Продолжен контроль в рабочем порядке за принятием мер по исполнению пункта 6 перечня поручений, данных по итогам работы в Краснодарском крае мобильной приёмной Президента Российской Федерации

Заместитель Главы администрации (Губернатора) Краснодарского края Александр Власов доложил о ходе исполнения пункта 6 перечня поручений, данных по итогам работы в Краснодарском крае 17 мая 2019 года мобильной приёмной Президента Российской Федерации под руководством советника Президента Российской Федерации Руслана Эдельгериева.

Поручение, данное по обращению Жракова Василия Ивановича из города Славянска-на-Кубани Славянского района Краснодарского края, предусматривало принятие мер по разработке и представлению графика проведения работ и их финансирования по строительству и вводу в эксплуатацию центра единоборств в Славянском городском поселении.

В связи с определением источников финансирования строительства центра единоборств в Славянском городском поселения, а также подготовкой проектно-сметной документации, поручение было снято с контроля. Принятие мер по завершению строительства и вводу в эксплуатацию объекта осуществляется в рабочем порядке.

В докладе сообщается о том, что строительство объекта осуществляется с 2020 года, в целях предоставления субсидии между департаментом и муниципальным образованием заключено соглашение. В 2021 году работы на объекте велись с отставанием от графика производства на три месяца, что было вызвано значительным удорожанием строительных материалов, а также необходимостью корректировки проектно-сметной документации объекта. В декабре 2021 года получено положительное заключение государственной экспертизы в рамках пересчета стоимости объекта. В настоящее время на объекте выполняются отделочные работы, благоустройство территории, устройство кровли. В целях скорейшего завершения строительства объекта, в феврале 2022 года были выделены дополнительные средства краевого бюджета на его финансирование, планируется заключить с муниципальным образованием соответствующее дополнительное соглашение, предусматривающее финансирование и завершение строительства объекта до 31 марта 2022 года.

На этом основании контроль за принятием мер – завершением строительства и вводом в эксплуатацию центра единоборств в Славянском городском поселении продолжен в рабочем порядке в соответствии с ранее установленным сроком до 15 апреля 2022 года.