О ходе исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Самарской области, проведённого по поручению Президента Российской Федерации начальником Управления Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции Андреем Чоботовым в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 18 сентября 2020 года

Поручение, данное Губернатору Самарской области по обращению Катаевой Ольги Владимировны из посёлка Кутузовский Сергиевского района Самарской области, предусматривает принятие мер по завершению строительства и вводу в эксплуатацию сетей водоснабжения в посёлке Кутузовском Сергиевского района.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров доложил о том, что реализация мероприятия по строительству объекта «Сети водоснабжения в поселке Кутузовском муниципального района Сергиевский» начата в 2020 году в рамках государственной программы Самарской области «Комплексное развитие сельских территорий Самарской области на 2020 – 2025 годы». В адрес Министерства сельского хозяйства Российской Федерации неоднократно направлялись письма с просьбой о выделении средств федерального бюджета на финансирование строительства объекта в 2021 году. При этом Министерством сельского хозяйства Российской Федерации отказано в выделении средств федерального бюджета на софинансирование строительства объекта в 2021 году. В первом полугодии 2021 года на строительство объекта предусмотрены средства областного бюджета в размере 45,75 млн. рублей, во втором полугодии 2021 года выделены дополнительные средства областного бюджета в размере 59,02 млн. рублей, необходимые для завершения строительства объекта. В настоящее время работы на объекте завершены: построено здание насосной станции, выполнен монтаж резервуаров чистой воды, проложены водопроводные сети протяженностью 20,6 км. Итоговая проверка о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям проектной документации назначена на 24 декабря 2021 года, получение заключения о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям проектной документации – на 27 декабря 2021 года. Планируемая дата получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию – 29 декабря 2021 года.