О ходе исполнения пункта 1 перечня поручений, данных по итогам работы в Калининградской области мобильной приёмной Президента Российской Федерации

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов доложил о ходе исполнения пункта 1 перечня поручений, данных по итогам работы в Калининградской области 23 июня 2015 года мобильной приёмной Президента Российской Федерации под руководством начальника Управления Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции Олега Плохого.

Поручение, данное Губернатору Калининградской области по обращению Хрипуновой Марии Эдуардовны из города Калининграда Калининградской области, предусматривает принятие мер по обеспечению надлежащего медицинского обслуживания детей в государственном бюджетном учреждении здравоохранения Калининградской области «Городская детская поликлиника № 1».

В докладе сообщается о том, что строительно-монтажные работы и монтаж медицинского оборудования завершены. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено 15 июля 2022 года, лицензия на осуществление медицинской деятельности – 28 июля 2022 года. Поликлиника начала функционировать с 1 августа 2022 года. В части реализации объекта «Строительство амбулаторно-поликлинического учреждения по улице Согласия города Калининграда» проведена повторная государственной экспертизы проектной документации. Дополнительное финансирование объекта обеспечено в полном объеме. Фактическая готовность объекта составляет 72%. Готовность по строительно-монтажным работам – 90%. Отставание составляет 60 календарных дней. При проведении детального анализа было установлено, что медицинское оборудование, предусмотренное проектно-сметной документацией, либо является устаревшим, снятым с производства, либо невозможным к поставке в Российскую Федерацию, вследствие чего возникла необходимость длительного согласования аналогов. Также негативным фактором стала большая загрузка мощностей производителей согласованных аналогов необходимого оборудования. Данная ситуация привела к невозможности выполнения работ и ввода объекта в эксплуатацию в установленные контрактом сроки. В связи с этим принято решение об изменении существенных условий контракта в части увеличения срока выполнения работ до 30 мая 2023 года и ввода объекта в эксплуатацию не позднее 20 июля 2023 года. Правовой акт Правительства Калининградской области «Об изменении существенных условий контракта» находится в стадии принятия, на основании которого будет заключено дополнительное соглашение по контракту.