Продлен контроль исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Костромской области, проведённого по поручению Президента Российской Федерации первым заместителем Руководителя Администрации Президента Российской Федерации в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 7 июня 2012 года

Поручение, данное 7 июня 2012 года первым заместителем Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Владимиром Володиным по обращению Дудник Елены Владимировны из города Костромы Костромской области, предусматривает принятие мер по завершению строительства здания и оснащению современным медицинским оборудованием областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Костромской онкологический диспансер».

Губернатор Костромской области Сергей Ситников доложил о том, что 28 июня 2019 года заключен государственный контракт на строительство объекта «ОГБУЗ «Костромской онкологический диспансер», город Кострома «Строительство здания онкологического центра для размещения линейных ускорителей». В настоящее время в рамках заключенных договоров с сетевыми организациями на технологическое присоединение объекта к действующей инженерной инфраструктуре города Костромы выполнены работы по перекладке тепловых сетей, прокладке наружных сетей водоснабжения и водоотведения, смонтирована трансформаторная подстанция, прорабатываются проектные решения выноса кабельных линий из зоны строительства кислородной станции. Выполнена откопка котлована под пристраиваемую часть здания, ведутся работы по прокладке наружной теплотрассы, усилению несущих конструкций, монтажу и монтированию систем вентиляции и отопления, кирпичной кладке стен надстраиваемого этажа, установке окон. Заключены договоры на приобретение медицинского высокотехнологичного оборудования (линейные ускорители

в комплекте с дополнительным оборудованием, магнитно-резонансная

и компьютерная томография, эндоскопическое и стерилизационное оборудование), которые будут поставлены до 31 декабря 2019 года. В 2020 году буду выполнены работы по монтажу кровли и внутренней отделке помещения, установке медицинского оборудования. Работы по завершению строительства объекта будут выполнены в срок до 15 декабря 2020 года.

На этом основании контроль исполнения поручения продлен до 25 декабря 2020 года.