О ходе исполнения пункта 1 перечня поручений, данных по итогам работы в Калининградской области мобильной приёмной Президента Российской Федерации

Исполняющий обязанности Губернатора Калининградской области Александр Рольбинов доложил о ходе исполнения пункта 1 перечня поручений, данных по итогам работы в Калининградской области 23 июня 2015 года мобильной приёмной Президента Российской Федерации под руководством начальника Управления Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции Олега Плохого.

Поручение, данное Губернатору Калининградской области по обращению Хрипуновой Марии Эдуардовны из города Калининграда Калининградской области, предусматривает принятие мер по обеспечению надлежащего медицинского обслуживания детей в государственном бюджетном учреждении здравоохранения Калининградской области «Городская детская поликлиника № 1».

В докладе сообщается о том, что фактическая готовность амбулаторно-поликлинического учреждения в Ленинградском районе г. Калининграда (далее – Объект) составляет 98 %. На Объекте выполнены основные строительно-монтажные работы, продолжаются работы в части оснащения Объекта оборудованием, предусмотренным проектной документацией. Стоимость оборудования с момента прохождения первичной государственной экспертизы проектной документации по Объекту значительно увеличилась. В связи с данными обстоятельствами из бюджета субъекта Российской Федерации дополнительно предусмотрено финансирование для оснащения Объекта необходимым технологическим оборудованием и скорейшего его ввода в эксплуатацию. В связи с отсутствием поставок в Российскую Федерацию со стороны недружественных государств отдельных видов предусмотренного проектом оборудования возникла необходимость внесения соответствующих изменений в проектную документацию в части замены некоторых позиций оборудования на отечественные аналоги. В настоящее время проектная документация откорректирована и получила положительное заключение государственной экспертизы в установленном порядке. Сложившаяся ситуация, обусловленная комплексом факторов, привела к невозможности ввода Объекта в эксплуатацию в установленные контрактом сроки. Дополнительным соглашением между Министерством экономического развития Российской Федерации и Правительством Калининградской области были внесены соответствующие изменения в соглашение в части продления сроков ввода Объекта в эксплуатацию до 31 декабря 2023 года.