Продлён контроль исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Республики Башкортостан, проведённого по поручению Президента Российской Федерации заместителем Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Магомедсаламом Магомедовым в Приёмной Президента Российской Федерации по приему граждан в Москве 24 марта 2021 года

Поручение, данное Главе Республики Башкортостан по обращению Юлмухаметовой Розалии Радиковны из города Баймак Баймакского района Республики Башкортостан, предусматривает принятие мер по строительству и вводу в эксплуатацию здания сельского дома культуры в селе Ургаза Баймакского района.

Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров доложил о том, что по состоянию на 7 декабря 2023 года строительная готовность объекта составляет 62%, кассовое исполнение – 64,7%. В ходе строительства объекта проведена корректировка проектно-сметной документации в части упущенных объемов работ, замены материалов и оборудования в рамках импортозамещения. В настоящее время проектно-сметная документация повторно направлена на прохождение государственной экспертизы. Заказчиком инициирован перенос сроков исполнения работ и части выделенных лимитов бюджетных обязательств с 2023 на 2024 год. Распоряжением Правительства Республики Башкортостан от 23 ноября 2023 года предусмотрено перераспределение бюджетных финансовых средств с 2023 года на 2024 год. Завершение работ и сдача объекта в эксплуатацию планируется 30 ноября 2024 года.

На этом основании срок исполнения поручения продлён до 20 декабря 2024 года.