Продлён контроль исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жителя Удмуртской Республики, проведённого по поручению Президента Российской Федерации заместителем Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Магомедсаламом Магомедовым в Приёмной Президента Российской Федерации по приему граждан в Москве 3 февраля 2022 года

Поручение, данное Главе Удмуртской Республики по обращению Корепанова Андрея Николаевича из деревни Воегурт Балезинского района Удмуртской Республики, предусматривает принятие мер по строительству и вводу в эксплуатацию здания дошкольной образовательной организации в деревне Воегурт Балезинского района.

Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов доложил о том, что по состоянию на 14 ноября 2023 года на объекте «Здание дошкольной образовательной организации с группами для детей до трёх лет с пищеблоком и прачечной по адресу: д. Воегурт Балезинского района Удмуртской Республики» (далее – Объект) выполнены следующие виды работ: устройство фундамента; кирпичная кладка стен; монтаж плит перекрытий; монтаж внутренней канализации; монтаж металлического каркаса теневых навесов; монтаж модульной котельной (без обвязки трубопроводами); монтаж выгреба в котловане (без засыпки песком); устройство монолитной плиты под тепловую камеру. Процент строительной готовности объекта составляет 47%. Не выполнено устройство кровли здания, отсутствует тепловой контур, к внутренней, наружной отделке, монтажу внутренних инженерных систем (отопление, водоснабжение, канализация, электроснабжение, электроосвещение, вентиляция, сети связи) подрядчик не приступал. Не выполнено устройство наружных коммуникаций (теплотрасса, наружное водоснабжение, наружная канализация, электроснабжение) и благоустройство территории. В соответствии с муниципальным контрактом от 16 ноября 2022 года подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы по строительству объекта в срок до 1 ноября 2023 года. На текущий момент выполнение данного обязательства подрядчиком не обеспечивается. Проект дополнительного соглашения по изменению срока окончания работ по строительству Объекта находится на согласовании заказчика и подрядчика. Планируемый срок окончания работ – 1 июня 2024 года.

На этом основании срок исполнения поручения продлён до 15 июня 2024 года.