Продлён контроль исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жителя Костромской области, проведённого по поручению Президента Российской Федерации начальником Управления Президента Российской Федерации по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами в Приёмной Президента Российской Федерации по приему граждан в Москве 5 июня 2018 года

Поручение, данное 5 июня 2018 года начальником Управления Президента Российской Федерации по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Владимиром Черновым Министру просвещения Российской Федерации по обращению Илика Александра Ивановича из посёлка Якшанга Поназыревского района Костромской области, предусматривает совместное с администрацией Костромской области принятие мер по строительству и вводу в эксплуатацию нового здания муниципального казённого общеобразовательного учреждения Якшанганской средней общеобразовательной школы Поназыревского муниципального района Костромской области.

Исполняющий обязанности Министра просвещения Российской Федерации Андрей Корнеев доложил о том, что в настоящее время в стадии завершения работы по вентиляции, слаботочным устройствам, очистным сооружениям, электромонтажным работам, благоустройству территории вокруг здания и спортивной площадки, отделке помещений. Готовность объекта строительства нового здания школы составляет 85%. Планируемый срок ввода в эксплуатацию объекта – декабрь 2022 года. Планируемое начало образовательного процесса – 11 января 2023 года. Сроки строительства объекта продлены в связи с выявленной в ходе строительства объекта необходимостью внесения изменений в проектно-сметную документацию (изменены вид фундамента с буронабивных свай на железобетонные, материал стен с керамзитобетона на газосиликат, конструктив здания, в том числе конструктив крыши). Контроль за ходом строительства осуществляется на региональном и муниципальном уровнях. Также строительный контроль на основании муниципального контракта осуществляется обществом с ограниченной ответственностью «Агентство строительного инжиниринга» г. Костромы.

На этом основании срок исполнения поручения продлён до 15 февраля 2023 года.