О ходе исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Омской области, проведённого по поручению Президента Российской Федерации начальником Управления Президента Российской Федерации по социально-экономическому сотрудничеству с государствами – участниками Содружества Независимых Государств, Республикой Абхазия и Республикой Южная Осетия в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 27 июля 2017 года

Поручение, данное 27 июля 2017 года начальником Управления Президента Российской Федерации по социально-экономическому сотрудничеству с государствами – участниками Содружества Независимых Государств, Республикой Абхазия и Республикой Южная Осетия Олегом ГоворуномГубернатору Омской области по обращению Кузьминой Раисы Никифоровны из города Омска Омской области, предусматривает принятие мер по газификации жилых домов в Кировском административном округе города Омска с представлением графика проведения работ.

Исполняющий обязанности Губернатора Омской области Валерий Бойко доложил о том, что газификация жилых домов в Кировском административном округе города Омска возможна после завершения строительства и ввода в эксплуатацию объекта «Газопровод-отвод и ГРС-29 город Омск Омской области». 16 ноября 2020 года заключен договор на выполнение строительно-монтажных работ, 30 июня 2021 года оформлен публичный сервитут в целях размещения объекта на земельных участках, 16 июля получено разрешение на строительство объекта. В настоящее время на объекте ведутся строительно-монтажные работы. По состоянию на 30 сентября 2022 года строительная готовность объекта составляет 47%. Отставание от графика вызвано необходимостью решения проблемных вопросов, связанных с получением согласия от трех землепользователей на доступ строительной организации на земельные участки в рамках установленного публичного сервитута, корректировкой проектно-сметной документации и пересечением объектом дорог федерального значения. В июле 2022 года застройщиком актуализирован календарно-сетевой график строительно-монтажных работ на объекте, в соответствии с которым ввести объект в эксплуатацию планируется до 31 августа 2023 года. В связи с этим работы по газификации жилых домов в Кировском административном округе города Омска будут обеспечиваться после ввода объекта в эксплуатацию в рамках мероприятий по догазификации.