О ходе исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жителя Ставропольского края, проведённого по поручению Президента Российской Федерации помощником Президента Российской Федерации – начальником Контрольного управления Президента Российской Федерации Дмитрием Шальковым в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 20 ноября 2018 года

Поручение, данное Губернатору Ставропольского края по обращению Рыжего Алексея Михайловича из города Ставрополя Ставропольского края, предусматривает принятие мер по строительству и вводу в эксплуатацию двух школ и детского сада в городе Михайловске.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров доложил о том, что отставание от графика производственных работ по строительству объекта, которое начато в 2019 году с привлечением средств федерального бюджета в рамках национального проекта «Образование», произошло в связи с недобросовестным исполнением подрядной организацией обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным 26 июня 2019 года. В ходе проведения повторных конкурентных процедур 09 июля 2021 года заключен муниципальный контракт на выполнение работ по завершению строительства незаконченного объекта. Кроме того, при проведении работ по отводу грунтовых вод от здания, предусмотренных проектной и сметной документацией, выявлено, что принятое проектное решение неэффективно, вследствие чего произведены повторные изыскания на предмет определения нового проектного решения, позволяющего выполнить отвод грунтовых вод в полном объеме. Это повлекло за собой увеличение срока завершения работ на объекте до 31 декабря 2021 года. На сегодняшний день на объекте завершаются работы по устройству вентилируемого фасада, штукатурке и шпатлеванию стен и потолков, устройству откосов дверных проемов, монтажу водосточной системы кровли, устройству ограждения периметра, облицовке входов керамической плиткой, устройству полов в спортивных залах, благоустройству территорий. Также ведутся работы по сборке монтажных узлов крышных вентиляторов общеобменной и противодымной вентиляции и устройству перекрытий монолитного лоткового канала теплотрассы. В настоящее время принимаются все необходимые меры для ввода объекта в эксплуатацию.