Продолжен контроль исполнения пункта 4 перечня поручений, данных по итогам работы в Республике Хакасия мобильной приёмной Президента Российской Федерации

Глава Республики Хакасия Валентин Коновалов доложил о ходе исполнения пункта 4 перечня поручений, данного по итогам работы в Республике Хакасия с 30 сентября по 3 октября 2023 года мобильной приёмной Президента Российской Федерации под руководством помощника полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Николая Епанчинцева.

Поручение, данное по обращению Прусс Евгении Николаевны предусматривает завершение реконструкции и ввод в эксплуатацию здания государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Хакасия «Республиканская клиническая детская больница» в городе Абакане до 3 сентября 2024 года, обеспечив надлежащие условия оказания медицинской помощи до завершения работ.

В докладе сообщается о том, что работы по I этапу реконструкции завершены. 27 декабря 2023 года администрацией города Абакана выдано разрешение на ввод в эксплуатацию нежилого здания с пристройкой для размещения компьютерного томографа. Поставка и установка томографа осуществлена. 27 февраля 2024 под проведён комиссионный осмотр помещений (пристройка для размещения компьютерного томографа и здание поликлинического отделения № 1) на предмет выявления замечаний по выполненным работам. В соответствии с вышеуказанным протоколом срок принятия готового помещения ГБУЗ РХ «Республиканская детская клиническая больница» (первый этап реконструкции) с учётом устранения замечаний определён до 31 мая 2024 года; срок обеспечения ГКУ РХ «Управление капитального строительства» показателя строительной готовности объекта 100% – до 30 июня 2024 года (срок окончания работ по договору с подрядчиком). До 30 июля 2024 года завершённый реконструкцией объект будет передан в ГБУЗ РХ «Республиканская детская клиническая больница». В настоящее время осуществление приёма пациентов для обследования на компьютерном томографе невозможно в связи с наличием замечаний и отсутствием 100%-ной строительной готовности объекта. По II этапу реконструкции (здание стационара) ведутся электромонтажные и штукатурные работы, устройство потолков, изоляция труб водоснабжения и водоотведения, устройство подсистемы фасада. Техническая готовность объекта составляет 50,1%. Срок завершения работ и ввод в эксплуатацию здания стационара планируется в сентябре 2024 года.

На этом основании контроль исполнения поручения продолжен в соответствии с ранее установленным сроком до 3 сентября 2024 года.