О ходе принятия мер по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Ненецкого автономного округа, проведённого по поручению Президента Российской Федерации начальником Управления Президента Российской Федерации по государственным наградам Владимиром Осиповым в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 14 июня 2017 года

Поручение, данное руководителю Федерального дорожного агентства по обращению Михайловой Анастасии Германовны из города Нарьян-Мар Ненецкого автономного округа, предусматривало совместно с администрацией Ненецкого автономного округа принятие мер по разработке графика работ и их финансирования по строительству автомобильной дороги «Нарьян-Мар – Усинск» в Ненецком автономном округе, обеспечив проезжее состояние дороги до завершения работ.

В связи с представлением графика работ и их финансирования по строительству автомобильной дороги «Нарьян-Мар — Усинск» в Ненецком автономном округе (далее – Автодорога) поручение было снято с контроля. Принятие мер по завершению строительства Автодороги осуществляется в рабочем порядке.

Заместитель руководителя Федерального дорожного агентства Евгений Носов доложил о том, что общая протяженность Автодороги составляет 80,8 км и 417,58 пог. м. Реализация Автодороги осуществляется в рамках ведомственной целевой программы «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения» государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы». В 2018 году Ненецким автономным округом завершено строительство IV участка Автодороги км 162+497 — км 177+468 протяженностью 14,971 км/99,0 пог. м. В 2019 году завершено строительство III участка Автодороги км 147+531 — км 162+497 протяженностью 14,9 км/108,4 пог. м. В настоящее время Ненецким автономным округом продолжается поэтапное строительство I участка Автодороги км 103+639 — км 126+939 протяженностью 23,3 км (далее — 1 Участок), начатое в 2019 году, II участка Автодороги км 126+939 — км 147+531 протяженностью 20,59 км (далее — II Участок) и V участка Автодороги км 97+000 — км 103+639 с мостом через р. Шапкина протяженностью 6,64 км (далее — V Участок). В 2020 году введен в эксплуатацию 2 этап I участка Автодороги протяженностью 6,7 км. В рамках подготовки проекта федерального закона о федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 года Федеральным дорожным агентством подготовлены предложения о софинансировании из федерального бюджета продолжения строительства Автодороги.