О ходе исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Республики Коми, проведённого по поручению Президента Российской Федерации советником Президента Российской Федерации Александрой Левицкой в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 5 октября 2017 года

Поручение, данное по обращению Можеговой Ксении Романовны из села Визинга Сысольского района Республики Коми, предусматривает принятие мер по разработке и представлению графика проведения работ и их финансирования по строительству и вводу в эксплуатацию нового здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа» в селе Визинга Сысольского района.

Первый заместитель Председателя Правительства Республики Коми – Руководитель Администрации Главы Республики Коми Михаил Порядин доложил о том, что на объекте «Средняя общеобразовательная школа на 501 место в с. Визинга» выполнены работы по устройству свайного поля, внутриплощадочной канализации, установке фундаментных блоков, кирпичной кладке, утеплению и облицовке стен цокольного этажа, кирпичной кладке несущих стен, перегородок и парапета, монтажу плит перекрытия, лестничных маршей и перекрытий. Выполнен монтаж модульной котельной. Проведены пуско-наладочные работы на модульной котельной. В настоящее время проводится устройство крылец, монтаж систем отопления, водоснабжения и канализации школы, монтаж системы вентиляции, оконных конструкций, устройство вентилируемого фасада, ведутся кровельные и отделочные работы, благоустройство территории, монтаж лифтового оборудования, наружного освещения, полов и подвесных потолков. По состоянию на 1 августа 2019 г. строительная готовность объекта составляет 76 %. Строительство ведется в соответствии с графиком производства работ. Начало учебного процесса в школе — с 1 сентября 2021 г., после получения лицензии на право ведения образовательной деятельности.