О ходе исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Краснодарского края, проведённого по поручению Президента Российской Федерации советником Президента Российской Федерации Антоном Устиновым в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 21 марта 2013 года

Поручение, данное по обращению Головиной Татьяны Александровны из посёлка Уч-Дере Лазаревского района города Сочи Краснодарского края, предусматривает принятие мер по завершению рекультивации полигона твёрдых бытовых отходов в посёлке Лоо Лазаревского района, организации сбора и вывоза твёрдых бытовых отходов из города Сочи в соответствии с санитарными методами.

Первый заместитель главы администрации (губернатора) Краснодарского края Джамбулат Хатуов в дополнение к представленной ранее информации доложил, что мероприятие «Полигон твёрдых бытовых отходов в Лазаревском районе (снос, рекультивация)» реализуется в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации продолжаемых мероприятий жилищно-коммунальной инфраструктуры Программы строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического курорта» государственной краевой программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» (далее – подпрограмма). Согласно проектно-сметной документации, получившей положительное заключение госэкспертизы, длительность строительно-монтажных работ составляет 24 месяца. Причины и условия, которые способствовали переносу сроков реализации мероприятия, носят объективный характер и связаны с решением вопроса о необходимости разработки дополнительных специальных технических условий для достижения устойчивости оползневого склона и геологическими особенностями территории. Кроме того, за период 2012 – 2013 годов на объекте дважды происходили оползневые процессы, повлёкшие за собой разрушение строительной площадки. Решением комиссии администрации Лазаревского района города Сочи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций от 24 октября 2013 года рекомендовано согласовать перенос сроков проведения строительно-монтажных работ до полной ликвидации последствий оползня и установления стабильной погоды без обильных осадков. На 2014 год подпрограммой было предусмотрено финансирование, выполнены работы по отводу русла реки Битха, рекультивации свалочного тела и подготовительные работы в части устройства подпорных стен. В 2015 – 2017 годах финансирование предусмотрено.