Перечень поручений по итогам совещания о реализации проектов развития транспортной инфраструктуры Москвы и Московской области

Полный текст документа:

Правительству Российской Федерации:

1. Утвердить сетевой план-график мероприятий, необходимых для реализации проекта строительства Центральной кольцевой автомобильной дороги, предусматривающих в том числе:

а) ввод Центральной кольцевой автомобильной дороги в эксплуатацию в 2018 году;

б) проведение в первоочередном порядке совместно с высшими исполнительными органами государственной власти г. Москвы и Московской области резервирования земель и изъятия земельных участков для государственных нужд под строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги, а также под развитие прилегающих территорий;

в) принятие в кратчайшие сроки решений, необходимых для заключения долгосрочных инвестиционных соглашений в отношении первого и пятого пусковых комплексов Центральной кольцевой автомобильной дороги, а также концессионных соглашений в отношении её третьего и четвёртого пусковых комплексов;

г) разработку и утверждение порядка присоединения дорожных сетей к Центральной кольцевой автомобильной дороге и использования прилегающих территорий.

Срок – 1 ноября 2013 г.

2.Определить организационную и финансовую модели реализации проекта строительства Центральной кольцевой автомобильной дороги и её дальнейшей эксплуатации, предусматривающие в том числе:

а) источники, объёмы и условия финансирования строительства дороги;

б) условия эксплуатации отдельных участков дороги, включая определение единого размера платы за проезд.

Срок – 1 ноября 2013 г.

3. Подготовить совместно с высшими исполнительными органами государственной власти г. Москвы и Московской области, открытым акционерным обществом «Российские железные дороги» перечень путепроводов Московского транспортного узла, строительство которых необходимо осуществить в первоочередном порядке для обеспечения ликвидации к 2017 году отдельных одноуровневых пересечений автомобильных и железных дорог.

Предусмотреть при формировании федерального бюджета на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов дополнительные бюджетные ассигнования на строительство указанных путепроводов.

Срок – 1 октября 2013 г.

4. Исходить при реализации проектов развития транспортной инфраструктуры из необходимости приоритетного развития пригородного железнодорожного сообщения в Московском регионе на период до 2020 года.

Обеспечить реализацию в 2014 – 2016 годах мероприятий, направленных на развитие железнодорожной инфраструктуры Московского транспортного узла (на Павелецком, Смоленском, Казанском направлениях Московской железной дороги, Малом кольце Московской железной дороги, отдельном участке Большого кольца Московской железной дороги, участке Октябрьской железной дороги), реализацию которых планировалось осуществить в 2017–2020 годах в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы».

Предусмотреть при формировании федерального бюджета на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов дополнительные бюджетные ассигнования на реализацию указанных мероприятий.

Срок – 1 октября 2013 г.

5. Реализовать совместно с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации комплекс мер, обеспечивающих стабильность платы пассажиров за перевозку в пригородном сообщении, и при необходимости предусмотреть субсидирование потерь при осуществлении пассажирских перевозок.

Срок – 1 октября 2013 г.

6. Представить согласованные с высшими исполнительными органами государственной власти г. Москвы и Московской области, открытым акционерным обществом «Российские железные дороги» предложения, касающиеся источников, сроков и объёмов финансирования мероприятий по развитию железнодорожной инфраструктуры Киевского направления Московской железной дороги в целях обеспечения железнодорожных перевозок в направлении аэропорта Внуково и территорий, присоединённых к г. Москве.

Срок – 1 ноября 2013 г.

7. Представить согласованные с высшими исполнительными органами государственной власти г. Москвы и Московской области предложения, касающиеся источников, сроков и объёмов финансирования мероприятий по синхронизации проектов развития федеральных и региональных автомобильных дорог.

Срок – 1 ноября 2013 г.

Ответственный: Медведев Д.А.