О ходе принятия мер по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жителя Ленинградской области, проведённого по поручению Президента Российской Федерации заместителем Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Магомедсаламом Магомедовым в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 8 октября 2013 года

Поручение, данное Губернатору Ленинградской области по обращению Прокопова Михаила Анатольевича из города Тихвин Ленинградской области, предусматривало принятие мер по разработке и представлению графика проведения работ и их финансирования по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса в городе Тихвин.

В связи с разработкой и представлением графика проведения работ и их финансирования по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса в городе Тихвин, поручение было снято с контроля. Принятие мер по завершению строительных работ и вводу физкультурно-оздоровительного комплекса в эксплуатацию осуществляется в рабочем порядке.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко доложил о том, что мероприятия по проектированию и строительству физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном и универсальным залом по адресу: Ленинградская область, город Тихвин, улица Пещерка, дом 5 осуществляется в рамках социальной программы «Газпром – детям», реализуемой публичным акционерным обществом «Газпром». По состоянию на 3 сентября 2020 года выполнены следующие работы: монтаж каркаса здания – 100%; монтаж витражной системы – 100%; устройство кровли – 100%; благоустройство территории – 70%; монтаж внутренних и наружных инженерных систем – 75%; отделочные работы – 50%. Общий процент выполнения работ по строительству объекта составляет 85%. Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию – третий квартал 2021 года.