Продлён контроль исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Калининградской области, проведённого по поручению Президента Российской Федерации начальником Управления Президента Российской Федерации по научно-образовательной политике Инной Биленкиной в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 18 ноября 2022 года

Поручение, данное Губернатору Калининградской области по обращению Шарон Галины Фёдоровны из города Калининграда Калининградской области, предусматривает принятие мер по завершению строительства и вводу в эксплуатацию здания онкологического центра в посёлке Родники Гурьевского городского округа.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов доложил о том, что строительство Объекта осуществляется в рамках заключенного 30 апреля 2020 года контракта, срок ввода Объекта в эксплуатацию — до 31 августа 2023 года. Степень технической готовности Объекта согласно кассовому расходу заказчика (включая авансирование) составляет 63,20%. Основной проблемой по Объекту остается необходимость корректировки проектной документации, которая обусловлена ситуацией со значительным ростом стоимости строительных ресурсов, оборудования, а также отсутствием их поставок в Российскую Федерацию со стороны недружественных государств, увеличением сроков логистики в связи с действиями указанных государств. Таким образом, сложившаяся ситуация по Объекту привела к невозможности завершения работ на Объекте в установленные контрактом сроки. Планируемый срок завершения строительно-монтажных работ — октябрь 2023 года. Еженедельно непосредственно на строительной площадке проводятся производственные совещания и принимаются все необходимые меры, направленные на скорейшее завершение строительства Объекта.

На этом основании срок исполнения поручения продлён до 23 января 2024 года.