Продлён контроль исполнения пункта 3 перечня поручений, данных по итогам работы в Нижегородской области мобильной приёмной Президента Российской Федерации

Исполняющий обязанности Губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев и Генеральный директор – председатель правления ОАО «Российские железные дороги Олег Белозёров доложили о ходе исполнения пункта 3 перечня поручений, данных по итогам работы в Нижегородской области 9 октября 2019 года мобильной приёмной Президента Российской Федерации под руководством помощника Президента Российской Федерации Игоря Левитина.

Поручения, данные по обращению Рождественской Ирины Олеговны из города Нижний Новгород Нижегородской области, предусматривают совместное принятие мер по строительству транспортной развязки в Сормовском районе города Нижнего Новгорода.

В докладах сообщается о том, что о том, что в настоящее время в полном объёме завершены работы по устройству опор нового путепровода и опор съездов, выполнена укрупнительная сборка металлических пролётных строений и опускание пролётов на съездах. В 2021 году запланирован поэтапный пуск движения по вновь устроенной проезжей части. В 2022 году запланированы работы по устройству верхних слоёв покрытия, благоустройству прилегающих территорий, обеспечению транспортной развязки средствами организации дорожного движения, устройству шумозащитных экранов. В рамках реализации строительства транспортной развязки проработаны маршруты временного следования автотранспорта, осуществлён перевод пассажиропотока на железнодорожный транспорт, введены дополнительные 33 пары электропоездов, организована перехватывающая парковка в районе станции Починки, организовано движение автотранспорта по временному пересечению. В соответствии с условиями государственного контракта предполагается сдать объект в мае 2022 года. В настоящее время строительная готовность объекта составляет 52 процента.

На этом основании срок исполнения поручений продлён до 30 мая 2022 года.