О ходе исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Республики Хакасия, проведённого по поручению Президента Российской Федерации первым заместителем Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Алексеем Громовым в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 15 ноября 2018 года

Поручение, данное по обращению Волгиной Натальи Семёновны из города Саяногорск Республики Хакасия, предусматривает принятие мер по обеспечению нормативным водоснабжением жилых домов в посёлке Ай-Дай города Саяногорска и восстановлению благоустройства после завершения работ.

Заместитель Главы Республики Хакасия – Председателя Правительства Республики Хакасия Юрий Курлаев доложил о том, что на сегодняшний день завершаются работы по строительству 1 и 2 очереди проекта по улицам Брусничная, Приторная, Магистральная, Сосновая, Фруктовая. По состоянию на 29.11.2019 завершены работы по монтажу трубопровода, установлены железобетонные смотровые колодцы, проведены гидравлические испытания, произведена обратная засыпка траншей. В настоящее время на строительную площадку ожидается поставка пожарных гидрантов, после чего будет произведён их монтаж. Помимо строительства трубопровода выполнены работы по освещению и охране территории станции, видеонаблюдению и диспетчеризации насосной станции. Монтаж ограждения насосной станции будет закончен к 15 декабря 2019 года. В связи с тем, что к сетям водоснабжения не подключены собственники земельных участков 1-ой и 2-ой очереди строительства, а также не закончены работы по постановке на кадастровый учёт земельных участков построенного водопровода, подача воды 1-ой и 2-ой очереди строительства будет осуществлена в 2020 году. После прокладки водопровода работы по подсыпке и планировке дорожного

полотна (силами жителей, подрядчика и МКУ «КБО») производятся систематически. Приведение дорожной сети в соответствие с техническими требованиями будет выполнено после завершения строительства новой централизованной сети водоснабжения и присоединения потребителей.