О ходе исполнения пункта 5 перечня поручений, данных по итогам работы в Новгородской области мобильной приёмной Президента

Губернатор Новгородской области Сергей Митин доложил о ходе исполнения пункта 5 перечня поручений, данных по итогам работы в Новгородской области 23 мая 2014 года мобильной приёмной Президента Российской Федерации под руководством советника Президента Российской Федерации Александры Левицкой.

Поручение, данное по обращению Утленко Ольги Ананьевны из города Великого Новгорода Новгородской области, предусматривает принятие мер по проведению ремонта дорожного покрытия по улице Связи и благоустройству прилегающей к ней территории в городе Великом Новгороде.

В докладе сообщается, что проведение работ по подготовке проектно-сметной документации и капитальному ремонту указанной улицы предусмотрено перечнем мероприятий муниципальной программы «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Великого Новгорода на 2014 – 2016 годы». В июле 2014 года был заключён муниципальный контракт с подрядной организацией на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт автомобильной дороги улицы Связи со сроком исполнения 1 сентября 2014 года, который решением Арбитражного суда Новгородской области был перенесён на 20 декабря 2014 года. Муниципальным заказчиком полный пакет проектно-сметной документации на капитальный ремонт улицы Связи в городе Великом Новгороде, прошедший государственную экспертизу с положительным заключением, получен 18 декабря 2014 года. Муниципальный контракт на выполнение I этапа работ (устройство ливневой канализации) на данном объекте заключён 20 ноября 2014 года. В настоящее время подрядчиком получены все необходимые согласования, начались подготовительные работы по устройству ливневой канализации. Срок выполнения I этапа работ – 30 апреля 2015 года. Одновременно ведётся подготовка конкурсной документации на выполнение II этапа работ – капитального ремонта автомобильной дороги. В марте 2015 года администрация Великого Новгорода запланировала провести открытый конкурс

в электронной форме на право заключения муниципального контракта на выполнение II этапа работ. Срок окончания работ в соответствии с календарным графиком производства работ – 20 августа 2015 года. Учитывая изложенное, высказана просьба продлить срок исполнения данного поручения.