О ходе исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Краснодарского края, проведённого по поручению Президента Российской Федерации начальником Экспертного управления Президента Российской Федерации Владимиром Симоненко в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан 20 ноября 2013 года

Поручение, данное по обращению Королёвой Светланы Владимировны из города Новороссийска Краснодарского края, предусматривает разработку графика проведения работ и их финансирования по нормативному обеспечению водоснабжением жилых домов в городе Новороссийске и принятие мер по его реализации.

Заместитель главы администрации (губернатора) Краснодарского края Вадим Лукоянов доложил, что с целью перевода города Новороссийска на круглосуточное водоснабжение администрацией города и МУП «Водоканал» разработана и реализуется Программа по подготовке зон водоснабжения к работе в бесперебойном режиме на 2014 год, которая состоит из трёх этапов выполнения.

В настоящее время активно проводятся работы по первому этапу Программы, который включает в себя замену запорной арматуры, зональных приборов учёта воды и изношенных сетей водопровода в зонах влияния резервуаров чистой воды Северо-Западный и Фисановский. Для замены изношенных сетей водопровода привлечены силы подрядных организаций. Работы по замене запорной арматуры выполняются силами МУП «Водоканал». Выполнение работ по первому этапу позволит обеспечить бесперебойным водоснабжением 45,4 тысяч человек в 9 зонах водоснабжения.

Восстановление круглосуточного водоснабжения 27 зоны, где проживает заявительница, вошло во второй этап Программы. Для выполнения работ по замене водопроводных сетей, вошедших во второй этап, проводятся обследование сетей с составлением дефектных актов, разрабатывается проектная документация. С целью подготовки проектной документации в установленный Программой срок, привлечена проектная организация из города Ростова-на-Дону. Выполнение работ по второму этапу позволит обеспечить бесперебойным водоснабжением 73,5 тысяч человек в 7 зонах водоснабжения. Работы планируется выполнить до 1 августа 2014 года.