О ходе исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Республики Калмыкия, проведённого по поручению Президента Российской Федерации первым заместителем Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Вячеславом Володиным в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 20 ноября 2012 года

Поручение, данное по обращению Доржиновой Гульсары Камильевны из села Бага-Тугтун Яшалтинского района Республики Калмыкия, предусматривает принятие мер по обеспечению водоснабжением жителей села Бага-Тугтун Яшалтинского района, а также разработку программы по обеспечению водоснабжением жителей Республики Калмыкия.

Председатель Правительства Республики Калмыкия Игорь Зотов доложил, что мероприятия по обеспечению водоснабжением жителей села Бага-Тугтун были разбиты на 2 этапа: I этап – строительство подводящих сетей, II этап – строительство разводящих сетей. Строительство II этапа завершено в 2014 году. В настоящее время внутрипоселковые сети эксплуатируются, подача воды населению осуществляется из существующих колодцев на берегу пруда. В соответствии с проектно-сметной документацией I этап предусматривает строительство пруда-копани, водозабора, подводящего водовода и насосной станции 1-го подъёма. В целях эффективного использования бюджетных средств были разработаны мероприятия по водоснабжению жителей села Бага-Тугтун, предусматривающие оптимизацию расходов республиканского бюджета и замену видов работ, предусмотренных первым этапом, – строительство водоподводящих сетей на работы по очистке водоподводящего канала и углублению пруда, которые позволят в короткие сроки обеспечить жителей села Бага-Тугтун бесперебойным водоснабжением. Завершение работ запланировано в IV квартале 2015 года.