Продлён контроль исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Свердловской области, проведённого по поручению Президента Российской Федерации заместителем Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Дмитрием Козаком в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 10 декабря 2020 года

Поручение, данное Губернатору Свердловской области по обращению Дмитриевой Ирины Петровны из города Первоуральска Свердловской области, предусматривает принятие мер по обеспечению нормативным водоснабжением, соответствующим требованиям СанПиН, жилых домов в городе Первоуральске.

Исполняющий обязанности Губернатора Свердловской области Алексей Шмыков доложил о том, что в 2021 году производятся работы третьего и четвёртого этапов по проекту, в том числе по состоянию на 1 ноября 2021 года: произведены поставка и монтаж модулей ультрафильтрации производительностью 12 тыс. м 3 /сутки, а также станций перекачки кислоты и щёлочи; производятся обвязка смонтированного насосного оборудования и оборудования ультрафильтрации технологическими трубопроводами, строительство внутренних сетей водоснабжения и водоотведения, наружных сетей электроснабжения и электросилового оборудования; завершается строительство резервуара чистой воды ёмкостью 3200 м 3 (выполнены гидравлические испытания, завершаются гидроизоляция и обваловка, начато строительство фильтра-поглотителя), резервуара исходной воды, резервуара для собственных нужд; выполняется благоустройство территории. По состоянию на 1 ноября 2021 года графику производства работ завершение монтажа и запуск основного технологического оборудования мощностью 36 тыс. м 3 /сутки запланированы к 20 декабря 2021 года. В результате этого к 1 февраля 2022 года жителям города Первоуральска начнёт подаваться питьевая вода, соответствующая нормативным требованиям к качеству.

На этом основании срок исполнения поручения продлён до 1 февраля 2022 года.