Марат Хуснуллин: На первых этапах строительства IV очереди обхода Нижнего Новгорода приступили к укладке асфальта

Готовность первого и третьего этапов IV очереди обхода Нижнего Новгорода по трассе М-7 «Волга» в Нижегородской области составляет 73%. На объекте реконструкции, включённом в нацпроект «Безопасные качественные дороги», специалисты приступили к укладке верхних слоёв дорожного покрытия.

«Одними из ключевых положений нашей дорожной пятилетки, которую мы недавно приняли, являются расширение уже имеющихся двухполосных дорог до четырёх полос, а также строительство обходов крупных городов. Это необходимо для комфорта и безопасности как проезжающих водителей, так и жителей города. Обход М-7 Нижнего Новгорода – как раз один из таких объектов», – отметил Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин.

На федеральной автодороге М-7 «Волга» с 465-го по 473-й км ведётся строительство объектов IV очереди обхода Нижнего Новгорода в рамках первого и третьего этапов. Здесь проводят реконструкцию действующей дороги с расширением проезжей части до четырёх полос движения, возводят транспортную развязку и строят новый отрезок дороги возле Работок с мостом через Алфёровку. В работах задействовано 160 специалистов и 110 единиц техники.

Дорожники уже приступили к устройству верхних завершающих слоёв покрытия на всём 8-километровом отрезке дороги. До конца этого дорожного-строительного сезона износостойкий асфальтобетон уложат на площади свыше 232 тыс. кв. м. На текущий момент выполнено порядка 14% от общего объёма.

Специалисты также продолжают заниматься монтажом и пусконаладкой сплошного электроосвещения, общая протяжённость которого составит 29 км. Установлено 465 из 610 опор с энергоэффективными светодиодными светильниками, проложено около 20 км силового кабеля. Завершаются работы по устройству 2 км фундаментов для шумозащитных экранов. Построены два локальных очистных сооружения, 14 из 16 водопропускных труб под федеральной дорогой и примыканиями к ней, а также 90% водоотводных лотков и кюветов. Параллельно идёт укрепление и планировка обочин, переустройство инженерных коммуникаций.

В районе будущей транспортной развязки возле Малиновки дорожники занимаются обустройством съездов с путепровода и возведением насыпи для дорог, которые соединят развязку с региональной трассой Работки – Порецкое.

В 2020–2021 годах дорожники выполнили устройство основания и нижнего слоя покрытия на всём протяжении участка реконструкции, возвели новый отрезок дороги около Работок с мостом через Алфёровку. На участке 467–468-й км обустроена разворотная петля, а также две площадки отдыха.