О ходе исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Самарской области, проведённого по поручению Президента Российской Федерации руководителем Канцелярии Президента Российской Федерации в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 16 апреля 2019 года

Поручение, данное Губернатору Самарской области 16 апреля 2019 года руководителем Канцелярии Президента Российской Федерации Александром Голублевым по обращению Губаревой Марины Юрьевны из села Пестравка Самарской области, предусматривает совместно с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации принятие мер по обеспечению нормативным водоснабжением, соответствующим требованиям СанПиН, жилых домов в селе Пестравке Пестравского района.

Ранее поручение, данное Министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации было снято с контроля в связи с выполнением всех функций Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров доложил о том, что на сегодняшний день выполнена прокладка всех необходимых сетей, установлены циркуляционные насосы, фильтрационная станция подготовлена для пусконаладки в тестовом режиме. Проведено полное обследование ранее построенных конструкций и подготовлены изменения в проектно-сметную документацию, которая в настоящее время проходит государственную экспертизу. Согласно внесенным в документацию изменениям необходимо выполнить дополнительные работы, что будет возможным после получения положительного заключения государственной экспертизы, которое ожидается в апреле 2021 года. В соответствии с требованиями лесного законодательства также необходимо согласование размещения водопровода на землях лесного фонда с соответствующими федеральными органами исполнительной власти. В связи с этим проводится корректировка проекта планировки и межевания территорий. С учетом взятых Самарской областью обязательств на данные цели в региональном бюджете будут предусмотрены соответствующие средства для обеспечения оформления необходимых разрешительных документов, завершения полного комплекса дополнительных строительных работ и ввода объекта в эксплуатацию до 30 ноября 2021 года.