Продолжен контроль исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жителя Мурманской области, проведённого по поручению Президента Российской Федерации начальником Управления Президента Российской Федерации по обеспечению деятельности Государственного совета Российской Федерации Александром Харичевым в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 8 апреля 2021 года

Поручение, данное Губернатору Мурманской области по обращению Чугунова Ильи Андреевича из города Мурманск Мурманской области предусматривает принятие мер по обеспечению водоснабжением и дорожной инфраструктурой земельных участков, предоставленных многодетным семьям в микрорайоне «Юго–Восточный» города Кола Кольского района.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис доложил о том, что в микрорайоне «Юго-Восточный» города Кола расположены земельные участки, предоставленные на безвозмездной основе многодетным семьям, в том числе 68 земельных участков, на одном из которых расположен участок заявителя. Вышеуказанные земельные участки частично обеспечены объектами инженерной инфраструктуры. Заключен муниципальный контракт на проведение инженерных изысканий и разработку проектной документации в целях обеспечения земельных участков, предназначенных для индивидуального жилищного строительства многодетным семьям, объектами дорожной инфраструктуры. В связи с введением в июле 2020 года требования о прохождении экологической экспертизы проектной документации срок окончания работ по контракту был продлен до 30 июля 2021 года. На сегодняшний день проектно–изыскательные работы выполнены в полном объёме, получено положительное заключение государственной экологической экспертизы, проектная документация проходит государственную экспертизу, ориентировочный срок завершения до 1 сентября 2021 года. После получения заключения государственной экспертизы Правительством Мурманской области совместно с администрацией города Кола Кольского района будет организовано выполнение работ по созданию необходимой инфраструктуры на земельных участках в соответствии с проектной документацией. Завершены мероприятия по подключению к электроснабжению земельного участка заявителя. В декабре 2020 года выполнено технологическое присоединение к централизованной системе холодного водоснабжения 30 земельных участков, предоставленных многодетным семьям, в том числе земельного участка, предоставленного семье заявителя.

На этом основании контроль исполнения поручения продолжен в соответствии с ранее установленными сроками до 1 декабря 2021 года и до 1 ноября 2022 года.