О ходе исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Калужской области, проведённого по поручению Президента Российской Федерации помощником Президента Российской Федерации в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 21 ноября 2017 года

Поручение, данное Губернатору Калужской области 21 ноября 2017 года помощником Президента Российской Федерации Андреем Белоусовым по обращению Денисовой Ольги Владимировны из села Титово Ферзиковского района Калужской области, предусматривает совместное с ПАО «Газпром» принятие мер по газификации жилых домов в селе Титово Ферзиковского района, ориентируясь на сроки: до 1 сентября 2018 года утверждение проектно-сметной документации; до 31 декабря 2019 года строительство межпоселкового газопровода; до 20 октября 2020 года строительство внутрипоселкового газопровода и разводка к жилым домам.

Исполняющая обязанности Губернатора Калужской области Карина Башкатова доложила о том, что техническая возможность для газификации домовладений жителей с. Титово Ферзиковского района создана. В настоящее время за счет средств областного бюджета завершены строительно-монтажные работы на объекте «Уличные газопроводы с. Титово Ферзиковского района». 7 октября 2021 года проведена комиссия по приемке законченного строительством объекта. За счет средств ПАО «Газпром» осуществлено строительство объекта «Газопровод межгюселгсовый от дер. Поздняково — дер. Дурасово — с. Грязново — дер. Кутьково — дер. Верховое — с. Титово Ферзиковского района Калужской области». В связи с отсутствием договоров аренды земельных участков на период строительства с двумя землепользователями объект не введен в эксплуатацию. По данному вопросу в администрации муниципального образования «Ферзиковский район» 1 октября 2021 года проведено выездное совещание с участием заинтересованных сторон, на котором получены устные согласия собственников земельных участков на заключение договоров аренды. В настоящее время проводится процедура согласования существенных условий договоров, заключение которых планируется до конца ноября 2021 года. Проведение приемочной комиссии планируется в декабре 2021 года. Таким образом, в 1 квартале 2022 года жители с. Титово смогут подавать заявки на подключение газа через сайт единого оператора газификации.