О ходе исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Сахалинской области, проведённого по поручению Президента Российской Федерации начальником Управления Президента Российской Федерации по работе с обращениями граждан и организаций Михаилом Михайловским в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 20 июня 2018 года

Поручение, данное Министру Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики по обращению Красюк Ирины Викторовны из села Кировское Тымовского городского округа Сахалинской области, предусматривает совместное с правительством Сахалинской области принятие мер по строительству и вводу в эксплуатацию образовательного учреждения в селе Кировском Тымовского городского округа, обеспечив надлежащие условия образования детей до ввода образовательного учреждения в эксплуатацию.

Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков доложил о том, что в настоящее время осуществляются работы по 2-му этапу строительства объекта. Подрядной организацией на объекте ведутся подготовительные работы (мобилизация ресурсов на строительной площадке, геодезическая съёмка территории благоустройства, вертикальная планировка территории). Планируемая дата завершения 1-го и 2-го этапов строительно-монтажных работ – 1 сентября 2022 года. Планируемая дата получения разрешений на ввод объекта в эксплуатацию на 1-й и 2-й этапы – до 15 сентября 2022 года. В состав 1-го этапа строительства включены здания и сооружения (здание школы-детского сада, площадки под мусорные контейнеры и для сушки белья, блочная модульная трансформаторная подстанция, очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод, игровые площадки детского сада и школы, зона для проведения линеек и мероприятий). В состав 2-го этапа строительства объекта включены следующие виды работ: устройство покрытий тротуаров, проездов, футбольного поля и баскетбольной площадки; устройство спортивных и игровых площадок; монтаж малых архитектурных форм; озеленение территории. До полного ввода объекта в эксплуатацию в существующих образовательных организациях обеспечены надлежащие условия для обучения детей. В 2022/2023 учебном году в МБОУ СОШ с. Кировское в первую смену планируется обучение 176 обучающихся (88%), во вторую смену – 24 школьников 2-х и 3-х классов (12%).