О ходе исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жителя Республики Саха (Якутия), проведённого по поручению Президента Российской Федерации начальником Управления Президента Российской Федерации по обеспечению конституционных прав граждан Татьяной Локаткиной в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 14 ноября 2019 года

Поручение, данное Главе Республики Саха (Якутия) по обращению Захарова Рустама Егоровича из села Октёмцы Хангаласского улуса Республики Саха (Якутия), предусматривает принятие мер по строительству и вводу в эксплуатацию объекта «Школа-сад на 220/100 мест в селе Октёмцы Хангаласского улуса», обеспечив надлежащие условия образования детей

Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев доложил о том, что в настоящее время строительная готовность объекта составляет 57%. Завершены строительно-монтажные работы по коробке здания, наружным сетям отопления и канализации с канализационными сборниками, смонтирована станция водоподготовки с насосной, произведена вертикальная планировка. Ведутся работы по монтажу внутренней системы тепло-водоснабжения и канализации, тёплых полов, устройству кровли, фасадные работы. Начаты внутренние отделочные работы и работы по силовому электрооборудованию, электроосвещению, прокладке коробов вентиляции, а также наружные работы по благоустройству (ограждение и спортивное ядро). Производится установка пожарных резервуаров 2x150 м3. Учебный процесс образовательном учреждении планируется проводить в существующем здании на период строительства объекта. Согласно решению комиссии по оценке готовности образовательных организаций Хангаласского улуса к новому 2020/2021 учебному году здание Октёмской средней общеобразовательной школы принято к эксплуатации без замечаний. Численность обучающихся – 220 детей. Планируемый срок ввода в эксплуатацию объекта «Школа-сад на 220/100 мест в селе Октёмцы Хангаласского улуса» – до 31 августа 2021 года.