О ходе исполнения пункта 4 перечня поручений, данных по итогам работы в Калининградской области мобильной приёмной Президента Российской Федерации

Исполняющий обязанности Губернатора Калининградской области Александр Рольбинов доложил о ходе исполнения пункта 4 перечня поручений, данных по итогам работы в Калининградской области 20 июля 2017 года мобильной приёмной Президента Российской Федерации под руководством начальника Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам Сергея Новикова.

Поручение, данное по обращению Демидович Елены Петровны из города Светлый Калининградской области, предусматривает принятие мер по обеспечению консервации и рекультивации несанкционированной свалки в городе Светлый.

В докладе сообщается о том, что подрядной организацией первоначально была закуплена часть необходимого укрывного материала, которая была в наличии на территории Калининградской области для покупки. Данный материал был использован на начальном этапе выполнения работ для устройства основания тела свалки. В июне 2023 года было закуплен еще материал, с доставкой которого возникли сложности ввиду попадания данного материала в перечень грузов, запрещённых к перевозке через территорию Европейского союза. На данный момент укрывные материалы закуплены в полном объёме и доставлены на объект. В настоящее время работы выполняются с отставанием от утвержденного календарного графика. По информации подрядчика, срок завершения работ – апрель 2024 года. В целях сокращения сроков отставания от календарного графика и успешной реализации мероприятия Подрядчиком предпринимаются меры для наращивания темпов производства работ, завозятся материалы на объект, увеличивается количество используемой техники. Министерством природных ресурсов и экологии Калининградской области осуществляется постоянный контроль хода работ на объекте.