О ходе исполнения пункта 6 перечня поручений, данных по итогам работы в Ярославской области мобильной приёмной Президента

Губернатор Ярославской области Сергей Ястребов доложил о ходе исполнения пункта 6 перечня поручений, данных по итогам работы в области 2 августа 2011 года мобильной приёмной Президента под руководством начальника Управления Президента по работе с обращениями граждан и организаций Михаила Михайловского.

Пункт 6 перечня поручений по обращению жителя города Ростова Николая Сергеевича Дормакова предусматривает принятие мер по обеспечению надлежащих условий медицинского обслуживания населения в учреждении здравоохранения «Ростовская центральная районная больница».

В докладе сообщается, что капитальный ремонт кровли терапевтического отделения и фасада учреждения здравоохранения «Ростовская центральная районная больница» выполнен в полном объёме.

В рамках реализации областной целевой программы «Развитие материально-технической базы учреждений здравоохранения Ярославской области на 2009 – 2012 годы» в 2011 году администрацией Ростовского муниципального района заключён муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Строительство поликлиники в городе Ростове, улица Октябрьская». В 2012 году в областном бюджете на строительство данного объекта предусмотрено выделение финансовых средств в размере 103,0 млн. рублей.

Однако, в январе 2012 года без предупреждения подрядная организация – общество с ограниченной ответственностью «СК «Эверест» – остановила работы на указанном объекте.

В соответствии с приказом департамента строительства Ярославской области от 29 февраля 2012 года № 35/2 «О внесении изменений в приказ от 30 декабря 2011 года № 189» строительство поликлиники в городе Ростове передано казенному предприятию Ярославской области «Дирекция службы заказчика».

В настоящее время возведён первый этаж здания поликлиники в городе Ростове, ведутся работы по кладке стен, монтажу плит перекрытия.

В соответствии с графиком завершение строительно-монтажных работ на данном объекте планируется в августе 2013 года, приобретение и монтаж оборудования – в январе 2014 года, ввод в эксплуатацию – в первом квартале 2014 года.