Продлён контроль исполнения поручений, данных по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Республики Хакасия, проведённого по поручению Президента Российской Федерации начальником Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам Сергеем Новиковым в ситуационном центре полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе в Санкт-Петербурге 3 июня 2021 года

Поручения, данные Министру спорта Российской Федерации и Главе Республики Хакасия – Председателю Правительства Республики Хакасия по обращению Кожагуловой Натальи Александровны из рабочего посёлка Вершина Тёи Аскизкого района Республики Хакасия, предусматривают совместное принятие мер по реконструкции и вводу в эксплуатацию здания бассейна в рабочем посёлке Вершина Тёи Аскизского района.

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин и Глава Республики Хакасия – Председатель Правительства Республики Хакасия Валентин Коновалов доложили о том, что строительство бассейна осуществляется в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография». В 2022–2023 годах на указанные цели выделены средства федерального бюджета, в том числе из резервного фонда Правительства Российской Федерации ввиду удорожания стоимости строительных материалов. По состоянию на 10 января 2024 года техническая готовность бассейна составляет 66%. Срок ввода бассейна в эксплуатацию перенесён с 2023 на 2024 год ввиду корректировки проектно-сметной документации и заключения нового контракта на выполнение строительных работ на объекте. Между Минспортом России и Правительством Республики Хакасия заключено дополнительное соглашение, учитывающее соответствующее изменение. Завершение работ на объекте планируется за счёт средств республиканского бюджета.

На этом основании срок исполнения поручений продлён до 20 августа 2024 года.