Продлён контроль исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Республики Саха (Якутия), проведённого по поручению Президента Российской Федерации помощником Президента Российской Федерации Игорем Левитиным в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 12 ноября 2020 года

Поручение, данное Главе Республики Саха (Якутия) по обращению Аммосовой Галины Михайловны из села Килянки Чурапчинского улуса Республики Саха (Якутия), предусматривает принятие мер по завершению строительства и вводу в эксплуатацию нового здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Кытанахская средняя общеобразовательная школа имени В.С.Яковлева-Далана» в селе Килянки Чурапчинского улуса, обеспечив надлежащие условия образования детей до завершения работ.

Губернатор Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев доложил о том, что в настоящее время на объекте «Школа-сад на 90/25 мест в с. Килянки Чурапчинского улуса РС (Я)» выполняются следующие виды работ: монтаж слаботочных устройств на 1-ом и 2-ом этажах – 95%, изготовление и монтаж внутренних лестничных перил – 80%, утепление наружных стен – 85%, отделка фасада – 80%, устройство КР-1, 2, 4, 5 (наружные лестницы) – 99%, устройство пола в спортзале – 90%, озеленение – 60%. Строительная готовность объекта составляет – 95%. Срок сдачи объекта в эксплуатацию согласно контракту – декабрь 2021 года, при этом застройщиком планируется завершить работы на объекте в ноябре 2021 года.

На этом основании срок исполнения поручения продлён до 20 января 2022 года.