О ходе исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Ивановской области, проведённого по поручению Президента Российской Федерации советником Президента Российской Федерации Сергеем Глазьевым в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 4 сентября 2014 года

Поручение, данное по обращению Кашиной Юлии Николаевны из города Кинешма Ивановской области, предусматривает принятие мер по завершению строительства детского сада в городе Кинешма.

Заместитель Председателя Правительства Ивановской области Ирина Эрмиш доложила, что работы по строительству детского сада в городе Кинешма приостановлены в августе 2015 года в связи с недобросовестностью подрядчика.

Судебные решения о взыскании денежных средств с подрядной организации и АКБ «Военно-Промышленный банк» города Москва, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения обязательств по муниципальному контракту, до настоящего времени не исполнены.

В этой связи для завершения строительства объекта на 2018 и 2019 годы в бюджете Ивановской области предусмотрено 95,96 млн. рублей, в бюджете городского округа Кинешма — 5,05 млн. рублей. Разработан и исполняется график проведения работ по завершению строительства и вводу объекта в эксплуатацию, 27 августа 2018 года заключен муниципальный контракт с ООО «БСИ» на завершение строительства детского сада, срок исполнения контракта – 25 декабря 2018 года.

Оформление технической документации для ввода объекта в эксплуатацию, разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, а также регистрация права муниципальной собственности на объект, передача имущества детского сада на баланс эксплуатирующего учреждения и получение лицензии на осуществление образовательной деятельности запланировано на первую половину 2019 года.

Открытие детского сада на 220 мест по ул. Гагарина планируется до 01 сентября 2019 года.