Продолжен контроль исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жителя Хабаровского края, проведённого по поручению Президента Российской Федерации помощником Президента Российской Федерации – начальником Контрольного управления Президента Российской Федерации Дмитрием Шальковым в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 18 февраля 2020 года

Поручение, данное Губернатору Хабаровского по обращению Колесникова Алексея Анатольевича из села Троицкое Нанайского района Хабаровского края предусматривает совместное с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации принятие мер по разработке и представлению графика проведения работ и их финансирования по обеспечению централизованным водоснабжением и водоотведением, в том числе со строительством внутридомовых сетей, многоквартирных жилых домов в селе Троицком Нанайского района.

Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края Станислав Кондаков доложил о том, что в 2023 году за счет средств краевого бюджета организовано строительство системы водоснабжения в с. Троицкое. Заключен контракт на выполнение строительно-монтажных работ. По состоянию на текущую дату заключены все необходимые контракты на поставку оборудования. Выполнены работы по монтажу 70% колодцев, уложено 83% трубопровода. Завершить строительство планируется до конца второго полугодия 2024 года. Проект строительства системы водоотведения в с. Троицкое разработан, проектная документация загружена в ФАУ «Главное управление государственной экспертизы» – 22 марта 2024 года. Получение положительного заключения государственной экспертизы планируется в первом полугодии 2024 года, после чего Правительством края совместно с Минстроем России будут определены источники финансирования строительства.

На этом основании контроль исполнения поручения продолжен в соответствии с ранее установленным сроком до 12 июля 2024 года.