Продолжен контроль исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы города Москвы, проведённого по поручению Президента Российской Федерации начальником Управления Президента Российской Федерации по работе с обращениями граждан и организаций Михаилом Михайловским в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 3 декабря 2014 года

Поручение, данное по обращению Зуевой Любови Михайловны из посёлка Толстопальцево города Москвы, предусматривает принятие мер по разработке графика проведения работ и их финансирования по завершению газификации жилых домов в посёлке Толстопальцево города Москвы.

Заместитель Мэра Москвы в правительстве Москвы Пётр Бирюков в дополнение к ранее представленной информации доложил, что по 1 и 2 этапам работы проектно-сметная документация разработана. По 1 этапу завершены строительно-монтажные работы, ведётся подготовка к подключению газопровода к действующей сети газоснабжения. Строительно-монтажные работы по 2 этапу планируется завершить в 1 квартале 2019 года. Продолжаются проектные работы по 3 этапу работ, разделённому на несколько участков в связи со значительной протяжённостью газопровода (36 км). Проектно-сметная документация, разработанная по первому участку 3 этапа (10 км), будет передана для проведения негосударственной экспертизы до конца июля 2018 года. В связи с ограниченным финансированием объекта, строительно-монтажные работы по 3 этапу в 2018 году будут выполнены частично, в объёме 2,8 км.

Проектно-сметная документация по 4 этапу работ в настоящее время проходит процедуру негосударственной экспертизы.

На этом основании контроль исполнения поручения продолжен до 10 декабря 2018 года.