О ходе исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жителя Забайкальского края, проведённого по поручению Президента Российской Федерации заместителем Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Дмитрием Козаком в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 29 апреля 2020 года

Поручение, данное Губернатору Забайкальского края по обращению Макаренко Артёма Васильевича из города Читы Забайкальского края, предусматривает принятие мер по капитальному ремонту (восстановлению) и вводу в эксплуатацию автомобильного моста через реку Читинка в городе Чите, обеспечив проезд автомобильного транспорта до восстановления моста.

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов доложил о том, что автомобильный железобетонный мост через реку Чита разрушен в результате катастрофических паводков в июле 2018 года. В сентябре 2018 года заключен государственный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Капитальный ремонт (восстановление) моста через р. Чита, км 1+636 автомобильной дороги Обход г. Чита». В декабре 2019 года получено положительное заключение государственной экспертизы. Определена сметная стоимость капитального ремонта моста. Государственный контракт на выполнение строительно-монтажных работ заключен 4 марта 2020 года. В 2020 году запланировано выполнение 47%объема работ, окончание работ – до 30 ноября 2021 года. Работы ведутся по графику. Для проезда автомобильного транспорта до восстановления моста ведется устройство временного объездного моста. По состоянию на 30 июля 2020 года степень готовности временного объездного моста – 65%, запустить движение планируется до конца августа 2020 года.