Перечень поручений по вопросам реализации проекта строительства Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области

1. Правительству Российской Федерации:

а) в целях завершения строительства объектов Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области (далее – ЦКАД) в месячный срок сформировать оперативный штаб, поручив ему:

утвердить единый график ликвидации допущенных отставаний при строительстве первой очереди ЦКАД (далее – единый график);

осуществлять еженедельный мониторинг хода выполнения работ, достаточности материальных, технических и трудовых ресурсов, соблюдения единого графика;

обеспечить завершение подготовки территории строительства;

принять меры по недопущению увеличения стоимости реализации проекта ЦКАД.

Доклад – 1 декабря 2018 г., далее – ежеквартально.

Ответственный: Медведев Д.А.;

б) обеспечить переход на казначейское сопровождение финансово-хозяйственной деятельности ГК «Автодор» начиная с 1 января 2019 г.

Ответственный: Медведев Д.А.

2. Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти г. Москвы и Московской области:

а) выработать меры по стимулированию создания в зоне ЦКАД транспортно-логистического комплекса и иных объектов для формирования «пояса занятости» в Подмосковье;

б) обеспечить синхронизацию инфраструктурных проектов, предусматривающих устранение «узких» мест на основных направлениях транспортных коридоров Московского региона, включая строительство ЦКАД и железных дорог Московского транспортного узла.

Доклад – 15 января 2019 г., далее – ежеквартально.

Ответственные: Медведев Д.А., Собянин С.С., Воробьёв А.Ю.

3. Генеральной прокуратуре Российской Федерации, Следственному комитету Российской Федерации и Счётной палате Российской Федерации провести проверку соблюдения интересов Российской Федерации при заключении и выполнении государственных контрактов и обоснованности увеличения стоимости строительства ЦКАД.

Срок – 15 января 2019 г.

Ответственные: Чайка Ю.Я., Бастрыкин А.И., Кудрин А.Л.