Продлён контроль исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы города Санкт-Петербурга, проведённого по поручению Президента Российской Федерации помощником Президента Российской Федерации в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 26 ноября 2013 года

Поручение, данное 26 ноября 2013 года помощником Президента Российской Федерации Игорем Щёголевым по обращению Ткачук Екатерины Николаевны из города Санкт-Петербурга, предусматривает разработку и представление графика проведения работ и их финансирования и принятие мер по проведению капитального ремонта спортивного комплекса «Петродворцовый» в городе Санкт-Петербурге.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов доложил о том, что в 2018 году на СК «Петродворцовый» завершены работы по реставрации фасада, оконных и дверных заполнений части здания, в которой расположен ледовый каток, и по реставрации лицевого фасада административного корпуса. Демонтировано временное ограждение со стороны улицы Аврова, открыт лицевой фасад. Получено положительное заключение государственной экспертизы о достоверности определения сметной стоимости выполнения работ в части ремонта и усиления строительных конструкций корпуса плавательного бассейна. В настоящее время проводятся работы по реставрации дворового фасада административного корпуса СК «Петродворцовый», а также ремонту и усилению строительных конструкций корпуса плавательного бассейна. В связи с тем, что государственной экспертизой не было согласовано проектное решение о демонтаже существующей чаши бассейна, проводятся работы по корректировке проектной документации в части проведения капитального ремонта чаши с учетом использования технологии вставки цельнометаллической герметичной конструкции в существующие железобетонные конструкции. На 2019 год запланированы работы по устройству индивидуального теплового пункта, отделочные работы внутри административного корпуса, устройство блока раздевалок, выполнение отделочных и электромонтажных работ внутри здания ледового стадиона.

На этом основании контроль исполнения поручения продлён до 25 ноября 2019 года.