Продлён контроль исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Хабаровского края, проведённого по поручению Президента Российской Федерации первым заместителем Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Алексеем Громовым в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 6 февраля 2018 года

Поручение, данное Губернатору Хабаровского края по обращению Шпунтенко Анастасии Владимировны из города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края, предусматривает принять меры по строительству и вводу в эксплуатацию детского больничного комплекса в Ленинском округе города Комсомольска-на-Амуре.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев доложил о том, что освоение по Объекту на 01.10.2020 составляет 1 281 млн. рублей, техническая готовность — 46,87%, при плане за 2020 год — 63,81 % в соответствии с заключенными Соглашениями с Министерством здравоохранения Российской Федерации (далее — Минздрав России). Причиной отставания от графика выполнения работ явилось наличие ошибок в проектной документации, выявленных подрядными организациями в ходе проведения строительно-монтажных работ, в части неучтенных объемов работ и стоимости материалов, повлекших за собой необходимость корректировки проектной документации и прохождения повторной государственной экспертизы. Положительное заключение от федерального автономного учреждения «Главное управление государственной экспертизы» по проектной документации и результатам инженерных изысканий получено 12.03.2020, по достоверности определения сметной стоимости Объекта — 06.07.2020. Сметная стоимость строительства Объекта увеличилась на 2 624,7 млн. рублей. Правительством Хабаровского края направлена бюджетная заявка по Объекту в Минздрав России в целях получения субсидий федерального бюджета на 2021 – 2023 годы. Согласно ответу Минздрава России в проекте федерального закона «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» соответствующие бюджетные ассигнования Минздраву России не предусмотрены. Вопрос финансового обеспечения строительства Объекта может быть рассмотрен в следующем бюджетном цикле.

На этом основании срок исполнения поручения Губернатору Хабаровского края продлён до 1 ноября 2021 года и дано дополнительное поручение Министру здравоохранения Российской Федерации о рассмотрении возможности выделения средств из федерального бюджета на завершение строительства объекта в срок до 1 декабря 2020 года.