О ходе исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Владимирской области, проведённого по поручению Президента Российской Федерации заместителем Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Владимиром Островенко в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 12 апреля 2017 года

Поручение, данное по обращению Комковой Надежды Михайловны из деревни Кочергино Селивановского района Владимирской области, предусматривает совместно ПАО «Газпром» с администрацией Владимирской области принятие мер по разработке и представлению графика проведения работ и их финансирования по газификации жилых домов в селе Малышево, посёлке Первомайском и деревнях Николо-Ушна, Новобибеево, Кочергино и Ивановская Селивановского района.

Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин доложил о том, что для газификации деревни Кочергино необходимо строительство межпоселкового газопровода протяженностью 26,5 км и распределительных газовых сетей ориентировочной протяженностью 3,5 км.

Мероприятия по проектированию и строительству межпоселкового газопровода села Мальппево – деревни Николо-Ушна – деревни Новое Бибеево – деревни Кочергино – поселка Первомайский – деревни Ивановская Селивановского района Владимирской области предусматриваются в рамках «Программы развития газоснабжения и газификации Владимирской области на 2016–2020 годы» со сроком выполнения проектно-изыскательских работ – 2017–2019 годы, строительно-монтажных работ – 2019–2020 годы. На сегодняшний день выполнено проектирование межпоселкового газопровода и получено положительное заключение государственной экспертизы. Инвестор подготавливает документацию для проведения закупочной процедуры по определению подрядной организации на строительство. Проектирование распределительных газовых сетей выполняется за счет средств местного бюджета. Строительство распределительных газопроводов низкого давления в деревне Кочергино будет выполнено в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 годы и на период до 2020 года» в 2020 году. Сроки строительства распределительных сетей будут синхронизированы со сроками строительства межпоселкового газопровода.