Продлён контроль исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жителя Чувашской Республики, проведённого по поручению Президента Российской Федерации начальником Управления Президента Российской Федерации по социально-экономическому сотрудничеству с государствами – участниками Содружества Независимых Государств, Республикой Абхазия и Республикой Южная Осетия в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 3 апреля 2013 года

Поручение, данное по обращению Боровкова Владимира Евгеньевича из посёлка Вурнары Вурнарского района Чувашской Республики, предусматривает разработку графика проведения работ и их финансирования, а также принятие мер по строительству дороги по улице Инженерной в посёлке Вурнары Вурнарского района.

Глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев в дополнение к представленной ранее информации доложил о выполненных земляных работах, работах по переустройству канализационных путей, укладке дорожной одежды (2643 кв. м), устройству кюветов, лотков из монолитного бетона и примыкания на ПК 0+00, укладке дорожной одежды на примыкании на ПК 0+00 (2580 кв. м), устройству площадки разворота, укладке дорожной одежды на развороте (1830 кв. м), установке знаков (16 штук), обустройству тротуара и устройству перехода через кювет с дорожной одеждой (552 кв. м). Вместе с тем установлено, что без завершения процедуры согласования переустройства линии электропередачи дорога не может эксплуатироваться в ночное время суток.

На этом основании контроль исполнения поручения продлён до 1 мая 2018 года.