Продолжен контроль исполнения пункта 1 перечня поручений, данных по итогам работы в Республике Калмыкия мобильной приёмной Президента Российской Федерации

Глава Республики Калмыкия Бату Хасиков доложил о ходе исполнения пункта 1 перечня поручений, данных по итогам работы в Республике Калмыкия 3 сентября 2020 года мобильной приёмной Президента Российской Федерации под руководством заместителя полномочного представителя Президента Российской Федерации в Южном федеральном округе Владимира Гурбы.

Поручение, данное Главе Республики Калмыкия по обращению Нонаева Валентина Викторовича из города Элисты, предусматривает принятие мер по вопросу строительства футбольного манежа для бюджетного учреждения Республики Калмыкия «Республиканская спортивная школа олимпийского резерва по футболу» в городе Элисте Республики Калмыкия.

В докладе сообщается о том, что по состоянию на 1 мая 2021 года разработана проектно-сметная документация на строительство футбольного манежа для бюджетного учреждения Республики Калмыкия «Республиканская спортивная школа олимпийского резерва по футболу» в городе Элисте и получено положительное заключение государственной экспертизы. В настоящее время осуществляется подготовка конкурсной документации по отбору подрядчика для выполнения работ по объекту. Ориентировочный срок размещения извещения о проведении конкурсного отбора на право заключения контракта на выполнение строительно-монтажных работ – конец июня 2021 года. Строительно-монтажные работы планируется завершить в I квартале 2022 года.

На этом основании срок исполнения поручения продолжен в соответствии с ранее установленным сроком до 1 марта 2022 года.