Продлён контроль исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жителя Иркутской области, проведённого по поручению Президента Российской Федерации начальником Управления Президента Российской Федерации по внутренней политике Андреем Яриным в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 19 октября 2021 года

Поручение, данное Губернатору Иркутской области по обращению Сорокина Антона Владимировича из рабочего посёлка Маркова Иркутского района Иркутской области, предусматривает принятие мер по ремонту автомобильной дороги по Подгорному проезду в микрорайоне Ново-Иркутский рабочего посёлка Маркова Иркутского района, обеспечив проезжее состояние дороги до завершения работ и безопасность дорожного движения.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев доложил о том, что согласно муниципальному контракту срок окончания выполнения работ по объекту 1 октября 2022 года. В процессе производства работ возникла необходимость корректировки проектной документации и изменений проектных решений, что повлекло за собой изменение объемов работ и закуп дополнительных материалов. На текущий момент техническая готовность объекта составляет 90%, окончание выполнения работ в полном объеме ожидается к 1 ноября 2022 года. Подрядчику направлено требование об уплате неустойки. Мониторинг хода работ на объекте осуществляется ежедневно. На объекте в соответствии со схемой организации дорожного движения обеспечен безопасный проезд.

На этом основании срок исполнения поручения продлён до 10 ноября 2022 года.