О ходе принятия мер по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы города Санкт-Петербурга, проведённого по поручению Президента Российской Федерации помощником Президента Российской Федерации в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 26 ноября 2013 года

Поручение, данное Губернатору Санкт-Петербурга 26 ноября 2013 года помощником Президента Российской Федерации Игорем Щёголевым по обращению Ткачук Екатерины Николаевны из города Санкт-Петербурга, предусматривает разработку и представление графика проведения работ и их финансирования и принятие мер по проведению капитального ремонта спортивного комплекса «Петродворцовый» в городе Санкт-Петербурге.

В связи с разработкой графика проведения работ и их финансирования по капитальному ремонту спортивного комплекса «Петродворцовый» поручение было снято с контроля. Принятие мер по завершению капитального ремонта, установке спортивного оборудования и вводу в эксплуатацию объекта осуществляется в рабочем порядке.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский доложил о том, что в настоящее время в корпусе бассейна Объекта в полном объёме завершены работы по ремонту плит покрытия кровли, демонтажу конструкций чаши бассейна, разборке внутренних перегородок и бетонных полов, демонтажу облицовочной плитки и штукатурки стен, ремонту перекрытий, ремонту и усилению обходных дорожек, монтажу металлоконструкций чаши бассейна, монтажу системы вентиляции, облицовке плиткой стен и пола, монтажу системы теплых полов на обходных дорожках, установке оконных блоков, возведению внутренних стен и перегородок, окраске потолков. Ведутся работы по монтажу витражных конструкций, оштукатуриванию стен, установке декоративных элементов окон на фасадах здания, прокладке инженерных коммуникаций, включая установку оконечных устройств (розетки, выключатели, вентиляционные решетки, дефлекторы), монтажу оборудования водомерного узла, также проводятся пусконаладочные работы оборудования водоподготовки, производится сборка главного распределительного щита. В административном, корпусе Объекта завершены работы по демонтажу внутренних перегородок, бетонного пола, штукатурки стен и облицовочной плитки. Ведутся реставрационные работы (расчистка швов, обработка укрепляющими составами помещений 1 и 2 этажей), отделочные работы в помещениях душевых и раздевалок, а также по монтажу воздуховодов и инженерных систем. В корпусе манежа Объекта завершены работы по возведению стен и перегородок, реставрационные работы по стенам с восстановлением кирпичной кладки и оштукатуриванием стен и перегородок. Ведется монтаж вентиляционных систем, лаг пола большого спортивного зала, оборудования индивидуального типового пункта, а также работы по финишной отделке помещений раздевалок. Для функционирования Объекта необходимо обеспечить проведение процедур по заключению договоров на техническое обслуживание инженерных и слаботочных систем, на техническое обслуживание и текущий ремонт оборудования. В настоящее время Учреждением заключены договоры на теплоснабжение, электроснабжение, оказание услуг связи, а также на поставку немонтируемого оборудования. Организована работа по подбору персонала. Ввод Объекта в эксплуатацию планируется в срок до 10 марта 2024 года.