Снято с контроля исполнения поручение, данное по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Пермского края, проведённого по поручению Президента Российской Федерации начальником Управления Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции Андреем Чоботовым в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 7 ноября 2018 года

Поручение, данное по обращению Ахметовой Елены Валерьевны из деревни Касимово Пермского района Пермского края, предусматривает совместно с ПАО «Газпром» принятие мер по разработке и представлению графика проведения работ и их финансирования по газификации жилых домов в деревне Касимово Пермского района.

Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер доложил о том, что Подготовка к газификации данного населенного пункта осуществляется в рамках Программы газификации систем газораспределения Пермского края за счет потенциального источника регуляторного контракта на 2019–2023 годы, утвержденной АО «Газпром газораспределение Пермь» и Министерством жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края. АО «Газпром газораспределение Пермь» в сентябре 2019 г. завершено проектирование перемычки высокого и среднего давления в селе Лобаново с целью разгрузки газораспределительных сетей и обеспечения возможности устойчивого газоснабжения деревни Касимово. Планируемый срок окончания ее строительства – декабрь 2019 года. Правительство Пермского края выполняет проектирование объекта «Распределительный уличный газопровод д. Касимово». Планируемый срок завершения проектирования – III квартал 2020 года, строительства – III квартал 2022 года. Обеспечение технической возможности подачи газа будет синхронизировано с подготовкой Правительством Пермского края потребителей деревни Касимово к приему газа в сентябре 2022 года.

На этом основании контроль исполнения поручения осуществляется в рабочем порядке с предоставлением информации до 20 сентября 2020 года, до 20 сентября 2021 года и до 1 октября 2022 года.