Продолжен контроль исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Омской области, проведённого по поручению Президента Российской Федерации помощником Президента Российской Федерации Максимом Орешкиным в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 20 апреля 2022 года

Поручение, данное Губернатору Омской области по обращению Фоменко Натальи Александровны из села Ребровка Омского района Омской области, предусматривает совместное с ПАО «Газпром» принятие мер по газификации жилых домов в селе Ребровка, деревнях Зелёное Поле и Верхний Карбуш Омского района.

Исполняющий обязанности Губернатора Омской области Дмитрий Ушаков доложил о том, что 31 декабря 2023 года завершены работы по строительству газопровода-ввода к домовладению заявителя, а также 7 декабря 2023 года выполнены в полном объёме работы по строительству сети газопотребления внутри границ земельного участка заявителя. В целях подключения домовладений в селе Ребровка, в том числе исполнения договора на догазификацию домовладения Фоменко Н.А. требуется завершить работы по строительству и вводу в эксплуатацию распределительного газопровода в селе Ребровка, протяжённостью 7200 метров (далее – газопровод). Прокладка газопровода осуществляется по земельным участкам, находящимся в частной собственности, иные варианты прохождения трассы газопровода отсутствуют. В процессе реализации мероприятий по строительству газопровода возникла необходимость изменения существующих проектных технических решений, в том числе: замена месторасположения пункта редуцирования газа и замена прокладки газопровода открытым способом на бестраншейную прокладку. По состоянию на 18 января 2024 года готовность газопровода составляет 90%, Ведутся работы по монтажу шкафного регуляторного пункта, готовится исполнительно-техническая документация. Направлены дополнительные соглашения в адрес граждан, проживающих в селе Ребровка, подавших заявки на догазификацию, о корректировке сроков исполнения договоров. Мероприятия по догазификации домовладений в селе Ребровка, в частности домовладения Фоменко Н.А., будут выполнены в срок до 15 февраля 2024 года. В настоящее время в деревне Верхний Карбуш ведется активная работа по строительству сетей газораспределения и догазификации домовладений. Мероприятия по газификации домовладений в деревни Зеленое Поле включены в утверждённую ПАО «Газпром» Программу развития газоснабжения и газификации Омской области на период 2021–2025 годов, со сроком реализации в 2025 году.

На этом основании контроль исполнения поручения продолжен в соответствии с ранее установленными сроками до 1 ноября 2024 года и до 1 ноября 2025 года.