Продлён контроль исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы города Севастополя, проведённого по поручению Президента Российской Федерации начальником Управления Президента Российской Федерации по работе с обращениями граждан и организаций Михаилом Михайловским в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 30 октября 2019 года

Поручение, данное Губернатору города Севастополя по обращению Кривоченко Оксаны Игоревны из города Севастополя, предусматривало совместное с Министерством экономического развития Российской Федерации принятие мер по строительству и вводу в эксплуатацию катка с искусственным льдом по Стрелецкому спуску в городе Севастополе.

В связи с экономической неэффективностью реализации мероприятий по строительству катка с искусственным льдом по улице Загородная Балка в городе Севастополе поручение было изменено и в настоящее время предусматривает реализацию мероприятий по строительству и вводу в эксплуатацию крытого катка с искусственным льдом в Нахимовском районе города Севастополя – на пересечении улицы Генерала Мельника и Лабораторного шоссе.

Губернатор города Севастополя Михаил Развожаев доложил о том, что по мероприятию «Строительство крытого катка с искусственным льдом в районе пересечения ул. Генерала Мельника и Лабораторное шоссе» разработана проектная документация в рамках государственного контракта. Получены положительные заключения. Произведён повторный пересчёт сметной стоимости объекта в связи с существенным увеличением в 2021 году цен на строительные ресурсы. Положительное заключение по результатам проверки сметной стоимости объекта получено. Потребовалось проведение корректировки проектно-сметной документации в части объёмно-планировочных, конструктивных и инженерных разделов. Получено положительное заключение. Общая строительная готовность объекта по состоянию на 4 октября 2023 года – 40%. Корректировка программы выполнена в I полугодии 2023 года, часть финансирования перераспределена на 2024 год. Между Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и Правительством Севастополя заключено дополнительное соглашение о доведении лимитов в 2024 году. Соглашением предусмотрен ввод объекта в декабре 2024 года.

На этом основании срок исполнения поручения продлён до 25 декабря 2024 года.