Продолжен контроль исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Новосибирской области, проведённого по поручению Президента Российской Федерации начальником Управления Президента Российской Федерации по работе с обращениями граждан и организаций Михаилом Михайловским в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 18 мая 2018 года

Поручение, данное по обращению Вятчининой Анны Николаевны из города Новосибирска Новосибирской области, предусматривает принятие мер по получению экспертного заключения Федерального автономного учреждения «Главное управление государственной экспертизы» или его филиала по объекту капитального строительства «Реконструкция и оснащение акушерского корпуса Государственной Новосибирской областной клинической больницы для размещения перинатального центра Новосибирской области», представлению результатов рассмотрения предложения Министерства здравоохранения Российской Федерации о возможности выделения денежных средств для завершения строительства и ввода в эксплуатацию перинатального центра Новосибирской области, включая обоснование принятого по данному вопросу решения, представлению предложения по включению перинатального центра в перечень несогласованных вопросов для рассмотрения на заседании Правительственной комиссии по бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и плановый период.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников доложил о том, что в целях завершения построения современной трехуровневой системы оказания акушерско-гинекологической помощи в Новосибирской области за счет средств областного бюджета Новосибирской области в 2012 году начата реконструкция перинатального центра. В связи с ограниченными возможностями областного бюджета Новосибирской облает строительство было остановлено в 2014 году. По состоянию на 29 октября 2019 года завершены работы по устройству временного ограждения и дорог, наружных сетей теплоснабжения, полов в подвальных помещениях, установке оконных блоков. Завершаются работы по установке витражей, внутренних перегородок и сетей теплоснабжения, противодымной вентиляции, спусков в подвал, строительству индивидуального теплового пункта. Продолжаются работы по монтажу внутренних сетей канализации, водоснабжения и электроснабжения. В ноябре 2019 года планируется заключить государственный контракт на выполнение работ по демонтажу и монтажу перехода, устройству входных групп, кровельных работ. Срок ввода перинатального центра в эксплуатацию – декабрь 2021 года.

На этом основании контроль исполнения поручения продолжен в соответствии с ранее установленными сроками до 10 ноября 2020 года и до 10 ноября 2021 года.