Продлён контроль исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жителя Республики Дагестан, проведённого по поручению Президента Российской Федерации начальником Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам Сергеем Новиковым в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 24 октября 2019 года

Поручение, данное Главе Республики Дагестан по обращению Абдулкаримова Магомедрамазана Газимагомедовича из села Хебатли Цунтинского района Республики Дагестан, предусматривает принятие мер по строительству и вводу в эксплуатацию школы в селе Хебатли Цунтинского района, обеспечив реализацию права детского населения села Хебатли на начальное, основное и среднее общее образование до завершения работ.

Исполняющий обязанности Главы Республики Дагестан Абдулмуслим Абдулмуслимов доложил о том, что в рамках реализации национального проекта «Образование» в 2022 году предусмотрено строительство объекта «Общеобразовательная организация на 80 ученических мест в с. Хебатли Цунтинского района». Согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2019 г. № 2247-р с единственным исполнителем работ ФГУП «Главное военно-строительное управление № 4» заключён 23 декабря 2019 года государственный контракт на выполнение строительно-монтажных работ. На данном этапе техническая готовность объекта составляет 27 процентов. В настоящее время работы на объекте не ведутся по причине выявленных недостатков проектно-сметной документации в части инженерно-геологических и геодезических изысканий. На темпах строительства отражаются ненормативное состояние дорог до объекта строительства, постоянно возникающие обвалы и камнепады, затяжные подъёмы и спуски с уклоном более 40 процентов затрудняют проезд до объекта длинномерной и самосвальной техники грузоподъёмностью более 10–15 тонн. В результате выпадения осадков в тёплый период образуются селевые потоки, которые разрушают грунтовое полотно, что так же препятствует проезду к объекту. В целях устранения выявленных недостатков ФГУП «Главное военно-строительное управление № 4» за счёт собственных средств заключён договор с проектной организацией на перепроектирование и повторное прохождение экспертизы.

На этом основании срок исполнения поручения продлён до 10 сентября 2023 года с представлением промежуточного доклада в срок до 10 февраля 2023 года.