О ходе исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жителя Хабаровского края, проведённого по поручению Президента Российской Федерации помощником Президента Российской Федерации – начальником Контрольного управления Президента Российской Федерации Дмитрием Шальковым в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 18 февраля 2020 года

Поручение, данное Губернатору Хабаровского края по обращению Колесникова Алексея Анатольевича из села Троицкое Нанайского района Хабаровского края предусматривает совместно с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации принятие мер по разработке и представлению графика проведения работ и их финансирования по обеспечению централизованным водоснабжением и водоотведением, в том числе со строительством внутридомовых сетей, многоквартирных жилых домов в селе Троицком Нанайского района. Временно исполняющий обязанности Губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв доложил о том, что проектно-сметная документация на строительство системы централизованного водоснабжения в селе Троицкое будет направлена на повторную государственную экспертизу до 1 апреля 2021 года. К строительству объектов системы централизованного водоснабжения планируется приступить после получения положительного заключения государственной экспертизы и проведения конкурентных процедур по определению подрядной организации для выполнения строительно-монтажных работ. Проектирование централизованной системы водоотведения, включающее строительство наружных канализационных сетей и станции биологической очистки, будет завершено в ноябре 2021 года. К строительству планируется приступить после завершения этапа проектирования. К разработке проекта по устройству внутридомовых водопроводных и канализационных систем планируется приступить в апреле 2021 года, предварительные сроки начала строительно-монтажных работ по устройству указанных систем – III квартал 2021 года.