Продлен контроль исполнения пункта 1 перечня поручений, данных по итогам работы в Республики Крым мобильной приёмной Президента Российской Федерации

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов доложил о ходе исполнения пункта 1 перечня поручений, данных по итогам работы в Республики Крым 21 августа 2019 года мобильной приёмной Президента Российской Федерации под руководством начальника Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам Сергея Новикова.

Поручение, данное по обращению Таля Сергея Николаевича из города Судака Республики Крым, предусматривает принятие мер по завершению строительства и вводу в эксплуатацию детского сада, расположенного по адресу: Республика Крым, город Судак, улица Яблоневая, дом 31Б.

В докладе сообщается о том, что реализация объекта осуществляется в рамках федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2025 года». По объекту выполнены следующие работы: земляные – 100 %, фундаменты – 100 %, каркас здания – 100 %, устройство кровли – 100 %, ограждающие конструкции – 100 %, внутренние стены и перегородки – 100 %, остекление – 100 %. В настоящее время подрядчиком выполняются отделочные работы, устройство инженерных сетей. Согласно утверждённому Министерством экономического развития Российской Федерации плану-графику реализации мероприятий Программы ввод объекта в эксплуатацию запланирован в декабре 2022 года. По состоянию на текущую дату строительная готовность объекта составляет 56 %. Запланированный срок получения разрешения на ввод объекта строительства в эксплуатацию – 20 мая 2022 года.

На этом основании срок исполнения поручения продлён до 25 августа 2022 года.