О ходе исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Чукотского автономного округа, проведённого по поручению Президента Российской Федерации начальником Управления Президента Российской Федерации по работе с обращениями граждан и организаций Михаилом Михайловским в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 26 мая 2020 года

Поручение, данное Губернатору Чукотского автономного округа по обращению Зеленковой Виктории Николаевны из города Анадырь Чукотского автономного округа, предусматривает принятие мер по обеспечению нормативным электроснабжением жилых домов в городе Билибино.

Губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин доложил о том, что основная цель проекта — замещение выводимой в 2023 году из Эксплуатации Билибинской АЭС для теплообеспечения города Билибино. Технические характеристики объекта: энергоисточник будет оснащён котельными и дизель-генераторными установками суммарной тепловой и электрической мощностью 91 МВт. Годовой отпуск электрической энергии – 36,0 млн кВт/ч. Источник финансирования проекта и средства иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета, предоставленные Минстроем России в окружной бюджет Чукотского автономного округа. Срок реализации проекта: декабрь 2022 года (ввод объекта в эксплуатацию). Основное генерирующее и котельное оборудование на объект доставлено. Общестроительные работы по монтажу стеновых и кровельных ограждающих конструкций здания главного корпуса ведутся в соответствии с утверждённым графиком производства работ. Выполнены работы по монтажу пяти резервуаров хранения дизтоплива объёмом 5000 м3 каждый и по двум резервуарам ведутся монтажные работы, ведётся монтаж оборудования открытого распределительного устройства 110 кВ, смонтировано технологическое оборудование насосной станции, ведутся работы по устройству внутреннего ограждения и строительно-монтажные работы других вспомогательных сооружений. Работы по строительству объекта ведутся согласно графику. Факторы, обуславливающие риски несвоевременной реализации проекта и (или) отклонения от необходимых технических решений, не выявлены.