О ходе исполнения пункта 1 перечня поручений, данных по итогам работы в Орловской области мобильной приёмной Президента

Исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Орловской области по строительству, топливно-энергетическому комплексу, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и дорожному хозяйству Александр Барташев доложил о ходе исполнения пункта 1 перечня поручений, данных по итогам работы в Орловской области 28 ноября 2014 года мобильной приёмной Президента Российской Федерации под руководством руководителя подгруппы рабочей группы при Администрации Президента Российской Федерации по координации и оценке работы с обращениями граждан и организаций, заместителя начальника Управления Президента Российской Федерации по работе с обращениями граждан и организаций Алексея Михеева.

Поручение, данное по обращению Потетиновой Любови Александровны из села Чернь Троснянского района Орловской области, предусматривает принятие мер по завершению газификации жилых домов в селе Чернь Троснянского района.

В докладе сообщается, что строительство газопровода в деревне Чернь осуществлялось по программе «Социальное развитие села до 2013 года», реализация мероприятий предусматривала обязательное участие жителей в виде софинансирования производимых работ. В ходе изготовления проектно-сметной документации часть жителей села отказались от финансового участия в данной программе. В настоящее время на этом участке постоянно проживают 3 семьи, для газификации необходимо построить 1,2 км сетей по овражно-балочной и заболоченной местности. Для разработки проектно-сметной и получения технических условий на присоединение проектируемого газопровода к существующим газовым сетям необходимо завершить процедуру оформления существующего объекта в собственность муниципального образования. И только после приступить к разработке проектной документации. Для осуществления газификации 3 жилых домов в деревне Чернь необходимо выполнить следующие мероприятия: внесение изменений в схему территориального планирования; межевание земельного участка; оформление технического паспорта существующих газовых сетей; разработка проектно-сметной документации на строительство газовых сетей; проведение госэкспертизы проектно-сметной документации на строительство газовых сетей; строительство газовых сетей. Реализация мероприятий по разработке проектно-сметной документации и строительству газовых сетей является с финансовой стороны достаточно затратной и является экономически нерентабельной. Для жилых домов деревни Чернь, технически не присоединенных к газовым сетям, муниципалитет обеспечивает централизованную доставку сжиженного углеводородного газа в баллонах.