Продлён контроль в рабочем порядке по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жителя Пермского края, проведённого по поручению Президента Российской Федерации начальником Управления Президента Российской Федерации по вопросам государственной службы и кадров в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 11 марта 2022 года

Поручение, данное 11 марта 2022 года начальником Управления Президента Российской Федерации по вопросам государственной службы и кадров Максимом Травниковым Губернатору Пермского края по обращению Слудянина Владимира Витальевича из деревни Даньки Краснокамского городского округа Пермского края, предусматривало принятие мер по разработке и представлению графика проведения работ и их финансирования по газификации жилых домов в деревне Даньки Краснокамского городского округа.

В связи с предоставлением плана мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к сетям газоснабжения в деревне Даньки Краснокамского городского округа, поручение было снято с контроля. Принятие мер по завершению строительства сетей газоснабжениия и пуске газа в деревне Даньки Краснокамского городского округа осуществляется в рабочем порядке.

Заместитель председателя правительства Пермского края Андрей Кокорев доложил о том, что мероприятия по строительству распределительных газопроводов в деревне Даньки Краснокамского городского округа выполняются в рамках Программы газификации и реконструкции систем газораспределения Пермского края, эксплуатируемых АО «Газпром газораспределение Пермь», на 2021–2026 годы. По объекту «Распределительные газопроводы д. Даньки Краснокамского городского округа Пермского края (1-я очередь)» проведены проектно-изыскательские работы.

В соответствии с планом мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к сетям газоснабжения деревни Даньки Краснокамского городского округа строительно-монтажные работы, врезку и пуск газа планировалось провести до 1 июля 2023 года, однако в связи с длительным согласованием прохождения трассировки газопроводов в границе охранной зоны железной дороги сроки перенесены. Плановый срок проведения строительно-монтажных работ, врезки и первичного пуска газа – до 15 ноября 2023 года.

На этом основании продлён контроль в рабочем порядке за принятием мер по завершению строительства газопроводов и пуске газа в срок до 20 ноября 2023 года.