О ходе исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Калининградской области, проведённого по поручению Президента Российской Федерации начальником Управления Президента Российской Федерации по государственным наградам Владимиром Осиповым в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 15 ноября 2019 года

Поручение, данное Губернатору Калининградской области по обращению Черных Виктории Викторовны из города Калининграда Калининградской области, предусматривает принятие мер строительству и вводу в эксплуатацию школы по Рассветной улице и амбулаторно-поликлинического учреждения по улице Согласия в микрорайоне Сельма города Калининграда.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов доложил о том, что муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда средняя общеобразовательная школа № 59 по улице Рассветной на 1725 мест введено в эксплуатацию. 1 сентября 2022 года состоялось торжественное открытие школы. Работы по объекту «Строительство амбулаторно-поликлинического учреждения по улице Согласия города Калининграда» ведутся в соответствии с контрактом со сроком ввода объекта в эксплуатацию – до 20 декабря 2022 года. Готовность объекта составляет 72%, по строительно-монтажным работам – 90%. В настоящее время на объекте ведутся отделочные работы на всех этажах, электромонтажные работы, монтаж лифтового оборудования, установка внутренних витражей и дверных блоков; устройство вентиляционных воздуховодов, установка вентиляционного оборудования, монтаж систем тепло-, и холодоснабжения, установка радиаторов отопления, установка сантехнического оборудования, монтаж оборудования вводных шкафов электрощитовых установок главного распределительного щита и вводно-распределительного устройства, прокладка труб системы медицинских газов, монтаж слаботочных систем, устройство утепления и облицовки цоколя, работы по благоустройству и ограждению территории. Отставание по объекту составляет 60 календарных дней. Прорабатывается вопрос изменения условий контракта в части срока его исполнения путем заключения дополнительного соглашения о продлении сроков выполнения работ на объекте до 30 мая 2023 года и ввода в эксплуатацию не позднее 20 июля 2023 года.