Продлён контроль исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Санкт-Петербурга, проведённого по поручению Президента Российской Федерации заместителем Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Владимиром Островенко в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 23 декабря 2020 года

Поручение, данное Губернатору Новгородской области по обращению Базлуцкой Елены Александровны из города Санкт-Петербурга предусматривает принятие мер по строительству и вводу в эксплуатацию физкультурно-оздоровительного комплекса в городе Сольцы Солецкого района Новгородской области.

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин доложил о том, что строительство объекта осуществляется с 8 апреля 2020 года в рамках национального проекта «Спорт – норма жизни» федерального проекта «Демография» и планировалось к завершению до 15 марта 2021 года. Причинами несоблюдения сроков строительства явились: неоднократная смена подрядной организации ввиду низких темпов строительства, необходимость повторного проведения конкурсных процедур, задержка поставок оборудования (КНС, ИТП, вентиляционное оборудование) вследствие существенного удорожания строительных материалов. В настоящее время завершение строительства объекта осуществляется в соответствии с контрактом, заключенным 22 июня 2021 года. Готовность объекта составляет 53,3 %. Завершение строительно-монтажных работ на объекте запланировано на октябрь текущего года, при этом ввод объекта в эксплуатацию планируется осуществить до 1 декабря 2021 года.

На этом основании срок исполнения поручения продлён до 1 декабря 2021 года.