О ходе исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Приморского края, проведённого по поручению Президента Российской Федерации заместителем Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Магомедсаламом Магомедовым в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 6 декабря 2018 года

Поручение, данное по обращению Грицаковой Марины Альбертовны из села Рощино Красноармейского района Приморского края, предусматривает принятие мер по завершению строительства и вводу в эксплуатацию школы в селе Рощино Красноармейского района, обеспечив надлежащие условия образования детей до завершения работ.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко доложил о том, что администрацией Красноармейского района в 2018 году завершены процедуры по корректировке проектно-сметной документации объекта строительства в соответствии с действующими строительными нормами и правилами. Срок получения государственной экспертизы проектно-сметной документации согласно дополнительному соглашению о продлении сроков прохождения экспертизы – 21 марта 2019 года. Срок проведения государственной экспертизы достоверности определения сметной стоимости строительства – 30 дней. Начало аукционных процедур на выполнение строительно-монтажных работ назначено на II квартал 2019 года. Начало строительно-монтажных работ – III квартал 2019 года. Срок выполнения строительно-монтажных работ – 12 месяцев.