О ходе исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Санкт-Петербурга, проведённого по поручению Президента Российской Федерации помощником Президента Российской Федерации – начальником Контрольного управления Президента Российской Федерации Дмитрием Шальковым в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 15 февраля 2023 года

Поручение, данное Губернатору Санкт-Петербурга по обращению Скрябиной Полины Владимировны из города Санкт-Петербурга, предусматривает принятие мер по реконструкции наружного освещения с восстановлением благоустройства территории объекта «Аллея Чернобыльцев на Планерной улице между Долгоозерной улицей и Шуваловским проспектом», обеспечив безопасность дорожного движения.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов доложил о том, что в 2021 году в рамках исполнения Адресной инвестиционной программы, финансируемой за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, по заказу Комитета по энергетике и инженерному обеспечению (далее — Комитет) выполнено проектирование реконструкции наружного освещения объекта «Аллея Чернобыльцев на Планерной ул. между Долгоозерной ул. и Шуваловским пр.» (далее — Объект). Получено положительное заключение государственной экспертизы от 29 октября 2021 года. Для выполнения строительно-монтажных работ по реконструкции наружного освещения Объекта 21 сентября 2022 года заключен государственный контракт. Срок исполнения государственного контракта — 31 мая 2023 года. По состоянию на 27 февраля 2023 года подрядной организацией в полном объеме выполнены работы по монтажу опор (64 шт.), светильников (68 шт.) и прокладке кабельной и воздушной линии. Вновь смонтированное оборудование наружного освещения подключено к сетям СПб ГБУ «Ленсвет» на постоянной основе. Завершение работ по демонтажу устаревшего оборудования и восстановлению нарушенного благоустройства на Объекте запланировано в срок до 26 апреля 2023 года.