О ходе исполнения пункта 1 перечня поручений, данных по итогам работы мобильной приёмной Президента в Архангельской области

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов доложил о ходе исполнения пункта 1 перечня поручений, данных по итогам работы в Архангельской области 30 сентября 2011 года мобильной приёмной Президента под руководством начальника Управления Президента по работе с обращениями граждан и организаций Михаила Михайловского.

Текст документа:

Во исполнение поручения, поступившего в ходе работы мобильной приемной Президента Российской Федерации в посёлке Соловецкий Архангельской области о ликвидации последствий аварии на топливном хранилище посёлка Соловецкий направляем промежуточный доклад о ходе исполнения данного поручения.

Согласно плану мероприятий по ликвидации последствий аварийного разлива нефтепродуктов ОАО «Архангельская областная энергетическая компания» заключен договор № 295–07/11 от 26.12.2011 г. с ООО «НПЦ «Баренц» на проведение работ по восстановлению загрязненных нефтепродуктами земель в посёлке Соловецкий. Согласно данного договора работы выполняются в три этапа.

По состоянию на 20.02.2012 г. реализован первый этап – проведено геоэкологическое обследование нефтезагрязненной территории на площади 5135,48 м2. По результатам обследования представлен отчет.

В настоящее время реализуется второй этап – ведется разработка проекта рекультивации загрязненных нефтепродуктами земель, срок окончания работ согласно договору 01.03.2012 г.

Выполнение третьего этапа – о проведение работ по восстановлению загрязненных нефтепродуктами территорий планируется завершить к 01.10.2012 года.