Продолжен контроль исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жителя Алтайского края, проведённого по поручению Президента Российской Федерации начальником Управления Президента Российской Федерации по внешней политике Игоря Неверова в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 19 мая 2021 года

Поручение, данное Губернатору Алтайского края по обращению Германа Александра Владимировича из села Покровка, Родинского района, Алтайского края, предусматривает принятие мер по строительству и вводу в эксплуатацию новой школы в селе Покровке Родинского района, обеспечив надлежащие условия образования детей до завершения работ.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко доложил о том, что заключён муниципальный контракт, срок завершения работ по которому – 30 августа 2023 года. На объекте выполнены следующие работы: возведение стен и перекрытий первого и второго этажей здания школы, установка оконных блоков, монтаж системы отопления, кровельного покрытия. Ведутся электромонтажные работы, внутренняя отделка, благоустройство. Общий процент строительной готовности объекта составляет 75 %. В связи с месячным отставанием от графика строительно-монтажных работ, связанным с сезонными погодными условиями и прекращением деятельности на территории Российской Федерации ряда производителей оборудования и материалов, заказчиком рассматривается вопрос о заключении дополнительного соглашения на продление сроков строительно-монтажных работ с подрядчиком. Надлежащие условия образовательного процесса детей обеспечены до завершения работ.

На этом основании контроль исполнения поручения продолжен в соответствии с ранее установленным сроком до 15 января 2024 года.