О ходе исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Ульяновской области, проведённого по поручению Президента Российской Федерации начальником Управления Президента Российской Федерации по вопросам государственной службы и кадров в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 7 декабря 2018 года

Поручение, данное 7 декабря 2018 года начальником Управления Президента Российской Федерации по вопросам государственной службы и кадров Антоном Федоровым Губернатору Ульяновской области по обращению Юренковой Людмилы Владимировны из рабочего посёлка Кузоватово Кузоватовского района Ульяновской области, предусматривает принятие мер по завершению строительства и вводу в эксплуатацию физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном и универсальным игровым залом в рабочем поселке Кузоватово Кузоватовского района.

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских доложил о том, что на сегодняшний день на объекте выполнены следующие виды работ: перенос со строительной площадки существующих сетей газоснабжения и электроснабжения; работы по технологическому присоединению объекта к сетям электроснабжения; работы по устройству фундамента; монтаж несущих металлоконструкций каркаса здания; монтаж стеновых сэндвич-панелей; монтаж кровельных сэндвич-панелей; работы по устройству железобетонных перекрытий административно-бытового комплекса; бетонные работы по устройству чаши большого бассейна; бетонные работы по устройству чаши малого бассейна; работы по устройству наружной канализационной сети; работы по устройству черновых полов блока плавательного бассейна. В настоящее время ведутся работы по кирпичной кладке стен и заделке межпанельных швов административно-бытового комплекса. Процент технической готовности объекта – 60 %. В декабре 2022 года была проведена работа по пересчёту сметной документации строительства и получено положительное заключение государственной экспертизы о достоверности определения сметной стоимости. Было заключено дополнительное соглашение от 10 июля 2023 года № 1 к концессионному соглашению, согласно которому дата сдачи объекта была перенесена. Средства на завершение строительства ФОК в консолидированном бюджете Ульяновской области предусмотрены в полном объёме. Срок завершения строительства ФОК – декабрь 2024 года.