О ходе исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы города Москвы, проведённого по поручению Президента Российской Федерации помощником Президента Российской Федерации – начальником Государственно-правового управления Президента Российской Федерации Ларисой Брычевой в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 17 ноября 2021 года

Поручение, данное Главе Республики Дагестан по обращению Ахмедибировой Суайбат Алибековны из города Москвы, предусматривает совместное с Министерством просвещения Российской Федерации принятие мер по строительству и вводу в эксплуатацию школы в селе Сивух Хасавюртовского района Республики Дагестан.

Глава Республики Дагестан Сергей Меликов доложил о том, что строительство указанной школы осуществляется согласно государственному контракту на оказание услуг с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовки проектно-сметной документации, строительно-монтажных работ и поставки оборудования. В ноябре 2022 года получено положительное заключение государственной экспертизы и разрешение на строительство. По состоянию на 21 декабря 2022 года выполнены строительно-монтажные работы по устройству гравийно-песчаной и бетонной подготовки под фундаменты зданий и сооружений. Ввиду несвоевременной разработки подрядчиком проектно-сметной документации и значительного удорожания строительных материалов, повлекшего необходимость повторного прохождения государственной экспертизы документов, заключено соглашение о переносе срока ввода в эксплуатацию объекта на декабрь 2023 года.