О ходе исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жителя Кировской области, проведённого по поручению Президента Российской Федерации начальником Управления Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции Андреем Чоботовым в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 7 ноября 2018 года

Поручение, данное Губернатору Кировской области по обращению Саламатова Николая Гавриловича из села Калинино Малмыжского района Кировской области, предусматривает принятие мер по капитальному ремонту водопропускной трубы, расположенной под автомобильной дорогой «Подъезд к городу Малмыж» (км 1 + 600) в Малмыжском районе, и ремонту указанного участка автомобильной дороги, обеспечив проезжее состояние дороги до завершения работ и безопасность дорожного движения.

Исполняющий обязанности Губернатора Кировской области Александр Чурин доложил о том, что в соответствии с условиями контракта подрядчик приступил к получению разрешения на проведение работ по переустройству инженерных сетей от их владельцев. Однако в ходе согласования выполнения земляных работ был получен отказ от администрации Калининского сельского поселения Малмыжского района в связи с наличием на участке производства работ водопроводных сетей, устройство которых было выполнено в полосе отвода данной автомобильной дороги без согласования с дорожным комитетом Кировской области, в оперативном управлении которого находится данная автомобильная дорога и который является заказчиком по объекту. Наличие юридически не оформленных линейных сооружений на объекте требовало корректировки проектов переустройства коммуникаций, производства работ и их согласования с администрацией Калининского сельского поселения. В ходе согласования проекта производства работ со стороны владельца инженерных сетей были изменены требования по ранее выданным техническим условиям, подлежащим обязательному исполнению при переустройстве высоковольтных линий электропередачи, что потребовало внесения изменений в проектную документацию по объекту с увеличением объёмов работ и затрат. В связи с вышеизложенными обстоятельствами контракт расторгнут по соглашению сторон. Проведена работа по корректировке проектной документации на объект и 13 июля 2020 года получено положительное заключение государственной экспертизы о достоверности определения сметной стоимости объекта. С учётом сроков проведения конкурсных процедур по определению подрядной организации для выполнения работ на объекте, особенностей выполнения дорожных работ, нормативного срока проведения ремонтных работ на объекте принято решение о выполнении работ в 2021 году.