О ходе исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Нижегородской области, проведённого по поручению Президента Российской Федерации начальником Управления Президента Российской Федерации по общественным связям и коммуникациям Александром Смирновым в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 18 февраля 2021 года

Поручение, данное Губернатору Нижегородской области по обращению Смирновой Веры Леонидовны из города Нижнего Новгорода Нижегородской области, предусматривает принятие мер по капитальному ремонту крыши и фасада многоквартирного жилого дома 18/3 по улице Минина в городе Нижнем Новгороде, обеспечив надлежащие условия проживания граждан до завершения работ.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин доложил о том, что НКО «Нижегородский фонд ремонта МКД» заключил договор на выполнение работ по капитальному ремонту фасада и крыши многоквартирного жилого дома 18/3 по улице Минина являющегося объектом культурного наследия» со сроком исполнения работ по договору 1 июля 2021 года. В ходе работ выявлены критические повреждения опорных балок межэтажного перекрытия под квартирой № 21А мансардного этажа, в связи с чем работы по ремонту фасаде и крыши МКД были приостановлены, что повлекло за собой увеличение сроков выполнения работ по договору. В настоящее время, работы по замене опорных балок межэтажного перекрытия, а также по капитальному ремонту фасада здания завершены. 15 июля 2021 года прошла комиссионная приёмка работ по капитальному ремонту фасада МКД, работы приняты, оформляется акт приёмки выполненных работ (срок оформления до 21 июля 2021 года). Работы по капитальному ремонту крыши возобновлены и выполнены на 10%. Ориентировочные сроки завершения работ – 1 сентября 2021 года.