О ходе исполнения поручения, данного по итогам личного приёма жительницы Брянской области в режиме видео-конференц-связи, проведённого по поручению Президента Российской Федерации помощником Президента Российской Федерации – начальником Контрольного управления Президента Российской Федерации Константином Чуйченко в Приёмной Президента по приёму граждан в городе Москве 21 февраля 2012 года

Поручение, данное по обращению Рашутиной Зинаиды Васильевны из города Брянска, предусматривает принятие мер по завершению строительства многоквартирного жилого дома 6 по улице III Интернационала в городе Брянске с представлением графика работ и их финансирования. Губернатор Брянской области Николай Денин доложил, что 17 января 2013 года вступило в законную силу решение об исключении земельного участка под проблемным объектом долевого строительства из конкурсной массы и переуступке права аренды от ОАО «Строитель» к ЖСК «Квартал».

16 февраля 2013 года в управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Брянской области прошла регистрация прав по договору уступки договора аренды от ОАО «Строитель» к ЖСК «Квартал».

18 апреля 2013 года управлением имущественных отношений Брянской области проведена работа по формированию земельных участков, расположенных по улице Комарова в Володарском районе города Брянска, и получены кадастровые паспорта.

В соответствии с постановлением администрации Брянской области от 2 декабря 2011 года № 1091 «О порядке определения нового застройщика (инвестора) в целях защиты прав граждан – участников долевого строительства на территории Брянской области» 25 апреля 2013 года был объявлен конкурс по определению нового инвестора (застройщика, подрядчика) по выполнению работ на проблемном объекте долевого строительства – проекте застройки квартала, ограниченного улицами III Интернационала, Куйбышева, Союзной, Комсомольской. 29 мая 2013 года подведены итоги конкурса, победителем которого признано ООО «Речное».

В настоящее время между ОАО «Речное» и ЖСК «Квартал» заключен договор подряда на выполнение работ и ведется работа по получению разрешительной документации на строительство.

Кроме того, решается вопрос об изыскании дополнительных земельных участков для полного выполнения работ на объекте и завершения строительства.