О ходе исполнения поручения, данного по итогам личного приёма режиме видео-конференц-связи жительницы Республики Крым, проведённого по поручению Президента Российской Федерации начальником Управления Президента Российской Федерации по внешней политике в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 20 декабря 2017 года

Поручение, данное Главе Республики Крым 20 декабря 2017 года начальником Управления Президента Российской Федерации по внешней политике Александром Манжосиным по обращению Коварж Александра Николаевича из села Амурского Красногвардейского района Республики Крым, предусматривает принятие мер по завершению строительства и вводу в эксплуатацию здания детского сада в селе Амурское Красногвардейского района.

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов доложил о том, что по состоянию на текущую дату строительная готовность объекта составляет 10%. Строительно-монтажные работы на объекте не осуществляются с конца 2018 года. В связи с неисполнением контрактных обязательств государственный контракт расторгнут в одностороннем порядке. В отношении подрядчика была проведена судебно-претензионная работа. Исковые требования удовлетворены в полном объёме. 19 августа 2020 года заключён государственный контракт с проектной организацией на выполнение работ по корректировке проектно-сметной документации по объекту. Срок завершения работ по контракту – 25 мая 2021 года. После выполнения мероприятий по корректировке документации заказчиком будет проведена работа по подготовке и направлению в Министерство экономического развития Российской Федерации инвестиционной документации, доведению лимитов бюджетных средств по объекту с целью последующего заключения государственного контракта для завершения строительно-монтажных работ. Согласно плану-графику реализации мероприятий программы ввод объекта в эксплуатацию запланирован на декабрь 2023 года.