Продлён контроль исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Республики Саха (Якутия), проведённого по поручению Президента Российской Федерации начальником Управления Президента Российской Федерации по работе с обращениями граждан и организаций Михаилом Михайловским в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 28 ноября 2018 года

Поручение, данное Главе Республики Саха (Якутия) по обращению Лебедевой Марианны Витальевны из поселка Белая Гора Абыйского улуса Республики Саха (Якутия), предусматривает принятие мер по разработке и представлению графика проведения работ и их финансирования по строительству и вводу в эксплуатацию здания школы в посёлке Белая Гора Абыйского улуса, обеспечив надлежащие условия образования детей до завершения работ.

Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев доложил о том, что по итогам конкурса 25 января 2021 года был заключен государственный контракт на выполнение работ по разработке проектной документации по объекту «Пристрой школы на 176 учащихся в п. Белая Гора Абыйского улуса». В процессе выполнения проектных работ возникла необходимость корректировки технического задания в части состава площадей помещений и показателя предельной (максимальной) стоимости объекта в связи с несоответствием ранее выданного технического заданиядействующим сводам правил по строительству. Проектные работы были приостановлены. 12 мая 2021 года подписано соглашение о расторжении государственного контракта на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту «Пристрой школы на 176 учащихся в п. Белая Гора Абыйского улуса», в связи существенным изменением условий контракта. По результатам открытого конкурса 6 сентября 2021 года заключен государственный контракт на выполнение работ по разработке проектной документации по объекту «Пристрой школы на 176 учащихся в п. Белая Гора Абыйского улуса». Срок выполнения работ согласно контракту – 120 календарных дней с даты подписания контракта. Окончание выполнения работ по контракту – 4 января 2022 года. Срок рассмотрения проектной документации: в ГАУ «Управление Госэкспертизы Республики Саха (Якутия)» составляет 34 рабочих дня. Вопрос начала строительства объекта будет рассмотрен с учетом сроков завершения проектных работ в 2022 году.

На этом основании срок исполнения поручения продлён до 24 февраля 2022 года.