжелезивания воды) в р. п. Новая Майна. В марте 2022 года проведён электронный аукцион по отбору подрядной организации для строительства указанной станции водоподготовки. По результатам указанного электронного аукциона заключён муниципальный контракт с подрядной организацией на строительство станции водоподготовки (далее – контракт). Подрядной организации переданы 3 строительные площадки для строительства станции водоподготовки, водозабора и водопроводной сети. Подрядной организацией проведены следующие работы: произведено бурение 4 скважин; приобретены 5 резервуаров-накопителей для чистой воды и залиты фундаменты под них; построена насосная станция второго подъёма производительностью для подачи воды в р. п. Новая Майна; залит фундамент станции водоподготовки; проложены водоводы диаметрами 110 и 160 мм из полиэтиленовых труб протяжённостью 1900 метров от скважин до станции водоподготовки и далее – до системы водоснабжения р. п. Новая Майна; выполнено строительство системы энергоснабжения станции водоподготовки: построена трансформаторная подстанция, произведён монтаж линий электропередач, построены павильоны скважин для электропусковой аппаратуры. В настоящее время ведутся работы по строительству насосных станций для устройства оголовков скважин и размещения запорно-регулирующей арматуры и средств измерения. В Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации направлено письмо от 19 октября 2023 года с просьбой рассмотреть возможность переноса срока завершения реконструкции объекта «Реконструкция водоснабжения с установкой станции водоподготовки в р. п. Новая Майна Мелекесского района Ульяновской области (1 этап)» с 31 декабря 2023 года на 31 декабря 2024 года в связи с тем, что в ходе исполнения контракта потребовалось внесение изменений в проектную документацию на реконструкцию указанного объекта (далее – проектная документация). 9 октября 2023 года получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации после указанной корректировки. В настоящее время подрядной организацией осуществляется закупка необходимого оборудования. На сегодняшний день работы выполнены на 80,41% от общего объёма работ.

На этом основании контроль исполнения поручения продолжен в соответствии с ранее установленными сроками до 10 марта 2024 года и до 1 декабря 2024 года.