Продлен контроль исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Омской области, проведённого по поручению Президента Российской Федерации начальником Управления Президента Российской Федерации по социально-экономическому сотрудничеству с государствами – участниками Содружества Независимых Государств, Республикой Абхазия и Республикой Южная Осетия в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 27 июля 2014 года

Поручение, данное Губернатору Омской области 27 июля 2014 года начальником Управления Президента Российской Федерации по социально-экономическому сотрудничеству с государствами – участниками Содружества Независимых Государств, Республикой Абхазия и Республикой Южная Осетия Олегом Говоруном по обращению Кузьминой Раисы Никифоровны из города Омска Омской области, предусматривает принятие мер по газификации жилых домов в Кировском административном округе города Омска с представлением графика проведения работ.

Губернатор Омской области Александр Бурков доложил о том, что мероприятие по строительству «Газопровод-отвод и ГРС-29 г. Омск Омской области» включено в Программу развития газоснабжения и газификации Омской области на период с 2020 по 2025 годы. ООО «Газпром Межрегионгаз» 16 ноября 2020 года заключен договор с подрядной организацией на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ на объекте со сроком исполнения договора 11 марта 2022 года. В связи с переносом сроков строительства объекта с 2020 на 2022 год, в основном из‑за согласования трассы газопровода-отвода протяженностью 49 км с частными собственниками земельных участков, создание технической возможности газификации жилых домов в Кировском административном округе города Омска планируется обеспечить во втором полугодии 2022 года.

На этом основании срок исполнения поручения продлен до 15 октября 2021 года и до 15 октября 2022 года.