Продолжен контроль исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Иркутской области, проведённого по поручению Президента Российской Федерации помощником Президента Российской Федерации Андреем Белоусовым в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 6 апреля 2017 года

Поручение, данное по обращению Леопа Дины Михайловны из посёлка Усть-Уда Усть-Удинского района Иркутской области, предусматривает принятие мер по завершению строительства и вводу в эксплуатацию школы в посёлке Усть-Уда Усть-Удинского района, возложив персональную ответственность за реализацию на заместителя председателя правительства Иркутской области В.Ф.Вобликову.

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко доложил, что с целью завершения строительства школы заключен государственный контракт. Сметная стоимость строительства объекта в ценах 2017 года составляет 531 763,5 тыс. рублей. Срок строительства Школы составляет 610 календарных дней в соответствии с проектной документацией на строительство объекта, получившей положительное заключение. Проектной документацией учтены нормативные технологические сроки производства строительно-монтажных и отделочных работ, особенности климатических условий региона, значительная удаленность объекта от производственно-промышленных центров региона. Сокращение нормативных сроков строительства школы приведёт к нарушению технологии производства работ и окажет негативное влияние на их качество. Учитывая объективные обстоятельства, завершение строительномонтажных работ по объекту планируется обеспечить в июле 2018 года. Персональная ответственность за реализацию мероприятий по строительству и вводу школы в эксплуатацию возложена на заместителя Председателя Правительства Иркутской области В.Ф.Вобликову.

На этом основании контроль исполнения поручения продолжен до 15 января 2018 года.