Продлен контроль исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жителя Санкт-Петербурга, проведённого по поручению Президента Российской Федерации начальником Управления Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции Андреем Чоботовым в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 13 декабря 2017 года

Поручение, данное Губернатору Ленинградской области по обращению Кудрявцева Александра Анатольевича из города Колпино, города Санкт-Петербурга, предусматривает принятие мер по строительству и вводу в эксплуатацию детского сада в посёлке Тельмана Тосненского района Ленинградской области.

Заместитель Председателя Правительства Ленинградской области по социальным вопросам Николай Емельянов доложил о том, что обеспечение дошкольным образованием жителей Тельмановского в рамках государственной программы Ленинградской области «Современное образование Ленинградской области» за счет средств областного и муниципального бюджетов строится детский сад на 200 мест по адресу: Тосненский район, поселок им. Тельмана, ул. Ладожский бульвар, д.5, который рассчитан на жителей новой застройки, для полного обеспечения местами в дошкольных организациях. Заказчиком строительства детского сада является МКУ «Центр административно-хозяйственного обеспечения» Тосненского района Ленинградской области. По заключенному в 2020 году муниципальному контракту срок выполнения работ истек, а строительной готовностью объекта низкая. Комитетом по строительству Ленинградской области в целях продолжения строительства, было организовано совещание с участием заказчика и представителями подрядной организации. Коллегиально был разработан «План мероприятий по завершению строительства объекта». В рамках реализации вышеуказанного плана в части продления сроков строительства до 31 декабря 2023 года заключено дополнительное соглашение. В связи с существенно увеличившейся стоимостью строительных материалов, вызванной нестабильной экономической ситуацией после введения ограничительных мер иностранными и международными организациями, было принято решение заключить муниципальный контракт на проведение государственной экспертизы в форме экспертного сопровождения для внесения корректировки в проектную и сметную документацию. После получения положительного заключения государственной экспертизы, которая проверит обоснованность увеличения финансирования, работы будут возобновлены. Планируемый ввод объекта в эксплуатацию – 2024 год.

На этом основании срок исполнения поручения продлён до 1 сентября 2023 года.