О ходе исполнения поручения, данного по итогам личного приема в режиме видео-конференц-связи жительницы Республики Крым, проведённого по поручению Президента Российской Федерации помощником Президента Российской Федерации в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 11 декабря 2019 года

Поручение, данное 11 декабря 2019 года помощником Президента Российской Федерации Анатолием Серышевым Главе Республики Крым, Председателю Совета Министров Республики Крым по обращению Коваленко Ольги Сергеевны из города Керчи Республики Крым, предусматривает принятие мер по строительству и вводу в эксплуатацию нового здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Керчи Республики Крым «Школа-гимназия № 2 имени Владимира Галактионовича Короленко».

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов доложил о том, что строительство Объекта осуществляется в рамках государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя» (далее – Программа). Согласно Государственному контракту на выполнение строительно-монтажных работ по Объекту от 25 августа 2020 года (далее – Контракт) выполнены следующие работы: возведение основания здания школы – 85%, монтаж кровельного покрытия – 30%, кладка стен и перегородок – 75%, устройство окон – 50%. Строительная готовность Объекта составляет 55%.

Ввиду систематического неисполнения подрядчиком взятых на себя обязательств, повлекших срыв запланированных сроков ввода Объекта в одностороннем порядке. В связи с расторжением Контракта необходимо проведение корректировки проектно-сметной документации по Объекту. После получения положительного заключения государственной экспертизы будет заключён государственный контракт на завершение строительно-монтажных работ по Объекту. В соответствии с утвержденным Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации планом-графиком реализации мероприятий Программы ввод Объекта в эксплуатацию запланирован в декабре 2025 года.