О ходе принятия мер по исполнению пункта 4 перечня поручений, данных по итогам работы в городе Нижнем Новгороде Нижегородской области мобильной приёмной Президента Российской Федерации

Заместитель министр спорта Нижегородской области Алексей Москвин доложил о ходе исполнения пункта 4 перечня поручений, данных по итогам работы в городе Нижнем Новгороде Нижегородской области 27 апреля 2015 года мобильной приёмной Президента Российской Федерации под руководством начальника Экспертного управления Президента Российской Федерации Владимира Симоненко.

Поручение, данное по обращению Зайцева Давида Владиславовича из города Нижнего Новгорода Нижегородской области, предусматривало принятие мер по реконструкции и благоустройству территории стадиона «Красная Этна» в городе Нижнем Новгороде.

В связи с тем, что работа по проведению мероприятий по реконструкции и благоустройству территории стадиона «Красная Этна» организована, поручение было снято с контроля. Принятие мер по завершению работ по реконструкции и благоустройству территории стадиона «Красная Этна» в городе Нижнем Новгороде осуществляется в рабочем порядке.

В докладе сообщается о том, что в 2021 году в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» (далее – Проект) на стадион «Красная Этна» поставлен и смонтирован комплект оборудования малой спортивной площадки (ГТО). Также в рамках Проекта осуществляется поставка комплекта оборудования для создания физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа (далее – ФОКОТ). По поставке и монтажу оборудования для создания ФОКОТа сообщаем, что 30 августа 2021 года между министерством спорта Нижегородской области и ООО «ПРОСПОРТСЕРВИС» заключен государственный контракт на поставку оборудования ФОКОТа. Срок поставки оборудования в течении 60 дней с даты заключения контракта (до 30 октября 2021 года). По информации ООО «ПРОСПОРТСЕРВИС» (поставщик оборудования) поставку оборудования планируется осуществить в срок до 17 декабря 2021 года. Учитывая позднюю поставку и наступившие погодные условия, монтаж оборудования целесообразно осуществить во II квартале 2022 года. Вопрос переноса сроков монтажа оборудования согласовывается с Минспорта России в рабочем порядке.