О ходе исполнения пункта 1 перечня поручений, данных по итогам работы в Иркутской области мобильной приёмной Президента Российской Федерации

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев доложил о ходе исполнения пункта 1 перечня поручений, данных по итогам работы в Иркутской области 23 мая 2022 года мобильной приёмной Президента Российской Федерации под руководством полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Анатолия Серышева.

Поручение, данное Губернатору Иркутской области по обращению Барановой Людмилы Алексеевны, предусматривает принятие мер по реконструкции и размещению культурно-досугового центра в здании бывшего кинотеатра «Марат» в г.Иркутске.

В докладе сообщается о том, что реконструкция объекта запланирована на 2022–2023 годы. Средства на реконструкцию объекта в областном бюджете предусмотрены в полном объёме. По состоянию на 7 сентября 2023 года техническая готовность здания составляет 65%. После очистки фасада выявлено, что кирпичная кладка находится в неудовлетворительном состоянии с потерянным профилем прочности, имеются значительные разрушения межкирпичного пространства. Восстановление разрушенной кирпичной кладки не предусмотрено проектно-сметной документацией. В связи с необходимостью выполнения выявленных в ходе реконструкции дополнительных работ плановая дата завершения реконструкции 15 декабря 2023 года.