Продлён контроль исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Нижегородской области, проведённого по поручению Президента Российской Федерации помощником Президента Российской Федерации Евгением Школовым в Приёмной Президента по приёму граждан в Москве 12 марта 2013 года

Поручение, данное по обращению Кононовой Елены Сергеевны из посёлка Вахран Шахунского района Нижегородской области, предусматривает разработку графика проведения работ и их финансирования по строительству общеобразовательной школы в посёлке Вахран Шахунского района.

Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев доложил, что в настоящее время подготовлен график проведения работ по финансированию объекта «Строительство общеобразовательной школы на 624 учащихся в поселке Вахтан Шахунского района», включенный в областную целевую программу «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры как основы повышения качества жизни населения Нижегородской области на 2015 год» с общим объемом финансирования 247 867 тыс. рублей, а также график производства строительно-монтажных работ.

На 2015 год на проведение строительно-монтажных работ выделено 30 588 тыс. рублей. В состав работ входит: подготовка строительной площадки, земельные работы по разработке котлована, устройство фундамента здания, возведение несущих конструкций здания.

На 2016 год предполагается выделение 49 412 тыс. рублей. В состав работ входит: завершение возведения несущих конструкций здания, монтаж перекрытий здания, устройство скатной кровли, монтаж оконных и дверных блоков.

На 2017 год предполагается выделение 70 000 тыс. рублей. В состав работ входит: строительство наружных и внутренних коммуникаций в том числе теплотрассы, сетей энергоснабжения, водопроводных и канализационных сетей, устройство пожарного резервуара, строительство канализационной насосной станции, телефонизация здания.

На 2018 год предполагается выделение 97 867 тыс. рублей. В состав работ входит: строительство подъездных путей, внутренняя отделка помещений, благоустройство и озеленение территории, поставка и монтаж оборудования.

В настоящее время проводится активная работа по вопросу ускорения начала срока строительства и срока ввода в эксплуатацию данной школы.

На этом основании контроль исполнения поручения Президента Российской Федерации продлён до 1 сентября 2015 года с представлением промежуточного доклада в срок до 1 сентября 2014 года.