О ходе исполнения пункта 1 перечня поручений, данных по итогам работы мобильной приёмной Президента в Всеволожске Ленинградской области

Губернатор Ленинградской области Валерий Сердюков доложил о ходе исполнения пункта 1 перечня поручений, данных 16 июня 2011 года по итогам работы в городе Всеволожске Ленинградской области мобильной приёмной Президента под руководством помощника Президента Аркадия Дворковича.

Поручение дано по обращению Татьяны Владимировны Марковой с жалобой на бездействие компании ЗАО «Оксстрой», которая не может более пяти лет подключить лифтовое оборудование жилого дома к электрическим сетям.

Текст документа:

По п.1 надлежало в срок до 1 ноября 2011 года принять меры по обеспечению дома электрической мощностью, необходимой для ввода в эксплуатацию лифтового оборудования.

В Комитете по ЭК и ЖКХ Ленинградской области 31 августа и 29 сентября 2011 года проведены совещания по технологическому присоединению социально значимых объектов, на которых были определены зоны ответственности сетевой организации и администрации муниципального образования «Город Всеволожск» и намечены мероприятия по обеспечению электрической мощностью жилого дома №10 по ул. Магистральная г.Всеволожска.

Сетевая организация ОАО «ЛОЭСК» выполняет работы по строительству распределительной подстанции, а администрация МО «Город Всеволожск» осуществляет монтаж кабельной линии 0,4 кВ от новой распределительной подстанции до жилого дома.

Для строительства центра питания нагрузки сетевая организация ОАО «ЛОЭСК» заключила договор проектирования и строительства с НПО «Ирбис» и финансирует эти работы в составе своей инвестиционной программы на 2011 год.

ОАО «ЛОЭСК» получило согласованный акт выбора площадки на установку распределительной подстанции и по разработанным спецификациям заключило договор на изготовление оборудования для распределительной трансформаторной подстанции с ОАО «ПО Элтехника». Договором поставки определён срок изготовления оборудования – 10 ноября 2011 года. В адрес завода-изготовителя электросетевого оборудования за подписью вице-губернатора Ленинградской области Н.И.Пасяды было подготовлено обращение с просьбой ускорения изготовления необходимого оборудования. Подрядная организация НПО «Ирбис» планирует приступить к производству строительно-монтажных работ в октябре 2011 года.

Таким образом, обеспечение дома электрической мощностью необходимой второй категории надежности электроснабжения будет завершено в первом квартале 2012 года.