О ходе исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жителя Костромской области, проведённого по поручению Президента Российской Федерации начальником Управления Президента Российской Федерации по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами в Приёмной Президента Российской Федерации по приему граждан в Москве 5 июня 2018 года

Поручение, данное 5 июня 2018 года начальником Управления Президента Российской Федерации по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Владимиром Черновым Губернатору Костромской области по обращению Илика Александра Ивановича из посёлка Якшанга Поназыревского района Костромской области, предусматривает совместное с Министерством просвещения Российской Федерации принятие мер по строительству и вводу в эксплуатацию нового здания муниципального казённого общеобразовательного учреждения Якшанганской средней общеобразовательной школы Поназыревского муниципального района Костромской области.

Губернатор Костромской области Сергей Ситников доложил о том, что в целях продолжения строительства школы на 120 мест в п. Якшанга Поназыревского района Костромской области администрацией Поназыревского муниципального района выполнена корректировка проектной документации в части пересчета сметной стоимости объекта в текущих ценах за вычетом выполненных работ. В результате проведенного электронного аукциона определена подрядная организация для строительства объекта, с которой 23 марта 2020 года заключен муниципальный контракт. В рамках областной адресной инвестиционной программы предусмотрены необходимые средства областного и муниципального бюджетов для завершения строительства школы. В настоящее время на объекте ведутся следующие работы: облицовка наружных стен здания с утеплением, штукатурка внутренних стен (выполнено 80%), утепление полов 1-го этажа, монтаж сети наружного теплоснабжения (выполнено 95%), монтаж теплового контура 1-го этажа (выполнено 65%), монтаж входных групп. Выполнены работы по устройству кровельного покрытия, подъездных путей к котельной, подсыпке полов в подвальных помещениях до проектных отметок, на спортивной площадке выполнены работы по вертикальной планировке, устройству беговой дорожки. Материалами для производства работ объект обеспечен. Объект планируется ввести в эксплуатацию в срок до 31 марта 2022 года.