О ходе принятия мер по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жителя города Москвы, проведённого по поручению Президента Российской Федерации начальником Управления Президента Российской Федерации по работе с обращениями граждан и организаций Михаилом Михайловским в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 25 октября 2017 года

Поручение, данное Мэру Москвы по обращению Титова Сергея Михайловича из деревни Саларьево города Москвы, предусматривало принятие мер по разработке и представлению графика производства работ по строительству и вводу в эксплуатацию канализационных сетей в деревне Саларьево города Москвы.

В связи с заключением государственного контракта на выполнение подрядных работ на строительство канализационной насосной станции в деревне Саларьево города Москвы, поручение было снято с контроля. Принятие мер по реализации данного объекта осуществляется в рабочем порядке.

Руководитель Департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин доложил о том, что в адресную инвестиционную программу города Москвы на 2021–2024 годы включен объект «Строительство сетей канализации деревни Саларьево, поселение Московский Новомосковского административного округа города Москвы» со сроками выполнения проектно-изыскательские работ – 2019–2022 годы, строительно-монтажные – 2020–2022 годы. В рамках реализации 26 декабря 2018 года заключен контракт на оказание услуг на выполнение проектно-изыскательских работ. В октябре 2020 года получены положительные заключения. В декабре 2020 года заключен государственный контракт на выполнение подрядных работ по объекту: Этап 2. «Канализационная насосная станция», в феврале 2021 года – Этап 1. «Сети хозяйственно-бытовой канализации». В процессе выполнения строительно-монтажных работ выявлено несоответствие данных ОПС ГБУ «Мосгоргеотрест» с фактическим положением инженерных сетей. В июне 2022 года получены положительные заключения ГАУ «Мосгосэкспертиза» по проектной документации и результатам инженерных изысканий. В связи со значительным увеличением стоимости строительства объекта по результатам рассмотрения проектно-сметной документации и невозможностью выполнения в полном объеме строительно-монтажных работ по ранее заключенным государственным контрактам, государственные контракты на выполнение подрядных работ были расторгнуты в одностороннем порядке со стороны генеральной подрядной организации. Объявлен открытый конкурс в электронной форме на выполнение подрядных работ по завершению строительства на объекте «Этап 1. Сети хозяйственно-бытовой канализации», дата подведения итогов определения поставщика – 25 октября 2022 года. Комплект конкурсной документации на выполнение подрядных работ по завершению строительства на объекте «Этап 2. Канализационная насосная станция» направлен в Департамент города Москвы по конкурентной политике, плановый срок объявления процедуры – 21 октября 2022 года. В настоящее время ведется работа по формированию комплектов конкурсной документации для объявления новых закупок на выполнение подрядных работ. Срок объявления конкурсных процедур – четвертый квартал 2022 года, плановый срок ввода объекта Этап 1 протяженностью сети канализации 2790,05 м – конец четвертого квартала 2022 года, ориентировочный срок ввода объекта – конец третьего квартала 2023 года.