О ходе исполнения поручения, данного руководителю Федерального дорожного агентства по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы города Москвы, проведённого по поручению Президента Российской Федерации первым заместителем Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Вячеславом Володиным в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 18 июня 2015 года

Поручение, данное по обращению Каракаевой Азы Батхи-Гереевны из города Москвы, предусматривает совместно с Правительством Карачаево-Черкесской Республики принятие мер по разработке и представлению графика проведения работ и их финансирования по реконструкции мостового перехода через реку Малый Зеленчук на участке автомобильной дороги (км 0+400), соединяющей аул Адыге-Хабль и аул Икон-Халк в Карачаево-Черкесской Республике.

Заместитель руководителя Федерального дорожного агентства Григорий Прокуронов доложил, что 31 августа 2015 года РГКУ управление «Карачаевочеркесавтодор» заключён государственный контракт на реконструкцию моста через реку Малый Зеленчук на км 0+400 автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения Адыге-Хабль – Кызыл-Тогай. Согласно утверждённому проекту организации строительства и действующим нормативным документам контракт заключён сроком до 1 июля 2016 года. По состоянию на 22 декабря 2015 года в соответствии с графиком на данном объекте произведены работы по подготовке территории, демонтажу конструкций старого аварийного моста, а также выполнены работы по устройству буронабивных свай, ведутся работы по возведению четырёх опор мостового сооружения, производится изготовление балок пролётного строения. Финансирование работ по реконструкции данного моста осуществляются из иных межбюджетных трансфертов, предоставленных бюджету Карачаево-Черкесской Республики в 2015 году из бюджета Российской Федерации по Соглашению между Правительством Карачаево-Черкесской Республики и Федеральным дорожным агентством. Ввод объекта запланирован на 1 июля 2016 года.