Продлён контроль исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жителя Ставропольского края, проведённого по поручению Президента Российской Федерации помощником Президента Российской Федерации – начальником Контрольного управления Президента Российской Федерации Дмитрием Шальковым в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 20 ноября 2018 года

Поручение, данное Губернатору Ставропольского края по обращению Рыжего Алексея Михайловича из города Ставрополя Ставропольского края, предусматривают принятие мер по строительству и вводу в эксплуатацию двух школ и детского сада в городе Михайловске.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров доложил, что строительство объекта «Строительство дошкольного образовательного учреждения на 280 мест по адресу: г. Михайловск, ул. Ленина, 206» начато в декабре 2018 года с привлечением средств федерального бюджета в рамках национального проекта «Демография». Объект сдан в эксплуатацию 30 марта

2020 года, лицензия на осуществление образовательной деятельности получена 4 июня 2020 года. Строительство объекта «Строительство здания средней общеобразовательной школы на 1002 места в г. Михайловске по ул. Прекрасная, 28, Шпаковский район» начато в 2018 году с привлечением средств федерального бюджета в рамках национального проекта «Образование». Объект сдан в эксплуатацию 15 августа 2019 года, лицензия на осуществление образовательной деятельности получена 28 августа 2019 года. Строительство объекта «Строительство школы на 1002 места в г. Михайловске, ул. Грибоедова, 7» начато в 2019 году с привлечением средств федерального бюджета в рамках национального проекта «Образование». Строительство данного объекта планировалось завершить до 1 сентября 2019 года. В настоящее время строительная готовность 42,2 процента. Отставание от графика производственных работ сложилось в связи с недобросовестным исполнением подрядной организацией обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом. Строительство будет завершено до конца 2020 года.

На этом основании срок исполнения поручения продлён до 1 февраля 2021 года.