Продлён контроль исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Чувашской Республики, проведённого по поручению Президента Российской Федерации помощником Президента Российской Федерации – начальником Контрольного управления Президента Российской Федерации в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 21 марта 2017 года

Поручение, данное 21 марта 2017 года помощником Президента Российской Федерации – начальником Контрольного управления Президента Российской Федерации Константином Чуйченко Главе Чувашской Республики по обращению Ефремовой Татьяны Витальевны из города Чебоксары Чувашской Республики предусматривает принятие мер по разработке и представлению графика проведения работ и их финансирования по строительству и вводу в эксплуатацию школы в микрорайоне 3 Садового района города Чебоксары.

Глава Чувашской Республики Олег Николаев доложил о том, что в ходе строительства выявлены новые виды работ, не предусмотренные проектно–сметной документацией. Также в связи с существенным увеличением в 2021 году цен на строительные материалы возникла дополнительная потребность в финансировании строительства объекта. На данное увеличение получено положительное заключение государственной экспертизы от 23 мая 2022 года. В связи с неисполнением подрядной организацией обязательств по государственному контракту, заключенному 19 августа 2020 года на строительство школы, 12 мая 2021 года заключен контракт на строительство объекта с новой подрядной организацией. На сегодняшний день объем выполненных строительно–монтажных работ на данном объекте составляет 40 процентов.

На этом основании срок исполнения поручения продлён до 15 февраля 2023 года.