Продлён контроль исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жителя Тамбовской области, проведённого по поручению Президента Российской Федерации начальником Управления Президента Российской Федерации по обеспечению деятельности Государственного совета Российской Федерации Александром Харичевым в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 18 ноября 2020 года

Поручение, данное Главе администрации Тамбовской области по обращению Филиппова Бориса Петровича из села Покрово-Пригородное Тамбовского района Тамбовской области предусматривает принятие мер по завершению строительства автомобильной дороги по Воронежской улице от проезда Авиаторов до Петропавловской улицы в городе Тамбове, обеспечив безопасность дорожного движения, а также по обеспечению движения общественного транспорта до села Покрово-Пригородное Тамбовского района.

Глава администрации Тамбовской области Глеб Никитин доложил о том, что в связи с длительностью согласования работ по переустройству с владельцами линии газопровода и линии связи (потребовалось отключение кабеля спецсвязи) произошло затягивание сроков выполнения работ. На сегодняшний день ведутся работы по устройству корыта, песчаного основания и укладке нижнего слоя щебёночного основания, по переустройству линии газопровода. Срок завершения работ по указанному объекту – 1 октября 2021 года.

На этом основании срок исполнения поручения продлён до 10 октября 2021 года.