О ходе исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жителя Красноярского края, проведённого по поручению Президента Российской Федерации начальником Управления Президента Российской Федерации по работе с обращениями граждан и организаций Михаилом Михайловским в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 27 мая 2016 года

Поручение, данное Губернатору Красноярского края по обращению Попкова Константина Александровича из города Дивногорска Красноярского края, предусматривает принятие мер по обеспечению инженерной (электроснабжение и водоснабжение) и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставленных для индивидуального жилищного строительства в городе Дивногорске.

Губернатор Красноярского края Александр Усс доложил о том, что в целях строительства объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры требуется выполнить корректировку проектно-сметной документации на строительство транспортной сети и сети водоснабжения, разработанной в 2016 году, и получить положительное заключение государственной экспертизы на проект. Бюджет муниципального образования город Дивногорск является дотационным, в связи с чем финансирование мероприятий по корректировке проектно-сметной документации планируется произвести в рамках государственной программы Красноярского края «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан», утвержденной постановлением Правительства Красноярского края. В настоящее время администрация города Дивногорска подала заявку на предоставление субсидии из краевого бюджета на выполнение корректировки проектно-сметной документации. Рассмотреть заявки муниципальных образований Красноярского края, в том числе города Дивногорска, и принять решение о распределении субсидий планируется до конца марта 2023 года. С учетом рисков, существующих при подготовке проектной документации и связанных со сложностью проведения инженерных изысканий, а также устранением возможных замечаний на этапе прохождения экспертизы, положительное заключение государственной экспертизы на проект планируется получить до 01.06.2024. При условии своевременной выдачи положительного заключения государственной экспертизы и определении источника финансирования после утверждения в составе проектной документации сметной стоимости строительства объектов планируется выполнить строительство сетей водоснабжения в период 2024 – 2025 годов, строительство дорожно-транспортной сети — в период 2025 – 2026 годов.