О ходе принятия мер по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, проведённого по поручению Президента Российской Федерации помощником Президента Российской Федерации – начальником Контрольного управления Президента Российской Федерации в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 19 мая 2016 года

Поручение, данное 19 мая 2016 года помощником Президента Российской Федерации – начальником Контрольного управления Президента Российской Федерации Константином Чуйченко Губернатору Ханты-Мансийского автономного округа — Югры по обращению Ахметьяновой Гульназ Вакифовны из города Пыть-Яха Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, предусматривало принятие мер по разработке и представлению графика проведения работ и их финансирования по обеспечению нормативным водоснабжением, соответствующим требованиям СанПиН, жилых домов в городе Пыть-Яхе.

В связи с разработкой и представлением графика проведения работ и их финансирования по обеспечению нормативным водоснабжением, соответствующим требованиям СанПиН, жилых домов в городе Пыть-Яхе поручение было снято с контроля. Принятие мер по обеспечению нормативным водоснабжением осуществляется в рабочем порядке.

Заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Азат Ислаев доложил о том, что в целях обеспечения жителей города Пыть-Яха Ханты-Мансийского автономного округа — Югры питьевой водой 8 октября 2021 года введена в эксплуатацию вторая очередь водоочистных сооружений № 1 и продолжается реконструкция водоочистных сооружений № 3. С 1 марта 2021 года уменьшено допустимое значение остаточного алюминия в воде питьевого назначения с 0,5 мг/л до 0,2 мг/л. В связи с этим проведена корректировка проектной документации и прохождение повторной экспертизы. 19 апреля 2022 года заключен контракт на выполнение строительно-монтажных работ на ВОС-3 со сроком выполнения работ до 31 октября 2022 года. В настоящее время выполнены монтажные работы по водопроводу и канализации, отоплению и вентиляции, охранному телевидению, внутреннему освещению, заземлению, силовому оборудованию, по установке канализационно-насосной станции, работы по благоустройству площадки ВОС-3. Выполнены монтаж газорегуляторного шкафного пункта, наружного освещения, охранного освещения, архитектурно-строительные решения главного корпуса, демонтажные работы площадки ВОС-3, устройство отмостки котельной, ведутся подготовительные работы к пуско-наладке станции. По состоянию на 30 ноября 2022 года строительная готовность объекта составляет 97%. Завершение строительно-монтажных работ, проведение пуско-наладочных работ и ввод водоочистных сооружений № 3 в эксплуатацию планируется осуществить до 26 января 2023 года.