О ходе исполнения пункта 2 перечня поручений, данных по итогам работы в городе Краснодаре Краснодарского края мобильной приёмной Президента Российской Федерации

Глава администрации (губернатор) Краснодарского края Вениамин Кондратьев доложил о ходе исполнения пункта 2 перечня поручений, данных по итогам работы в городе Краснодаре Краснодарского края 21 февраля 2020 года мобильной приёмной Президента Российской Федерации под руководством начальника Экспертного управления Президента Российской Федерации Владимира Симоненко.

Поручение, данное Главе администрации (губернатору) Краснодарского края по обращению Бахчиевой Наиры Степановны из города Сочи Краснодарского края, предусматривает принятие мер по строительству и вводу в эксплуатацию спортивного комплекса вблизи жилого дома 58 по Донской улице в городе Сочи.

В докладе сообщается о том, что в настоящее время в соответствии с заключенным муниципальным контрактом на строительство объекта «Строительство малобюджетного спортивного комплекса по адресу: улица Донская, в районе дома № 58 Центрального района города Сочи (проектно-изыскательские работы)» II этап ведутся работы по строительству фундамента здания, инженерных сетей и дорог. По состоянию на март 2021 года строительная готовность объекта составляет 17%. Принимая во внимание нормативный срок строительства объекта (9 месяцев) и длительный период проведения конкурсных процедур для заключения муниципального контракта на выполнение строительно-монтажных работ завершение строительства объекта было перенесено на декабрь 2021 года.