Продолжен контроль исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жителя Ленинградской области, проведённого по поручению Президента Российской Федерации начальником Управления пресс-службы и информации Президента Российской Федерации Андреем Цыбулиным в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 16 ноября 2022 года

Поручение, данное Губернатору Ленинградской области по обращению Трофименкова Игоря Николаевича из города Мурино Всеволожского района Ленинградской области, предусматривает принятие мер по строительству и вводу в эксплуатацию канализационных очистных сооружений в деревне Новое Девяткино Всеволожского района.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко доложил о том, что выполнение мероприятий по строительству канализационных очистных сооружений хозяйственно-бытовых и поверхностных сточных вод производительностью 10000 куб.м/сутки «Новое Девяткино» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, деревня Новое Девяткино и мероприятий в целях подключения новых объектов капитального строительства запланировано в рамках концессионного соглашения в отношении отдельных объектов водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области. В рамках заключенного 30 июля 2021 года договора на проектирование и строительство комплекса объектов централизованной системы водоотведения подрядчиком выполнены работы по устройству инженерных сетей протяженностью 2,25 км, разработана проектная документация по узлу присоединения к существующим канализационным сетям. Продолжается выполнение мероприятий по разработке проектной документации по объекту. Получение положительного заключения государственной экспертизы на разработанную проектно-сметную документацию и разрешения на строительство ожидается в четвертом квартале 2022 года – первом квартале 2023 года. Строительство планируется в рамках мероприятий, направленных на достижение цели федерального проекта «Содействие развитию инфраструктуры субъектов Российской Федерации (муниципальных образований)» государственной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области». После получения положительного заключения государственной экспертизы и разрешения на строительство планируется приступить к выполнению работ по строительству объекта.

На этом основании контроль исполнения поручения продолжен в соответствии с ранее установленным сроком до 31 декабря 2024 года.