О ходе исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жителя города Севастополя, проведённого по поручению Президента Российской Федерации помощником Президента Российской Федерации – начальником Контрольного управления Президента Российской Федерации Дмитрием Шальковым в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 27 ноября 2019 года

Поручение, данное Губернатору города Севастополя по обращению Глебова Павла Викторовича из города Севастополя, предусматривает принятие мер по строительству и вводу в эксплуатацию физкультурно-оздоровительного комплекса с залом для борьбы по улице Гавена в городе Севастополе.

Губернатор города Севастополя Михаил Развожаев доложил о том, что Мероприятие «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с залом для борьбы по улице Гавена, 6а» включенов федеральную целевую программу «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2024 года», а также в государственную программу города Севастополя «Развитие физической культуры и спорта. Молодежная политика в городе Севастополе». Заключен контракт на выполнение строительно-монтажных работ по объекту. Двухэтажный физкультурно-оздоровительный комплекс вмещает в себя зал для борьбы, тренажерный зал, помещения тренеров, судей, медицинский кабинет, инженерно-технические помещения. Предусмотрен специализированный лифт для маломобильных групп населения. Вместимость спортивных залов при учебно-тренировочном процессе составляет 30 человек, при проведении соревнований – 70 человек, 40 спортсменов и 30 зрителей. На сегодняшний день выполнены работы по подключению комплекса к внешним сетям водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и ливневой канализации, осуществляются работы по устройству трубопровода внутренней канализации, присоединению здания к сетям электроснабжения, монтажу металлических конструкций каркаса здания и перекрытия. Строительная готовность объекта составляет 60%. В связи с корректировкой проектных решений по подключению объекта к сетям инженерного обеспечения, возникшей по причине изменений технических условий ресурсоснабжающими организациями, срок ввода объекта в эксплуатацию перенесен на 31 января 2021 года.