О ходе исполнения пункта 2 перечня поручений, данных по итогам работы в городе Хабаровске Хабаровском крае мобильной приёмной Президента Российской Федерации

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев доложил о ходе исполнения пункта 2 перечня поручений, данных по итогам работы в городе Хабаровске Хабаровском крае 11 ноября 2011 года мобильной приёмной Президента Российской Федерации под руководством помощника Президента Российской Федерации Аркадия Дворковича.

Поручение, данное по обращению Строковой Светланы Анатольевны из города Хабаровска Хабаровского края, предусматривает принятие мер по обеспечению права граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь в детской поликлинике № 17 города Хабаровска.

В докладе сообщается о том, что на сегодняшний день на объекте «Поликлиника для детского население в Прибрежном микрорайоне, г. Хабаровск. Строительство» основные строительно-монтажные работы завершены. В соответствии с рекомендациями Минстроя России строительство объекта разделено на два этапа. По I этапу (строительство) получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 30 декабря 2022 года. По II этапу завершается оснащение объекта оборудованием. В соответствии с дополнительным соглашением от 30 декабря 2022 года к государственному контракту срок выполнения (завершения) работ II этапе не позднее 31 апреля 2023 года. В настоящее время заказчиком совместно с подрядной организацией ведется работа по обеспечению ввода II этапа объекта в эксплуатацию. Принять первых пациентов поликлиника сможет в III квартале 2023 года после передачи объекта в краевую собственность и получения лицензии на осуществление медицинской деятельности.