О ходе исполнения поручения, данного по итогам личного приема в режиме видео-конференц-связи жительницы Смоленской области, проведённого по поручению Президента Российской Федерации помощником Президента Российской Федерации в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 7 августа 2012 года

Поручение, данное по обращению Куцепаловой Ольги Николаевны из села Ершичи Ершичского района Смоленской области, предусматривает принятие мер по ремонту детского сада, а также по строительству нового детского сада в селе Ершичи Ершичского района.

Губернатор Смоленской области Алексей Островский доложил, что строительство детского сада начато в 2012 году. Подрядная организация ООО «Гранит» была определена по результатам аукциона и оказалась несостоятельной. В 2013 году проведены повторные торги, определена другая подрядная организация – ООО «СМФ-Виадук», с которой заключён муниципальный контракт. Муниципальный контракт на ведение строительного контроля по объекту заключён с ООО «Железнодорожная компания».

В настоящее время возведены стены здания детского сада до перекрытий первого этажа, смонтирован каркас здания котельной, начато строительство теплотрассы. Детский сад будет введён в эксплуатацию в соответствии с контрактом в срок до 31 мая 2014 года.