Продлён контроль исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Алтайского края, проведённого по поручению Президента Российской Федерации начальником Экспертного управления Президента Российской Федерации Владимиром Симоненко в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 27 февраля 2019 года

Поручение, данное Губернатору Алтайского края по обращению Шенберг Елены Михайловны из села Усть-Волчихи Волчихинского района Алтайского края, предусматривает принятие мер по строительству и вводу в эксплуатацию школы в селе Усть-Волчихе Волчихинского района, обеспечив надлежащие условия образования детей до завершения работ.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко доложил о том, что строительная готовность средней общеобразовательной школы на 140 учащихся в селе Усть-Волчихе Волчихинского района составляет 97%. Завершаются работы по устройству отмостки, отделке цокольной части фасада, выполняются работы по благоустройству территории. Осуществляется поставка мебели, оборудования. В настоящее время готовятся документы для подачи в инспекцию строительного и жилищного надзора Алтайского края в целях проведения итоговой проверки для получения заключения о соответствии построенного объекта требованиям проектно-сметной документации. Планируемый срок завершения строительства – до 1 октября 2020 года.

Для окончательного принятия решения по данному докладу была запрошена дополнительная информация в правительстве Алтайского края.

Заместитель Председателя Алтайского края Игорь Степаненко доложил о том, что работы на объекте не были завершены в срок, предусмотренный контрактом, по причине срывы сроков поставок материалов и оборудования на объект по вине поставщиков из‑за сложной эпидемиологической и экономической обстановки, необходимости внесения изменений в проектно-сметную документацию, а также неудовлетворительной организацией строительно-монтажных работ. Планируемый срок завершения строительства 1 октября 2020 года. Лицензия на осуществление образовательной деятельности в строящемся здании будет выдана после завершения строительства и получения разрешения на ввод в эксплуатацию. В настоящее время в указанном населенном пункте проживает 112 детей, 100% которых получают общее образование в Усть-Волчихинской средней школе. Кроме того, осуществляется подвоз в школу 11 обучающихся из села Усть-Кормиха.

На этом основании срок исполнения поручения продлен до 1 декабря 2020 года.