Продлён контроль исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Мурманской области, проведённого по поручению Президента Российской Федерации помощником Президента Российской Федерации – начальником Государственно-правового управления Президента Российской Федерации Ларисой Брычевой в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 17 сентября 2020 года

Поручение, данное Губернатору Мурманской области по обращению Ивановой Натальи Борисовны из города Мурманска Мурманской области, предусматривает принятие мер по капитальному ремонту здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Мурманска «Основная общеобразовательная школа № 26», обеспечив надлежащие условия образования детей до завершения работ.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис доложил, что в ноябре-декабре 2019 года выполнены работы по частичному ремонту фасада школы. Работы по капитальному ремонту кровли здания выполнены в 2020 году. Выполнение работ по капитальному ремонту фасада было запланировано на 2021 год. В ходе производства работ было выявлено, что облицовочный материал, применение которого предусмотрено проектной документацией, не соответствует изменившимся требованиям нормативных технических документов к строительным материалам, которые допустимо применять для облицовки зданий образовательных организаций. В связи с необходимостью внесения изменений в проектную документацию заказчик принял решение о расторжении контракта. В июле 2022 года заключен новый муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту фасада МБОУ ООШ № 26. В соответствии с условиями вышеуказанного контракта срок завершения работ – 30 августа 2023 года. После 1 сентября 2022 года ремонтные работы будут выполняться в каникулярные периоды и не повлияют на ведение образовательного процесса.

На этом основании срок исполнения поручения продлён до 30 августа 2023 года.