О ходе исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жителя Республики Коми, проведённого по поручению Президента Российской Федерации начальником Управления Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции Андреем Чоботовым в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 13 декабря 2017 года

Поручение, данное Главе Республики Коми по обращению Шуракова Леонида Ивановича из города Сыктывкара Республики Коми, предусматривает принятие мер по разработке и представлению графика проведения работ и их финансирования по строительству автомобильной дороги в микрорайон Емваль Эжвинского района города Сыктывкара.

Первый заместитель председателя правительства Республики Коми — министр финансов Республики Коми Галина Рубцова доложила о том, что 27 декабря 2019 г. по инвестиционному проекту «Обеспечение земельных участков инфраструктурой мкр. Емваль (внутримикрорайонные улицы, проезды и уличное освещение)» (далее — Объект) получено отрицательное заключение государственной экспертизы от автономного учреждения Республики Коми «Управление государственной экспертизы Республики Коми». Согласно графику проведения работ по реализации Объекта осуществить подготовку технического задания на выполнение строительно-монтажных работ возможно только после получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации. Муниципальным заказчиком — администрацией муниципального образования городского округа «Сыктывкар» (далее — МО ГО «Сыктывкар») велась претензионная работа с подрядной организацией ООО «Мастер-Сервис» (далее — Подрядчик) по устранению замечаний государственной экспертизы с целью повторного прохождения государственной экспертизы, однако замечания экспертизы Подрядчиком не были устранены. В этой связи МО ГО «Сыктывкар» было принято решение об одностороннем отказе от исполнения контракта с Подрядчиком. Решение вступило в силу 17 марта 2020 г. В целях продолжения проведения работ по реализации Объекта был разработан уточнённый график выполнения работ, в соответствии с которым срок завершения работ по разработке новой проектно-сметной документации с учётом сроков прохождения государственной экспертизы — до 30 марта 2021 г. Выполнение этапа строительно-монтажных работ будет осуществлено до 30 октября 2021 г., приёмка работ — ноябрь 2021 г.