Продлён контроль исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Республики Алтай, проведённого по поручению Президента Российской Федерации начальником Управления Президента Российской Федерации по работе с обращениями граждан и организаций Михаилом Михайловским в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 24 мая 2016 года

Поручение, данное Главе Республики Алтай, Председателю Правительства Республики Алтай по обращению Сухатериной Надежды Николаевны из села Усть-Кокса Усть-Коксинского района Республики Алтай, предусматривает принятие мер по разработке и представлению плана мероприятий по организации учебного процесса в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Усть-Коксинская средняя общеобразовательная школа», графика проведения работ и их финансирования по строительству здания общеобразовательной школы в селе Усть-Кокса Усть-Коксинского района с учётом мнения жителей села.

Исполняющий обязанности Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай Виталий Махалов доложил о том, что в целях строительства объекта «Строительство общеобразовательной школы на 275 учащихся в селе Усть-Кокса Усть-Коксинского района Республики Алтай» 4 июля 2019 года заключен муниципальный контракт. В связи с удорожанием стоимости на строительные материалы осуществлен пересчет сметной стоимости объекта. В настоящее время на объекте осуществляются внутренние электромонтажные работы, в спортивном зале ведется подготовка стен к покраске. Производится поклейка обоев, ведется установка сантехнических приборов, армирование, установка опалубки, бетонирование отмостки, облицовка крыльца блока Г плиткой. Ведется укладка тротуарной плитки, утепление фасадов и монтаж металлокассет, сборка мебели в кабинеты. Уровень технической готовности объекта составляет 97%. Согласно графика срок завершения строительно-монтажных работ, работ по благоустройству и внутренней отделке – 15 ноября 2022 года. В связи с тем, что на объекте продолжаются работы по завершению внутренней отделки и установке межкомнатных дверей, срок завершения работ сместился на 25 дней. С учетом срока завершения строительства объекта до 10 декабря 2022 года, получение разрешительной документации, необходимой для введения здания школы в эксплуатацию, и лицензии на осуществление образовательной деятельности, запланировано до 31 декабря 2022 года. Учебный процесс в новом здании планируется начать с начала третьей четверти учебного года – 11 января 2023 года.

На этом основании срок исполнения поручения продлён до 17 января 2023 года.