Продлён контроль исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Санкт-Петербурга, проведённого по поручению Президента Российской Федерации советником Президента Российской Федерации в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 30 мая 2018 года

Поручение, данное Губернатору Санкт-Петербурга 30 мая 2018 года советником Президента Российской Федерации Вениамином Яковлевым по обращению Еникеевой Лилии Михайловны из города Санкт-Петербурга, предусматривает принятие мер по завершению строительства и вводу в эксплуатацию детского дошкольного образовательного учреждения на участке 14 Суздальского шоссе города Санкт-Петербурга, в том числе обеспечив право на дошкольное образование дочери Еникеевой Л.М.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов доложил о том, что государственный контракт, заключенный 19 июня 2017 года, расторгнут в одностороннем порядке в связи с нарушением обязательств подрядной организации. По итогам конкурсных процедур от 18 мая 2020 года заключен государственный контракт. По состоянию на 29 июля 2020 года на объекте работает 195 специалистов и 5 единиц техники, ведутся работы по устройству наружных инженерных сетей, монтажу внутренних инженерных систем и отделке внутренних помещений. Степень строительной готовности объекта составляет 85%, в том числе по основным видам работ: закрытие контура – 95%, фасад – 85%, остекление – 100%. Внутренние инженерные системы – 92%. Отделочные работы – 85%. Наружные инженерные сети – 97%. Благоустройство территории – 75%. В соответствии с адресной инвестиционной программой на 2020 год и на плановый период 2021–2022 годов объект обозначен к вводу в эксплуатацию в 2020 году. Планируемый срок получения разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию – до 10 декабря 2020 года.

На этом основании срок исполнения поручения продлён до 20 января 2021 года.