О ходе исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жителя Калужской области, проведённого по поручению Президента Российской Федерации советником Президента Российской Федерации Сергеем Григоровым в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 31 марта 2016 года

Поручение, данное по обращению Самодурова Сергея Ивановича из деревни Карачево города Калуги Калужской области, предусматривает принятие мер по обеспечению нормативным водоснабжением жилых домов в деревне Карачево города Калуги и их газификации.

Первый заместитель Губернатора Калужской области Алексей Лаптев доложил, что в настоящее время строительство системы водоснабжения жилых домов в деревне Карачево города Калуги завершено, ведётся благоустройство территории на месте произведённых работ. Газификация деревни Карачево предусмотрена в два этапа. Осуществлено проектирование объекта «Уличные газопроводы деревни Карачево города Калуги» протяжённостью 5,5 км, предполагаемый срок получения положительного заключения государственной экспертизы – июль 2016 года. Для газификации оставшейся части деревни необходимо проектирование и строительство объекта «Уличные газопроводы деревни Карачево города Калуги (2 этап)» протяжённостью 5,5 километра. Разработка проектно-сметной документации на указанный объект завершается, планируемый срок передачи проектно-сметной документации на государственную экспертизу – сентябрь 2016 года. Строительство объекта «Уличные газопроводы деревни Карачево города Калуга» планируется осуществить до 1 ноября 2016 года, строительство объекта «Уличные газопроводы деревни Карачево города Калуга (2 этап)» – до 31 декабря 2016 года после получения положительного заключения государственной экспертизы и выдачи городской управой города Калуги разрешения на строительство.