Продлён контроль исполнения пункта 1 перечня поручений, данных по итогам работы мобильной приемной Президента в городе Всеволожске Ленинградской области

На основании доклада губернатора Ленинградской области Валерия Сердюкова и соответствующей проверки продлен контроль исполнения пункта 1 перечня поручений, данных по итогам работы в городе Всеволожске Ленинградской области 16 июня 2011 года мобильной приемной Президента под руководством помощника Президента Аркадия Дворковича.

Поручение по пункту 1 о принятии мер по обеспечению дома электрической мощностью, необходимой для ввода в эксплуатацию лифтового оборудования в жилом доме № 10 по улице Магистральной города Всеволожска дано по обращению Татьяны Владимировны Марковой.

Установлено, что по состоянию на 5 марта 2012 года управляющая компания ООО «Жилсервис» выполнила работы по подготовке электроустановок жилого дома к осуществлению технологического присоединения. Подрядная организация ООО «Ирбис» приступила к работам по монтажу кабельной линии 0,4 кВ от БРТП 10/0,4 кВ до жилого дома.

Сетевая организация ОАО «ЛОЭСК» закончила строительство подстанции БРТП 10/0,4 кВ и осуществляет мероприятия по получению разрешительной документации на эксплуатацию электроустановок. После решения вопроса по балансовой принадлежности БРТП 10/0,4 кВ ОАО «ЛОЭСК» приступит к выполнению работ по перезаводке существующих кабельных линий 10 кВ от трансформаторной подстанции № 152 на БРТП 10/0,4 кВ.

Таким образом, после завершения строительно-монтажных работ, оформления разрешительной документации на ввод в эксплуатацию электроустановок в Северо-Западном управлении Ростехнадзора, а также после проведения организационных мероприятий по эксплуатации электросетевых объектов, будет решен вопрос обеспечения дома необходимой электрической мощностью.

Принято решение продлить контроль исполнения данного пункта до 1 июня 2012 года.