О ходе принятия мер по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жителя Архангельской области, проведённого по поручению Президента Российской Федерации начальником Управления Президента Российской Федерации по обеспечению конституционных прав граждан в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 27 декабря 2018 года

Поручение, данное 27 декабря 2018 года начальником Управления Президента Российской Федерации по обеспечению конституционных прав граждан Максимом Травниковым Министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по обращению Захарова Андрея Владимировича из города Каргополь Архангельской области, предусматривало совместное с правительством Архангельской области принятие мер по разработке и представлению графика проведения работ и их финансирования по завершению строительства сетей водоснабжения и канализации в правобережной части города Каргополя, обеспечив жителей нормативным водоснабжением.

В связи с разработкой и представлением графика проведения работ и их финансирования по завершению строительства сетей водоснабжения и канализации в правобережной части города Каргополя поручение было снято с контроля. Принятие мер по завершению строительства сетей водоснабжения и канализации в правобережной части города Каргополя осуществляется в рабочем порядке.

Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Алексей Ересько доложил о том, что региональной программой Архангельской области «Чистая вода» федерального проекта «Чистая вода», на территории Каргопольского района в 2021–2023 годах предусмотрена реализация мероприятия по социально значимому объекту «Водоснабжение правобережной части города Каргополя Каргопольского района Архангельской области» (далее — Объект). На текущую дату по Объекту выполнены работы по прокладке 4,8 км трубопровода, устройству новой скважины, ремонту существующей скважины, монтажу железобетонных колодцев и камеры переключения, ремонту колодцев существующей сети, установке водоразборных колонок, ремонту существующей водонапорной башни, монтажу опор освещения площадки водозаборных сооружений, монтажу и подключению насосных станций, устройству проезда к площадке водозабора. Продолжаются работы по подключению к сетям электроснабжения водоразборных колонок, укладке плит и устройству ограждения на площадке водозабора. Начаты гидравлические испытания системы водоснабжения. Техническая готовность Объекта на текущую дату составляет 94 процента. Учитывая сроки завершения строительно-монтажных работ, подготовки исполнительно-технической документации, проведения пусконаладочных работ, а также выполнения всех мероприятий по вводу объекта в эксплуатацию планируется перенос срока ввода в эксплуатацию Объекта на 2024 год. С целью обеспечения правобережной части г. Каргополя централизованной системой водоотведения в период 2023–2024 годов запланирована разработка проектно-сметной документации по объекту «Реконструкция системы водоотведения в г. Каргополе» (далее — Проект). Проектом предусмотрено строительство четырех канализационно-насосных станций суммарной производительностью 161 куб. м/ч и сетей водоотведения общей протяженностью 4,1 км. В настоящее время согласован раздел «Основные технические решения», проводится государственная экспертиза инженерных изысканий, ведется разработка проектно-сметной документации.