О ходе исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Калининградской области, проведённого по поручению Президента Российской Федерации начальником Референтуры Президента Российской Федерации в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве

Поручение, данное 17 сентября 2015 года начальником Референтуры Президента Российской Федерации Дмитрием Калимулиным по обращению Кульчановой Фатимы Аскаровны из города Калининграда Калининградской области, предусматривает принятие мер по реконструкции здания детского отделения государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Противотуберкулёзный диспансер Калининградской области» и завершению строительства нового здания противотуберкулёзного диспансера в городе Калининграде.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов доложил, что в дополнительные работы по объекту «Реконструкция корпусов противотуберкулезного диспансера (1, 2 и 3 очереди) по улице Дубовая аллея, 5 в городе Калининграде», в том числе здания детского отделения (Литер А, пристройка к Литер А), предусмотренные в рамках заключенного 17 апреля 2018 года контракта, выполнены в полном объеме. По основному контракту по данному объекту, заключенному 13 мая 2016 года, работы находятся в стадии завершения, а также устраняются недостатки по уже выполненным позициям. Помещения корпусов Литер Б и Литер В (корпуса отделений для взрослых) переданы заказчику для монтажа и установку немонтируемого оборудования и мебели. Одновременно подрядной организацией выполняются дополнительные р

аботы по подключению 2 кабельных линий к трансформаторной подстанции с целью получения разрешения на допуск в эксплуатацию электроустановок и тепловых энергоустановок, а также по подключению реконструированных корпусов к электрическим сетям по постоянной схеме энергоснабжения. Начата работа по монтажу и установке мебели и оборудования. Завершение данных мероприятий, в том числе по монтажу рентген-аппарата в детском отделении (Литер А), планируется до 30 ноября 2018года, ввод объекта в эксплуатацию – до 25 декабря 2018 года.