Продлён контроль в рабочем порядке за принятием мер по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жителя города Москвы, проведённого по поручению Президента Российской Федерации советником Президента Российской Федерации в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 24 января 2013 года

Поручение, данное 24 января 2013 года советником Президента Российской Федерации Александром Бедрицким Мэру Москвы по обращению Люсого Александра Владимировича из города Москвы, предусматривало принятие мер по завершению строительства жилого комплекса – четырёх многоэтажных жилых домов в сельском поселении Марушкинское Наро-Фоминского района.

В связи с тем, что жилой комплекс находится в высокой степени готовности и обеспечена возможность подключения домов ЖСК «Марушкинское» к существующим сетям водоснабжения и канализации, поручение было снято с контроля. Принятие мер по завершению строительства указанного объекта и ввода его в эксплуатацию осуществляется в рабочем порядке.

Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев доложил о том, что Комитетом государственного строительного надзора города Москвы действие разрешения на строительство Объекта продлено до 31 июля 2024 года. В настоящее время ведутся строительно-монтажные работы. Общая степень строительной готовности: общестроительные работы – 96%; инженерные сети – 85%; благоустройство – 55%. Планируемый срок завершения строительства корпусов – II квартал 2024 года. Продление сроков завершения строительства Объекта осуществлено в связи с необходимостью подготовки и утверждения специальных технических условий на проектирование и строительство в части обеспечения пожарной безопасности.

На этом основании продлён контроль в рабочем порядке за принятием мер – завершением строительства указанного объекта и вводе его в эксплуатацию до 15 августа 2024 года.