О ходе исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жителя Калининградской области, проведённого по поручению Президента Российской Федерации советником Президента Российской Федерации Сергеем Глазьевым в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 4 декабря 2012 года

Поручение, данное по обращению Курихина Вячеслава Николаевича из города Светлого Калининградской области, предусматривает принятие мер по обеспечению нормативным водоснабжением жилых домов посёлка Волочаевское в городе Светлом.

Губернатор Калининградской области Николай Цуканов доложил, что в целях повышения качества питьевой воды, уровня жизни населения, а также улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки и снижения риска заболеваний вирусными инфекциями в регионе в рамках Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2015 года реализуется объект «Строительство водовода г. Светлый – пос. Волочаевское (1 этап)» (далее – объект). Муниципальный контракт на выполнение работ на объекте заключён в октябре 2012 года с генеральным подрядчиком ООО «РОСЭКОСТРОЙ». В настоящее время генподрядчиком с начала строительства выполнены работы в размере 80 процентов стоимости контракта. Генподрядная организация, гарантировавшая ввести объект в эксплуатацию до 1 мая 2014 года, свои обязательства не исполнила. Причиной невыполнения работ в установленный срок является длительное согласование прохождения проекта производства работ с ОАО «РЖД» по устройству прокола под железной дорогой. Срок ввода объекта в эксплуатацию перенесён до 1 августа 2014 года.