Продолжен контроль исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жителя Республики Саха (Якутия), проведённого по поручению Президента Российской Федерации начальником Управления Президента Российской Федерации по обеспечению конституционных прав граждан Татьяной Локаткиной в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 14 ноября 2019 года

Поручение, данное Главе Республики Саха (Якутия) по обращению Захарова Рустама Егоровича из села Октёмцы Хангаласского улуса Республики Саха (Якутия), предусматривает принятие мер по строительству и вводу в эксплуатацию объекта «Школа-сад на 220/100 мест в селе Октёмцы Хангаласского улуса», обеспечив надлежащие условия образования детей до завершения работ.

Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев доложил о том, что в настоящее время в соответствии с графиком производства работ строительная готовность объекта «Школа-сад на 220/100 мест в селе Октёмцы Хангаласского улуса» составляет 95%. Завершены следующие виды работ: монтаж внутренней системы отопления и вентиляции, водопровода и канализации, наружные сети канализации с 2 канализационными сборниками по 50 м3, теплых полов, силового оборудования, наружного электроснабжения и электроосвещения, устройство кровли, наружная отделка, фасадные работы, смонтированы 2 пожарных резервуара по 150м2, асфальтирование проездов в 1 слой, бетонирование площадок и устройство тротуаров из плитки, монтаж лифта, технологическое присоединение к сетям ПАО «Якутскэнерго». По состоянию на 18 августа 2021 года ведутся внутренние отделочные работы, электромонтажные работы, слаботочные работы, благоустройство территории, озеленение, проезды и площадки, монтаж санфаянса. Сдачу объекта и ввод в эксплуатацию планируется осуществить до 31 августа 2021 года.

На этом основании контроль исполнения поручения продолжен в соответствии с ранее установленным сроком до 10 сентября 2021 года.