О ходе исполнения пункта 3 перечня поручений, данных по итогам работы в Иркутской области мобильной приёмной Президента Российской Федерации

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев доложил о ходе исполнения пункта 3 перечня поручений, данных по итогам работы в Иркутской области 4 июля 2014 года мобильной приёмной Президента Российской Федерации под руководством начальника Референтуры Президента Российской Федерации Дмитрия Калимулина.

Поручение, данное Губернатору Иркутской области по обращению Попова Александра Михайловича из города Иркутска Иркутской области, предусматривает принятие мер по обеспечению нормативным водоснабжением и ремонту дороги посёлков Николов Посад и Ново-Иркутский Иркутского района.

В докладе сообщается о том, что между Минстроем России и правительством Иркутской области заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 24 декабря 2022 года (далее – Соглашение), предусмотрена субсидия из федерального бюджета в рамках федерального проекта «Чистая вода» на реализацию мероприятия «Строительство сетей водоснабжения в микрорайонах Ново-Иркутский, Николов Посад, Березовый, Изумрудный Марковского муниципального образования Иркутского района» (далее – Объект). Заключён муниципальный контракт от 16 марта 2023 года, срок выполнения работ – 1 октября 2024 года. По состоянию на текущую дату техническая готовность объекта составляет 11,5% при плане 67,7%. Отставание вызвано необходимостью корректировки проектной документации (изменение способа прокладки, трассировки и типа трубопроводов). Корректировка проектных решений осуществляется в рамках заключённых контрактов на авторский надзор и корректировку проектной документации.