Продолжен контроль исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жителя Республики Бурятия, проведённого по поручению Президента Российской Федерации начальником Экспертного управления Президента Российской Федерации Владимиром Симоненко в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 21 апреля 2021 года

Поручение, данное Главе Республики Бурятия по обращению Быкова Дмитрия Пантелеймоновича из посёлка Маловского Республики Бурятия, предусматривает принятие мер по завершению капитального ремонта автомобильной дороги «Отворот на посёлок Маловский Баунтовского эвенкийского района Республики Бурятия», обеспечив проезжее состояние дороги до завершения работ и безопасность дорожного движения.

Исполняющий обязанности председателя правительства Республики Бурятия Евгений Луковников доложил о том, что в сентябре 2019 года был заключён муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту дороги. В связи со слабой организацией производства работ, отсутствием оборотных средств у подрядной организации работы не были выполнены. С 20 марта 2021 года данный муниципальный контракт расторгнут. Местная администрация, как муниципальный заказчик, вела претензионную работу в связи с неисполнением подрядчиком условий контракта. С целью завершения работ по капитальному ремонту по объекту на 2021 год предусмотрены необходимые лимиты за счёт средств дорожного фонда Республики Бурятия. Муниципальным заказчиком разработана «дорожная карта» по реализации мероприятия. 4 июня 2021 года муниципальным заказчиком размещена закупка. Заключение муниципального контракта с победителем электронного аукциона запланирована в срок до 7 июля 2021 года, приёмка и оплата выполненных работ в срок до 30 октября 2021 года.

На этом основании контроль исполнения поручения продолжен в соответствии с ранее установленным сроком до 1 ноября 2021 года.