Продлён контроль исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Тамбовской области, проведённого по поручению Президента Российской Федерации заместителем Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Дмитрием Козаком в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 5 октября 2022 года

Поручение, данное Главе Тамбовской области по обращению Бочаровой Юлии Юрьевны из города Тамбова Тамбовской области, предусматривает принятие мер по обеспечению нормативным водоснабжением, соответствующим требованиям СанПиН, жилых домов в посёлке 1-е отделение совхоза «Бондарский» Бондарского района.

Глава Тамбовской области Максим Егоров доложил о том, что с целью обеспечения жителей нормативным давлением в системе холодного водоснабжения 10 июня 2022 года выполнены работы по восстановлению старых водоподъемных труб и центробежного насоса, а 27 июня 2022 года проведены работы по замене водоподъемных труб и центробежного насоса на артезианской скважине. С целью улучшения качества питьевой воды и организации бесперебойного водоснабжения в рамках федерального (регионального) проекта «Чистая вода» ведутся работы по строительству объекта «Строительство станции очистки воды с отходящими сетями по адресу: Тамбовская область Бондарский район пос. 1-ое отд. совхоза Бондарский». Согласно проектной документации для очистки артезианской воды на существующем водозаборном узле предусмотрена установка станции водоподготовки «ВОС-20» производительностью 20 куб.м/ч, замена водонапорной башни с увеличенным объемом воды – 25 куб.м. 24 января 2022 года был заключен муниципальный контракт на проведение строительно-монтажных работ со сроком завершения работ – 15 ноября 2022 года. По состоянию на 24 октября 2022 года на объекте выполнены следующие работы: смонтированы станция очистки воды и ёмкость промывных вод, демонтаж старого ограждения, ведется установка нового ограждения, установлена водонапорная башня. Техническая готовность составляет – 83%. Ввод объекта в эксплуатацию планируется до конца 2022 года.

На этом основании срок исполнения поручения продлён до 15 января 2023 года.