О ходе исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жителя Ямало-Ненецкого автономного округа, проведённого по поручению Президента Российской Федерации руководителем Канцелярии Президента Российской Федерации Александром Голублевым в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 14 октября 2015 года

Поручение, данное по обращению Акаёмова Олега Владимировича из города Салехарда Ямало-Ненецкого автономного округа, предусматривает принятие мер по завершению строительства спортивно-оздоровительного комплекса в микрорайоне Вынгапуровский города Ноябрьска.

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин доложил, что строительство спортивно-оздоровительного комплекса в микрорайоне Вынгапуровский города Ноябрьска осуществляется в рамках соглашения с ОАО «Газпромнефть», ООО «Магнум» и администрацией муниципального образования город Ноябрьск. В настоящее время завершены работы по: закрытию теплового контура здания (монтаж оконных блоков и кровли, устройство фасада здания); устройству входных групп; монтажу системы отопления; вентиляции и канализации; прокладке кабельных трасс. Выполнен монтаж витражей, сантехники и электрооборудования. Произведено армирование, бетонирование и гидроиспытание чаши бассейна. Для завершения строительства объекта необходимо выполнить работы по внутренней отделке помещений, благоустройству территории, внутреннему и наружному брендированию. В соответствии с дополнительным соглашением к договору осуществлён перенос сроков сдачи объекта с 31 декабря 2015 года на 1 июля 2016 года. Причиной переноса сроков послужило уточнение графика строительства, произведённое после окончания всего комплекса проектно-изыскательских работ. Дополнительным фактором, повлиявшим на перенос сроков, послужило изменение оформления фасадов, что вызвало необходимость заказа нестандартных сэндвич-панелей RAL, и невозможность выполнить благоустройство в зимний период (после устройства внешних сетей).