Продлён контроль исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Курской области, проведённого по поручению Президента Российской Федерации начальником Управления Президента Российской Федерации по работе с обращениями граждан и организаций Михаилом Михайловским в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 1 июля 2022 года

Поручение, данное Губернатору Курской области по обращению Белкиной Валентины Леонидовны из хутора Шлях Солнцевского района Курской области, предусматривает принятие мер по обеспечению нормативным водоснабжением жилых домов в хуторе Шлях Солнцевского района.

Губернатор Курской области Роман Старовойт доложил о том, что в соответствии с муниципальным контрактом срок окончания работ – 31.08.2022 года. Подрядная организация приступила к ремонтным работам в соответствии с графиком. В ходе работ возникла необходимость замены материалов и комплектующих импортного производства из недружественных стран на отечественные аналоги российского производства. Кроме того, в результате уточнения геологических данных в процессе бурения потребовалось изменение конструкции водозаборной скважины, что повлекло необходимость внесения изменений в проектно-сметную документацию к имеющемуся контракту по реализации проекта «Водоснабжение хут. Шлях Солнцевского района Курской области. Реконструкция» в части, касающейся продления сроков строительства, в связи с чем между Администрацией Солнцевского района и ООО «ГРП» заключено дополнительное соглашение, в котором окончательный срок завершения работ определён на 15 октября 2022 года. Реализация проекта позволит обеспечить нормативное водоснабжение жилых домов в хуторе Шлях Солнцевского района Курской области в полном объёме.

На этом основании срок исполнения поручения продлён до 20 октября 2022 года.