О ходе исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Волгоградской области, проведённого по поручению Президента Российской Федерации помощником Президента Российской Федерации в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 23 октября 2012 года

Поручение, данное по обращению Фоменко Светланы Олеговны из посёлка Участок ВПЭЛС 5 города Волгограда Волгоградской области, предусматривает разработку графика проведения работ и их финансирования по строительству системы централизованного водоснабжения в посёлке Участок ВПЭЛС 5 города Волгограда.

Исполняющий обязанности губернатора Волгоградской области Александр Беляев доложил, что для обеспечения водоснабжения посёлка необходимо выполнить мероприятия по строительству централизованной системы холодного водоснабжения, администрацией города Волгограда проектная документация на объект «Водоснабжение пос. Участок ВПЭЛС 5 Ворошиловского района Волгограда» (далее –Объект) разработана. Согласно графику строительства и финансирования работ строительство Объекта предусматривалось до 31 декабря 2014 года. В июле 2013 года администрацией города с подрядной организацией заключён муниципальный контракт, в соответствии с которым в 2013 году планировалось выполнение работ по строительству водопроводной насосной станции «Садовая» (далее – ВНС) и двух напорных водоводов до указанного посёлка. В связи с тем, что площадка территории ВНС была подтоплена грунтовыми водами, работы на ней не производились. За это время выполнялись другие работы: строительство подводящих и разводящих сетей в посёлке станции Садовая, части разводящих сетей в посёлке Участок ВПЭЛС 5. Для разработки котлована под ВНС потребовалось дополнительно выполнить перенос существующих сетей. По состоянию на 1 июля 2014 года из 17,3 километров проложено 9,4 километров водопроводных труб (54% от общего объёма), установлено 66 водопроводных колодцев, 1 водопроводная камера, подготовлен котлован под строительство ВНС. В связи с дефицитом средств областного бюджета обеспечить финансирование завершения строительства централизованной системы холодного водоснабжения в вышеуказанном посёлке в 2014 году не представляется возможным. Необходимый объём средств для завершения строительно-монтажных работ по Объекту в 2015 году будет предусмотрен администрации Волгограда при формировании бюджета Волгоградской области на 2015 год.

С учётом изложенного представлен скорректированный график проведения работ и их финансирования по строительству Объекта, в соответствии с которым завершение строительно-монтажных работ и переключение существующих сетей и сооружений на построенные предусматривается до 31 декабря 2015 года.