Продлён контроль исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Мурманской области, проведённого по поручению Президента Российской Федерации начальником Управления Президента Российской Федерации по работе с обращениями граждан и организаций Михаилом Михайловским в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 29 декабря 2020 года

Поручение, данное Министру культуры Российской Федерации по обращению Лешуковой Ирины Геннадьевны из города Мурманска Мурманской области, предусматривает совместно с правительством Мурманской области принятие мер по разработке и представлению графика проведения работ и их финансирования по реконструкции здания государственного областного автономного учреждения культуры «Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М.Кирова» (здание Дома культуры моряков), обеспечив надлежащие условия участия граждан в культурной жизни до завершения работ.

Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова доложила о том, что в ходе проведения капитального ремонта фасада объекта в соответствии с государственным контрактом от 30 июля 2021 года выявлен ряд работ, не предусмотренных проектной документацией, и подтвержденных авторским надзором. В этой связи возникла необходимость корректировки проектных решений в части проведения дополнительных восстановительных работ фасада здания и устройства архитектурно-художественного освещения, что увеличивает сроки выполнения капитального ремонта. В рамках авторского надзора определены дополнительные технические решения по элементам наружной декоративной отделки карниза здания, также дополнительно разработана проектно-сметная документация в части архитектурной подсветки. После доведения лимитов бюджетных обязательств в 2022 году указанные работы планируется проводить в рамках действующего контракта путем заключения дополнительного соглашения. В настоящее время работы на объекте приостановлены. Возобновление работ планируется во II квартале 2022 года. Проектная документация на реконструкцию объекта, разработанная в соответствии с государственным контрактом от 24 августа 2020 года, вместе с положительным заключением государственной историко-культурной экспертизы размещена на сайте Министерства культуры Мурманской области и находится на стадии общественного обсуждения до 25 ноября 2021 года.

На этом основании срок исполнения поручения продлён до 15 октября 2022 года.