О ходе исполнения поручения, данного по итогам личного приёма жителя Ленинградской области в режиме видео-конференц-связи, проведённого по поручению Президента Российской Федерации советником Президента Российской Федерации Антоном Устиновым в Приёмной Президента по приёму граждан в Москве 14 ноября 2012 года

Поручение, данное по обращению Примакова Вадима Геннадьевича из посёлка Тайцы Гатчинского района Ленинградской области, предусматривает представление графика проведения работ по обеспечению нормативным электроснабжением дома 66а в деревне Александровке Гатчинского района.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и вице-губернатор Ленинградской области Юрий Пахомовский направили в адрес Президента Российской Федерации график работ для выполнения мероприятий по технологическому присоединению к электрическим сетям энергопринимающих устройств жилого дома Примакова В.Г.

1. Подготовка конкурсной документации 16.11.2012 года

2. Размещение на торговой площадке — 19.11.2012 – 27.11.2012 года

3. Экспертиза конкурсных заявок — 28.11.2012 – 05.12.2012 года

4. Заключение договора подряда — 06.12.2012 – 25.12.2012 года

5. Проектирование до 31.03.2013 года

6. Согласование разрешительной документации до 30.04.2013 года

7. Поставка оборудования до 30.06.2013 года

8. Строительно-монтажные работы до 31.08.2013 года

9. Рабочая комиссия и осмотр Ростехнадзором до 15.09.2013 года

10. Приемная комиссия и ввод в эксплуатацию до 20.09.2013 года