Продлён контроль в рабочем порядке по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жителя Республики Марий Эл, проведённого по поручению Президента Российской Федерации помощником Президента Российской Федерации в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 17 ноября 2020 года

Поручение, данное 17 ноября 2020 года помощником Президента Российской Федерации Анатолием Серышевым Главе Республики Марий Эл по обращению Садовина Руслана Аркадьевича из посёлка городского типа Новый Торъял Новоторъяльского района Республики Марий Эл, предусматривало совместное с Министерством спорта Российской Федерации принятие мер по разработке и представлению графика проведения работ и их финансирования по завершению строительства и вводу в эксплуатацию физкультурно-оздоровительного комплекса в посёлке городского типа Новый Торъял Новоторъяльского района.

В связи с разработкой и представлением графика проведения работ на объекте поручение было снято с контроля. Принятие мер по завершению работ и вводу в эксплуатацию физкультурно-оздоровительного комплекса в посёлке городского типа Новый Торъял Новоторъяльского района осуществляется в рабочем порядке.

Первый заместитель Председателя Правительства Республики Марий Эл Михаил Васютин доложил о том, что строительство объекта осуществляется в 2022–2023 годах в рамках национального проекта «Демография» регионального проекта «Спорт – норма жизни». В соответствии с соглашением между Министерством спорта Российской Федерации и Правительством Республики Марий Эл от 24 декабря 2022 года дата ввода объекта перенесена на 25 декабря 2023 года. Строительная готовность объекта – 95 процентов, техническая готовность объекта – 83,16 процента. С 19 сентября 2023 года подрядная организация приступила к работам по благоустройству, продолжаются отделочные работы, выполняются работы по замене асфальтобетонного покрытия проезда и стоянки, работы по устранению выявленных замечаний, обозначенных ранее в предписаниях. Ожидаемый срок завершения работ на объекте – 25 октября 2023 года, ввод объекта в эксплуатацию – 10 ноября 2023 года.

На этом основании продлён контроль в рабочем порядке за принятием мер – завершением работ и вводом в эксплуатацию физкультурно-оздоровительного комплекса в посёлке городского типа Новый Торъял Новоторъяльского района осуществляется в рабочем порядке до 15 ноября 2023 года.