О ходе исполнения пункта 2 перечня поручений, данных по итогам работы в Ярославской области мобильной приёмной Президента

Губернатор Ярославской области Сергей Ястребов доложил о ходе исполнения пункта 2 перечня поручений, данных по итогам работы в области 4 августа 2011 года мобильной приёмной Президента Российской Федерации.

Пункт 2 перечня поручений по обращению жителя города Переславль-Залесского Пашкова Виталия Викторовича предусматривает обеспечение надлежащих условий медицинского обслуживания населения в детской поликлинике МУЗ «Городская больница города Переславля-Залесского».

В докладе сообщается, что в настоящее время в здании, расположенном по адресу: Ярославская область, город Переславль-Залесский, улица Красный текстильщик, дом 11, размещены четыре федеральные организации, установлено спецоборудование. В связи с этим органами исполнительной власти Ярославской области совместно с Федеральным агентством по управлению государственным имуществом был рассмотрен вопрос передачи из федеральной собственности в собственность Ярославской области указанного здания.

В связи с тем, что взамен изъятого объекта недвижимости необходимо будет предоставить из собственности Ярославской области недвижимое имущество для размещения федеральных организаций с возмещением затрат на демонтаж и последующую установку спецоборудования, капитальный ремонт и лицензирование, администрацией города Переславля-Залесского принято решение о проведении капитального ремонта здания детской поликлиники, расположенной по адресу: города Переславль-Залесский, улица Плещеевская, дом 12, без перевода в другое здание.

В 2012 году выполнено техническое обследование здания детской поликлиники, получено заключение о возможности дальнейшей эксплуатации данного здания и рекомендации по проведению капитального ремонта. При подготовке проектно-сметной документации на капитальный ремонт возникла необходимость проведения инженерных изысканий, что потребовало дополнительных временных затрат. В настоящее время заключен договор на подготовку проектно-сметной документации.

Завершение работ по капитальному ремонту детской поликлиники и ввод объекта в эксплуатацию согласно откорректированному плану мероприятий намечен на первый квартал 2014 года.