Продлён контроль исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Калужской области, проведённого по поручению Президента Российской Федерации советником Президента Российской Федерации в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 4 февраля 2015 года

Поручение, данное 4 февраля 2015 года советником Президента Российской Федерации Сергеем Григоровым по обращению Соловьёвой Татьяны Вадимовны из деревни Потресово Малоярославецкого района Калужской области, предусматривает принятие мер по газификации жилых домов в деревне Потресово Малоярославецкого района.

Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов доложил о том, что при корректировке проектной документации протяжённость газопровода увеличилась на шесть километров, осуществляется работа по согласованию трассы газопровода с новыми собственниками земельных участков. Однако до настоящего времени согласия землевладельцев на прохождение объекта по их участкам не получено, что увеличивает срок проектирования объекта и разработки проектов планировки и межевания территории. Представителем заказчика АО «Газпром газораспределение Калуга» совместно с администрацией муниципального образования «Боровский район» ведётся работа с собственниками земельных участков по заключению договоров аренды. Планируемый срок завершения корректировки проектной документации и получения заключения государственной экспертизы – май 2020 года. Строительство уличных газопроводов будет осуществляться одновременно со строительством объекта «Газопровод межпоселковый от деревни Кривское – к деревни Городня – от деревни Писково с отводом на деревню Сороковеть, деревню Бавыкино, деревню Машково, деревню Заречье Боровского района Калужской области» в 2020 году.

На этом основании контроль исполнения поручения продлён до 1 ноября 2020 года.