О ходе исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Самарской области, проведённого по поручению Президента Российской Федерации заместителем Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Дмитрием Козаком в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 10 декабря 2020 года

Поручение, данное Губернатору Самарской области по обращению Матвеевой Веры Александровны из села Малая Малышевка Кинельского района Самарской области, предусматривает принятие мер по капитальному ремонту здания муниципального бюджетного учреждения сельского поселения Малая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области «Культура Плюс», обеспечив надлежащие условия участия граждан в культурной жизни до завершения работ.

Исполняющий обязанности Губернатора Самарской области Виктор Кудряшов доложил о том, что работы по капитальному ремонту объекта производятся в два этапа. В настоящее время завершается реализация работ первого этапа капитального ремонта и проводятся конкурсные процедуры по определению подрядной организации для выполнения работ второго этапа капитального ремонта объекта. Проведение второго этапа капитального ремонта объекта обусловлено тем, что в ходе выполнения демонтажных работ выявлена необходимость выполнения дополнительных ремонтных работ, неучтенных в сметной документации, которые на этапе разработки сметной документации не были выявлены в связи с их скрытым характером. Выполнение их требовалось первостепенно. В рамках реализации мероприятий первого этапа капитального ремонта выполнены демонтажные работы, работы по монтажу инженерных коммуникаций (система отопления, система водоснабжения, система охранно-пожарной сигнализации), выполнены работы по черновой и предчистовой отделке помещений и фасада объекта. Мероприятия второго этапа капитального ремонта объекта включают работы по ремонту сцены и частичной чистовой отделке помещений. В настоящее время фактически выполнено 93% работ от общего объёма запланированных работ. Дата завершения работ по капитальному ремонту объекта – 24 декабря 2021 года.