Продолжен контроль исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жителя Республики Бурятия, проведённого по поручению Президента Российской Федерации советником Президента Российской Федерации в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 7 апреля 2021 года

Поручение, данное Главе Республики Бурятия 7 апреля 2021 года советником Президента Российской Федерации Владимиром Васильевым по обращению от имени жителей Папаева Алексея Пурбоевича из села Орлик Окинского района Республики Бурятия предусматривает принятие мер по строительству и вводу в эксплуатацию школы в селе Орлик Окинского района.

Глава Республики Бурятия Алексей Цыденов доложил о том, что в настоящий момент на строительной площадке проводятся следующие мероприятия: очистка участка от зелёных насаждений и растительного слоя, вертикальная планировка участка; устройство водозаборных скважин (обе эксплуатируются); разработка котлованов под здания школы, гаража, насосной пожарных резервуаров, под пожарные резервуары и газгольдеры;

устройство железобетонных фундаментов здания школы; устройство железобетонных фундаментов насосной пожарных резервуаров, под газгольдеры, под газовое оборудование и котельной; устройство железобетонных фундаментных стен блока Г школы и железобетонных стен подвалов остальных блоков; устройство колонн железобетонного каркаса подвального этажа; устройство монолитной железобетонной плиты пола блока Г; устройство монолитных железобетонных перекрытий блоков А, В; устройство монолитных железобетонных стен подвала насосной пожарных резервуаров; устройство наружных сетей теплоснабжения, водоснабжения и канализации; устройство наружной сети интернет. Идёт устройство железобетонного перекрытия подвала блока Б, степень выполнения – 10 %; устройство колонн железобетонного каркаса 1 этажа блока В – 40 %; устройство фундаментов под пожарные резервуары – 30 % и фундаментов гаража – 70 %; доставка строительных материалов на объект. Строительная готовность составляет 20 %. Срок завершения монтажных работ 29 декабря 2022 года.

На этом основании контроль исполнения поручения продолжен в соответствии с ранее установленным сроком до 15 января 2023 года.