О ходе исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Ленинградской области, проведённого по поручению Президента Российской Федерации первым заместителем Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Вячеславом Володиным в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 18 июня 2015 года

Поручение, данное по обращению Силиной Елены Александровны из деревни Тарасово Тосненского района Ленинградской области, предусматривает принятие мер по разработке и представлению графика выполнения работ и их финансирования по газификации и обеспечению нормативным горячим водоснабжением жилых домов в деревне Тарасово Тосненского района.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко доложил, что запуск котельной после профилактических работ для обеспечения потребителей деревни Тарасово горячим водоснабжением произведён в июне 2015 года. В настоящее время горячее водоснабжение подается бесперебойно в полном объёме. Для создания технической возможности газификации деревни необходимо строительство двух межпоселковых газопроводов: «Газопровод межпоселковый от ГРС «Тосно» – посёлок Строение, в том числе проектные работы» (далее – первый объект) и «Газопровод межпоселковый от посёлка Строение – деревня Усадище – деревня Сидорово – деревня Тарасово – деревня Мельница – деревня Андрианово» (далее – второй объект). Проектирование и строительство первого объекта запланировано в рамках государственной областной программы «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области». Проектно-изыскательские работы планируется выполнить в 2015 – 2016 годах, строительно-монтажные работы – в 2016 – 2017 годах. Проектирование и строительство второго объекта запланировано в рамках программы газификации Ленинградской области АО «Газпром газораспределение Ленинградская область», начало выполнения проектно-изыскательских работ по данному объекту предусмотрено в 2015 году. В адрес администрации МО «Тосненский муниципальный район» в сентябре 2015 года АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» направлены на согласование схема расположения земельного участка и запрос на предварительное согласование предоставления земельного участка под строительство второго объекта. После получения согласований будет запущена процедура закупки товаров, работ и услуг на проведение необходимых изысканий. Проектно-изыскательские работы планируется завершить в 2016 году, строительно-монтажные работы – в 2017 – 2019 годах. После строительства межпоселковых газопроводов появится техническая возможность обеспечения природным газом потребителей деревни Тарасово и перевода котельной на природный газ.