Продлён контроль исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Ставропольского края, проведённого по поручению Президента Российской Федерации начальником Управления Президента Российской Федерации по государственным наградам Владимиром Осиповым в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 28 января 2016 года

Поручение, данное по обращению Потаповой Валентины Ивановны из города Ставрополя Ставропольского края, предусматривает принятие мер по завершению строительства и вводу в эксплуатацию поликлиники в Юго-Западном районе города Ставрополя.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров доложил, что строительство указанной поликлиники ведётся в рамках реализации подпрограммы «Социально-экономическое развитие Ставропольского края на 2016 – 2025 годы» государственной программы Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» на период до 2025 года. Срок ввода объекта в эксплуатацию – 2017 год. В настоящее время на объекте выполнены следующие виды работ: возведены фундамент, каркас здания и кирпичная кладка перегородок, произведена отделка фасада, установлены оконные блоки, проведены наружные инженерные сети. Ведётся прокладка внутренних инженерных сетей, осуществляются работы по внутренней отделке помещений и благоустройству прилегающих автодорог, площадок и стоянок для автомобилей. По состоянию на 1 декабря 2016 года строительная готовность объекта составляет 92 процента, техническая готовность – 47 процентов. Объект будет введён в эксплуатацию в запланированные программой сроки.

На этом основании контроль исполнения поручения продлён до 1 июня 2017 года.