О ходе исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Иркутской области, проведённого по поручению Президента Российской Федерации помощником Президента Российской Федерации – начальником Контрольного управления Президента Российской Федерации Дмитрием Шальковым в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 24 ноября 2020 года

Поручение, данное Министру просвещения Российской Федерации по обращению Пелиной Ольги Васильевны из города Иркутска Иркутской области, предусматривает совместное с правительством Иркутской области принятие мер по строительству и вводу в эксплуатацию нового здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Иркутска средней общеобразовательной школы № 75.

Исполняющий обязанности Министра просвещения Российской Федерации Александр Бугаев доложил о том, что в связи с недобросовестным исполнением принятых обязательств подрядчиком, приведшим к отставанию от графика производства строительно-монтажных работ на объекте, контракт был в одностороннем порядке расторгнут 31 июля 2023 года. Новый муниципальный контракт для завершения строительства Школы № 75 был заключён 14 сентября 2023 года. Принимая во внимание нормативные сроки строительства Школы № 75, её ввод в эксплуатацию до конца 2023 года не представлялся возможным, в связи с чем на основании ходатайства Губернатора Иркутской области Кобзева И.И. Минпросвещения России поддержало и согласовало с Правительством Российской Федерации в установленном порядке вопрос переноса предельного срока ввода в эксплуатацию объекта до 31 декабря 2024 года. Новые обязательства приняты правительством Иркутской области в рамках заключенного с Минпросвещения России дополнительного соглашения. Актуальная строительная готовность объекта – 14 процентов.