Продолжен контроль исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жителя Свердловской области, проведённого по поручению Президента Российской Федерации помощником Президента Российской Федерации Андреем Фурсенко в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 5 июля 2018 года

Поручение, данное по обращению Исакова Николая Владимировича из посёлка Билимбай городского округа Первоуральск Свердловской области, предусматривает принятие мер по строительству и вводу в эксплуатацию школы в посёлке Билимбай городского округа Первоуральска, обеспечив надлежащие условия образования детей до завершения работ, а также представить программу комплексного развития образования в посёлке Билимбай городского округа Первоуральска.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев доложил, что в целях исполнения поручения постановлением Администрации городского округа Первоуральск от 12.02.2019 № 188 утверждена программа «Комплексное развитие системы образования в поселке Билимбай городского округа Первоуральск на 2019–2022 годы». 31 января 2019 года между муниципальным казенным учреждением «Управление капитального строительства» и ООО «ИТЦ «Запсибгидропром» заключен муниципальный

контракт на выполнение работ по привязке проекта к земельному участку с использованием типовой проектной документации «Средняя общеобразовательная школа на 500 учащихся в Свердловской области, г. Ревда, ул. Кирзавод, дом 2», включенной в реестр документации Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (приказ от 14.03.2016 № 145/пр). В ходе проведения указанных проектных работ возникла необходимость проведения дополнительных инженерных изысканий и перепланировки размещения здания школы вне защитной зоны объектов культурного наследия. В настоящее время проектные работы завершены. С учетом сроков прохождения государственной экспертизы проектной документации объекта

капитального строительства «Строительство школы в поселке Билимбай городского округа Первоуральск» и получения положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости указанного объекта, проведения конкурсных процедур на определение подрядной организации для строительства школы в поселке Билимбай городского округа Первоуральск планируемый срок начала строительных работ — март 2020 года, ввода в эксплуатацию здания школы — 1 сентября 2022 года.

На этом основании контроль исполнения поручения продолжен в соответствии с ранее установленным сроком до 1 сентября 2020 года.