Продлён контроль исполнения пункта 6 перечня поручений, данных по итогам работы в Свердловской области мобильной приёмной Президента Российской Федерации

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев доложил о ходе исполнения пункта 6 перечня поручений, данных по итогам работы в Свердловской области 10 августа 2017 года мобильной приёмной Президента Российской Федерации под руководством помощника Президента Российской Федерации Игоря Щёголева.

Поручение, данное по обращению Миронова Николая Андреевича из города Верхняя Пышма Свердловской области, предусматривает принятие мер по обеспечению строительства лыжероллерной трассы и обновления спортивного инвентаря муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Лидер» городского округа Верхняя Пышма.

В докладе сообщается о том, что муниципальный контракт на строительство спортивного комплекса с лыжероллерной трассой в городе Верхняя Пышма заключен 27 января 2020 года. Срок завершения строительно-монтажных работ в соответствии с заключенным муниципальным контрактом установлен 1 августа 2020 года. При этом введенные на территории Свердловской области меры, направленные на предупреждение распространения коронавирусной инфекции (2019-nCoV), отрицательным образом повлияли на сроки поставки необходимых материалов на строительную площадку, что, в свою очередь, привело к увеличению итоговых сроков строительства объекта. В настоящее время на объекте проводятся работы по укладке водопропускных труб и устройству нижнего слоя основания под лыжероллерную трассу из щебеночно-песчаной смеси. Общая строительная готовность объекта составляет 15 процентов.

На этом основании контроль исполнения поручения продлён до 1 декабря 2020 года.