О ходе исполнения пункта 1 перечня поручений, данных по итогам работы мобильной приёмной Президента в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре

Заместитель губернатора Ханты-Мансийского округа – Югры Алексей Путин доложил о ходе исполнения пункта 1 перечня поручений, данных 16 февраля 2012 года по итогам работы в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре мобильной приёмной Президента под руководством помощника Президента Олега Маркова.

Текст документа:

В отношении обращения Е.В. Хасанова по вопросу оказания содействия в строительстве хоккейной площадки и ремонте стадиона, сообщаю следующее.

На основании технических заданий, разработанных Департаментом физической культуры и спорта автономного округа – Югры, на объекты строительства «Многофункциональная площадка на базе хоккейного корта» и «Стадион» в п. Горноправдинске в срок до 1 мая 2012 года администрацией муниципального образования Ханты-Мансийский район будут утверждены задания на проектирование и подготовлены градостроительные планы земельных участков.

В соответствии с пунктом 2.11 постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа — Югры от 23.12.2010 г. № 373-п «Об утверждении Порядка формирования и реализации Адресной инвестиционной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» для формирования проекта Адресной инвестиционной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры требуется положительное заключение о проверке инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств. Срок проведения проверки составляет 15 рабочих дней.

На основании постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 3 июня № 192-п «О порядке проведения сметной стоимости проектно-изыскательских работ, работ по капитальному и текущему ремонту, финансирование которых планируется осуществлять за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» для организации проведения торгов на выполнение проектно-изыскательских работ необходимо получить положительное заключение о проверке достоверности сметной стоимости проектирования. Срок проверки – 15 рабочих дней.

Подготовка и проведение конкурса на проектирование в соответствии с Федеральным Законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ – 1,5 месяца.

Нормативный срок выполнения проектных работ по объекту «Многофункциональная площадка на базе хоккейного корта» составляет не менее 5 месяцев, по объекту «Стадион – не менее 3-х месяцев.

Согласно статье 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации проектная документация по объекту «Многофункциональная площадка на базе хоккейного корта» подлежит государственной экспертизе. С учётом положений Федерального закона от 17.11.2011 № 337-ФЗ срок проведения государственной экспертизы, в том числе проведения проверки достоверности сметной стоимости строительства, составляет 60 дней.

На основании вышеизложенного, проектная документация на строительство объектов «Многофункциональная площадка на базе хоккейного корта» и «Стадион» в п. Горноправдинске будет подготовлена и утверждена в срок до 1 декабря 2012 года.

Согласно п. 1.2.6. постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 16.12.2011 № 467-п «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» бюджетные ассигнования на подготовку проектной документации на объект капитального строительства и выполнение строительных работ на этом объекте в одном финансовом году в проект Адресной программы не включаются. В связи с этим финансирование и строительство объектов «Многофункциональная площадка на базе хоккейного корта» и «Стадион» в п. Горноправдинске возможно осуществить в 2013 году.