О ходе исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Ленинградской области, проведённого по поручению Президента Российской Федерации руководителем Канцелярии Президента Российской Федерации в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 10 сентября 2019 года

Поручение, данное 10 сентября 2019 года руководителем Канцелярии Президента Российской Федерации Александром Голублевым Губернатору Ленинградской области по обращению Бочаевой Светланы Юрьевны из города Санкт-Петербурга, предусматривает принятие мер по разработке и представлению графика проведения работ и их финансирования по ремонту автомобильной дороги до деревни Клетно Гатчинского района Ленинградской области, обеспечив проезжее состояние дороги до завершения работ и безопасность дорожного движения.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко доложил о том, что завершены проектно-изыскательские работы по объекту «Строительство участка автомобильной дороги от автомобильной дороги «Мины – Новинка» до деревни Клетно». Проектно-сметная документация получила положительное заключение государственной экспертизы. Реализация строительства участка автомобильной дороги местного значения до деревни Клетно осуществляется в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы Ленинградской области». С учетом нормативного срока строительства объекта и ограничений на производство работ по строительству моста в водоохранной зоне реки Оредеж, финансирование строительства данного объекта предусмотрено в двухгодичный период 2022–2023 годов. Контракт на выполнение строительно-монтажных работ заключен 30 июня 2022 года. Срок выполнения работ – до 1 ноября 2023 года. На сегодняшний день обустроены временные дороги, завезены инертные материалы, шпунт под опоры моста, кольца под ливневую канализацию. До конца текущего года планируется частично выполнить работы по установке земляного полотна на подходах к мосту, а также по устройству опор моста. Работы по монтажу мостового сооружения, устройству дорожной одежды, покрытию на мосту и проезжей части, оборудованию дороги элементами обустройства планируется завершить в 2023 году.