О ходе исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жителя Калининградской области, проведённого по поручению Президента Российской Федерации первым заместителем Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергеем Кириенко в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 28 октября 2021 года

Поручение, данное Губернатору Калининградской области по обращению Шидловского Александра Владимировича из посёлка Пограничный Багратионовского района Калининградской области, предусматривает совместное с ПАО «Газпром» принятие мер по газификации жилых домов в посёлке Пограничный Багратионовского района.

Исполняющий обязанности Губернатора Калининградской области Илья Баринов доложил о том, что запланировано строительство объекта «Газопровод межпоселковый высокого давления от газопровода на город Багратионовск до посёлков Орехово — Дубровка — Долгоруково — Пограничное — Корнево — Пограничный Багратионовского района Калининградской области». Данный межпоселковый газопровод будет являться источником газоснабжения пос. Пограничный. В настоящее время по вышеуказанному объекту разработана проектно-сметная документация, получено положительное заключение государственной экспертизы. Проведение конкурсных процедур по выбору подрядной организации на выполнение работ планируется до конца июня текущего года. Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по разработке обоснования инвестиций и проведение технологического и ценового аудита обоснования инвестиций по объекту «Строительство внутрипоселковых газопроводов низкого давления и газопроводов-вводов к жилым домам посёлков Широкое, Нагорное, Дубровка, Долгоруково, Чапаево, Пограничное, Корнево, Пограничный Багратионовского района» (далее – объект) в целях заключения контракта на одновременное выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта. После получения заключения экспертизы по обоснованию инвестиций будет сформирован пакет документов для определения источников финансирования строительства объекта. Планируемый срок получения заключения экспертизы – до конца первого полугодия 2022 года. Строительство внутрипоселкового газопровода будет возможно после начала строительства межпоселкового газопровода ПАО «Газпром».