Продлён контроль исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Ростовской области, проведённого по поручению Президента Российской Федерации помощником Президента Российской Федерации – начальником Контрольного Управления Президента Российской Федерации Константином Чуйченко в Приёмной Президента по приёму граждан в городе Москве 15 февраля 2011 года

Поручение, данное по обращению Дреевой Тамары Вениаминовны из посёлка ДСХТ Миллерского района Ростовской области, предусматривает принятие мер по предотвращению загрязнения реки Глубокая.

Заместитель губернатора Ростовской области Сергей Трифонов доложил, что с целью предотвращения загрязнения реки Глубокая принято решение о проведении капитального ремонта городских очистных сооружений канализации в 2 этапа.

В 2011 году завершены строительно-монтажные работы по первому этапу.

В 2012 году разработана проектно-сметная документация по объекту «Капитальный ремонт ОСК города Миллерово, Миллеровского района Ростовской области (2 этап)».

По состоянию на 26 июня 2013 года торги по выбору подрядной организации па выполнение строительно-монтажных работ по объекту проведены, муниципальный контракт заключен 22 апреля 2013 года.

В 2013 году будут выполнены первоочередные мероприятия капитального ремонта, направленные на достижение требуемого качества очистки сточных вод.

В настоящее время выполняются работы по ремонту аэрофильтров вторичных радиальных отстойников.

Завершение работ согласно муниципального контракта – декабрь 2014 года.

На этом основании контроль исполнения продлён до 30 декабря 2014 года с промежуточными докладами ежеквартально.