О ходе исполнения поручения, данного по итогам личного приема в режиме видео-конференц-связи жительницы Краснодарского края, проведенного по поручению Президента Российской Федерации советником Президента Российской Федерации в Приемной Президента Российской Федерации по приему граждан в Москве

Поручение, данное Главе администрации (губернатору) Краснодарского края 21 марта 2013 года советником Президента Российской Федерации Антоном Устиновым по обращению Головиной Татьяны Александровны из поселка Уч-Дере Лазаревского района города Сочи Краснодарского края, предусматривает принятие мер по завершению рекультивации полигона твердых бытовых отходов в поселке Лоо Лазаревского района, организации сбора и вывоза твердых бытовых отходов из города Сочи в соответствии с санитарными методами.

Глава администрации (губернатор) Краснодарского края Вениамин Кондратьев доложил, что реализация мероприятия «Полигон твёрдых бытовых отходов в Лазаревском районе (проектные и изыскательские работы, снос и рекультивация)» осуществляется в рамках подпрограммы «Развитие благоустройства населенных пунктов Краснодарского края» государственной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства». Ответственным исполнителем по данному мероприятию является департамент строительства Краснодарского края. В 2020 году на реализацию мероприятия выделены соответствующие средства, срок ввода объекта в эксплуатацию – 2023 год. В настоящее время выполнены инженерные изыскания, разработана проектная документация и подготовлены материалы оценки воздействия на окружающую среду. В целях направления указанных материалов на государственную экологическую экспертизу необходимо проведение общественных обсуждений. Однако в связи с введением на территории Краснодарского края режима функционирования «Повышенная готовность» в целях предотвращения угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в настоящее время приостановлено проведение деловых мероприятий с числом участников свыше 100 человек и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан. Вследствие невозможности проведения общественных слушаний проекта смещаются контрольные сроки проведения государственной экологической экспертизы, которые будут откорректированы по итогам снятия режима функционирования «Повышенная готовность». Для поддержания стабильной обстановки на объекте заключен государственный контракт на выполнение работ по разделению поверхностных и фильтрационных вод с последующей их Работы ведутся в штатном режиме.