О ходе исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы города Севастополя, проведённого по поручению Президента Российской Федерации начальником Управления Президента Российской Федерации по применению информационных технологий и развитию электронной демократии в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 3 февраля 2017 года

Поручение, данное 3 февраля 2017 года начальником Управления Президента Российской Федерации по применению информационных технологий и развитию электронной демократии Андреем Липовым Губернатору города Севастополя по обращению Сидякиной Ольги Анатольевны из села Терновка города Севастополя Республики Крым, предусматривает совместное с Министерством спорта Российской Федерации принятие мер по разработке и представлению графика проведения работ и их финансирования по строительству и вводу в эксплуатацию многофункционального спортивного комплекса в селе Терновка города Севастополя.

Губернатор города Севастополя Михаил Развожаев доложил о том, что мероприятие «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом в с. Терновка, ул. Лесная, 3» предусмотрено в рамках государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя». С целью реализации мероприятия между Государственным казенным учреждением города Севастополя «Единая дирекция капитального строительства» и подрядной организацией заключен государственный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ от 29 ноября 2017 года. Получено положительное заключение по проектной документации и результатам инженерных изысканий от 30 ноября 2018 года. В связи с существенным удорожанием строительных материалов, оборудования и комплектующих Правительством Севастополя проведена работа по пересчету сметной стоимости строительства объекта. В рамках корректировки программы, с учетом дефицита средств, в связи с необходимостью завершения строительства уже начатых объектов срок проведения строительно-монтажных работ по мероприятию перенесен на 2024 – 2025 годы. Правительством Севастополя подготовлены предложения о внесении изменений в программу, в том числе с целью увеличения лимитов бюджетных обязательств и выделения дополнительного финансирования для реализации объекта.