О ходе исполнения пункта 3 перечня поручений, данных по итогам работы в Республики Крым мобильной приёмной Президента Российской Федерации

Глава Республики Крым Сергей Аксенов доложил о ходе исполнения пункта 3 перечня поручений, данных по итогам работы в Республике Крым 21 августа 2019 года мобильной приёмной Президента Российской Федерации под руководством начальника Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам Сергея Новикова.

Поручение, данное Главе Республики Крым по обращению Ковальчук Марии Николаевны из села Морское города Судака Республики Крым, предусматривает принятие мер по строительству и вводу в эксплуатацию детского сада в селе Морском города Судака.

В докладе сообщается о том, что строительство объекта «Строительство дошкольной образовательной организации в с. Морское на 140 мест, г. Судак» осуществляется в рамках федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2025 года». 16 октября 2019 года заключён государственный контракт на выполнение строительно-монтажных работ. В связи с ненадлежащим исполнением условий контрактных обязательств, заказчиком в одностороннем порядке в 2021 году контракт расторгнут, банком-гарантом оплачены денежные средства по неосвоенному авансу, пени за несвоевременное перечисление авансового платежа, проценты за несвоевременное перечисление денежных средств по уплате неустойки (пени) по претензии, направленной в адрес подрядчика и возвращены в бюджет Российской Федерации. По объекту выполнены следующие виды работ: земляные – 100%, фундаменты – 100%, каркас здания – 100%, благоустройство – 10%. Строительная готовность объекта строительства составляет 18 %. С целью приведения сметной стоимости в текущие цены с применением индекс-дефляторов между заказчиком и проектной организацией 7 апреля 2021 года заключён договор на выполнение работ по корректировке сметной документации по объекту. Получение положительного заключения в рамках проведения государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости по объекту ожидается 28 февраля 2022 года. Заключение государственного контракта на выполнение строительно-монтажных работ по объекту запланировано в апреле 2022 года. Срок ввода объекта в эксплуатацию, в том числе с учётом срока, отмеченного в утверждённом Министерством экономического развития Российской Федерации плане-графике реализации мероприятий программы – декабрь 2022 года.