Исполнено поручение (снято с контроля), данное по итогам личного приема в режиме видео-конференц-связи жителя Калининградской области, проведённого по поручению Президента Российской Федерации помощником Президента Российской Федерации Анатолием Серышевым в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 5 марта 2019 года

На основании доклада заместителя Председателя Правительства Калининградской области Александра Рольбинова, а также соответствующей проверки признано исполненным поручение, данное Губернатору Калининградской области по обращению Стрельникова Сергея Вячеславовича из города Правдинска Калининградской области, снято с контроля принятие мер по разработке уточненного графика выполнения работ по газификации жилых домов по Лукинской улице.

В докладе сообщается о том, что в настоящее время завершены все необходимые предпроектные работы для реализации мероприятий по газификации Лукинской улицы в городе Правдинске Калининградской области. Затруднение вызвало согласование трассы газопровода с собственниками 40 земельных участков, так как многие из собственников не проживают на территории Правдинского района Калининградской области. Введенные в регионе ограничения по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции привели к значительному отставанию от установленного графика проведения работ по газификации индивидуальных жилых домов по Лукинской улице в городе Правдинске. В связи с вызванными пандемией задержками мероприятия по сдаче данного газопровода в эксплуатацию возможно будет осуществить только во втором квартале 2022 года. На сегодняшний день разработан уточненный график выполнения работ по газификации жилых домов по Лукинской улице в городе Правдинске со сроком сдачи в эксплуатацию – второй квартал 2022 года.

На этом основании контроль за принятием мер – по завершению газификации Лукинской улицы в городе Правдинске Калининградской области осуществляется в рабочем порядке с предоставлением информации до 1 октября 2021 года и до 1 июля 2022 года.