Продлён контроль исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Иркутской области, проведённого по поручению Президента Российской Федерации помощником Президента Российской Федерации Андреем Белоусовым в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 6 апреля 2017 года

Поручение, данное по обращению Леопы Дины Михайловны из посёлка Усть-Уда Усть-Удинского района Иркутской области, предусматривает принятие мер по завершению строительства и вводу в эксплуатацию школы в посёлке Усть-Уда Усть-Удинского района, возложив персональную ответственность за реализацию на заместителя председателя правительства Иркутской области В.Ф.Вобликову.

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко доложил, что при проведений испытаний системы водоснабжения объекта обнаружено отсутствие достаточного давления воды в питающем трубопроводе, в связи с чем возникла необходимость в переустройстве системы водоснабжения для возможности обеспечения потребления воды на втором и третьем этажах здания. В настоящее время вносятся изменения в проектную документацию для установки дополнительного насосного оборудования. Затем будет проведена экспертиза проектной документации. В связи с тем, что данное проектное решение повлечёт выполнение комплекса дополнительных работ, ввод объекта планируется обеспечить до 27 декабря 2018 года.

На этом основании контроль исполнения поручения продлён до 25 января 2019 года.