О ходе исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Ростовской области, проведённого по поручению Президента Российской Федерации начальником Управления Президента Российской Федерации по научно-образовательной политике Инной Биленкиной в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 17 декабря 2014 года

Поручение, данное по обращению Синьковой Александры Дмитриевны из города Шахты Ростовской области, предусматривает принятие мер по завершению реконструкции стадиона «Шахтёр» муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа № 5» в городе Шахты.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев доложил, что реконструкция стадиона «Шахтёр» в городе Шахты осуществляется за счёт финансовых средств федерального, областного и местного бюджетов. В период с 2012 по 2015 годы выполнены следующие работы: снос аварийных трибун и демонтаж инженерных коммуникаций, строительство подпорной стенки № 2, забивка свай и устройство фундаментов под трибуны, строительство газопровода среднего давления для блочно-модульной котельной и инженерных сетей, выполнена подготовка основания под спортивное ядро, установлены 4 мачты освещения и электронное табло. В 2014 году по причине изменения стоимости материалов, оборудования, а также применяемых нормативов и регламентов возникла необходимость в корректировке проектной документации. Комиссией Министерства энергетики Российской Федерации (далее – Минэнерго России) и администрацией города Шахты (далее – администрация) проведена работа по инвентаризации выполненных объёмов работ. Администрацией 30 сентября 2015 года получено заключение о достоверности определения сметной стоимости корректировки документации. В связи с требованиями Минэнерго России о необходимости включения дополнительных объёмов работ, ранее не предусмотренных сметой на корректировку, планируемый срок выполнения корректировки проекта и получения положительного заключения экспертизы – III квартал 2016 года. После корректировки проекта будет решаться вопрос с Минэнерго России о дальнейшем финансировании реконструкции объекта.