О ходе исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Ивановской области, проведённого по поручению Президента Российской Федерации первым заместителем Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Алексеем Громовым в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 15 ноября 2018 года

Поручение, данное Губернатору Ивановской области по обращению Субботиной Галины Вадимовны из деревни Богданиха Ивановского района Ивановской области, предусматривает совместно с Министерством просвещения Российской Федерации принятие мер по разработке и представлению графика проведения работ и их финансирования по строительству и вводу в эксплуатацию школы в деревне Богданихе Ивановского района, обеспечив надлежащие условия образования детей до завершения строительства школы.

Исполняющая обязанности Губернатора Ивановской области Ольга Хасбулатова доложила о том, что по состоянию на 1 июня 2021 года на объекте выполнены земляные работы (срез растительного грунта, копка котлована), устройство бетонной подготовки и фундаментной плиты. Работы по I этапу строительства объекта будут завершены до 1 июля 2021 года. В июле текущего года будет проведён электронный аукцион на прохождение II этапа строительства объекта в 2021–2022 годах, включающего в себя возведение монолитного каркаса здания. Мероприятие по строительству объекта в 2021 году будет повторно включено в заявку для участия в конкурсном отборе на создание новых мест в общеобразовательных организациях, объявленном Министерством просвещения Российской Федерации. В период строительства объекта учащиеся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Богданихская средняя школа» продолжают обучаться в старом здании школы. В целях надлежащей организации учебного процесса в здании данного образовательного учреждения ежегодно проводятся ремонтные работы.