О ходе принятия мер по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жителя города Севастополя, проведённого по поручению Президента Российской Федерации помощником Президента Российской Федерации в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 7 апреля 2016 года

Поручение, данное Губернатору города Севастополя 7 апреля 2016 года помощником Президента Российской Федерации Андреем Белоусовым по обращению Хрячкова Алексея Дмитриевича из города Севастополя, предусматривает совместное с Советом министров Республики Крым принятие мер по разработке и представлению графика проведения работ и их финансирования по реконструкции газораспределительной станции села Холмовка Бахчисарайского района Республики Крым и газификации жилых домов в селе Пироговка города Севастополя.

В связи с разработкой и предоставлением графика проведения работ и их финансирования по газификации жилых домов в селе Пироговка города Севастополя поручение было снято с контроля. Принятие мер по завершению проектирования и газификации домов в селе Пироговка Города Севастополя в соответствии с представленным графиком работ осуществляется в рабочем порядке.

Заместитель Губернатора – Председатель Правительства Севастополя Алексей Парикин доложил о том, что в рамках федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2025 года» (далее – Программа) предусмотрена реализация мероприятий по газификации: «Газификация с. Фронтовое. Газопровод высокого давления 2-й категории и среднего давления, ГРП», «Строительство газопровода высокого давления II категории от ГРП с. Фронтовое до ГГРП с. Верхнесадовое», «Газификация с. Пироговка (низкое давление)». Учитывая месторасположение населенных пунктов, входящих в состав Верхнесадовского муниципального округа, чтобы осуществить газификацию в селе Пироговка необходима реализация следующих мероприятий: 1. «Газификация с. Фронтовое. Газопровод высокого давления 2-й категории и среднего давления, ГРП». Объект введен в эксплуатацию 18.03.2021, строительно-монтажные работы завершены; 2. «Строительство газопровода высокого давления II категории от ГРП с. Фронтовое до ГГРП с. Верхнесадовое». По объекту заключен государственный контракт между ГКУ ГС «ЕДКС» и ООО «Миртек» от 22.04.2021 № 1-СМР на проведение строительномонтажных работы со сроком исполнения в 2022 году. Строительная готовность — 37,5%; 3. «Газификация с. Пироговка (низкое давление)». В рамках Программы выполнение строительно-монтажных работ запланировано на 2024-2025г. Ранее заключенный государственный контракт между ГКУ «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства» и проектной организацией ООО «Ренессанспроект» на проведение проектно-изыскательских работ от 24.11.2017 № 43-ПИР-ОК расторгнут.