Продлён контроль исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Амурской области, проведённого по поручению Президента Российской Федерации начальником Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам Сергеем Новиковым в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 4 апреля 2023 года

Поручение, данное Губернатору Амурской области по обращению Вороновой Елены Михайловны из села Ивановка Ивановского района Амурской области, предусматривает принятие мер по ремонту участка автомобильной дороги «Ивановка – Варваровка – Панино», проходящей через село Большеозёрка Ивановского района, обеспечив проезжее состояние дороги до завершения работ и безопасность дорожного движения.

Губернатор Амурской области Василий Орлов доложил о том, что заключён государственный контракт от 3 июля 2023 года на выполнение работ по ремонту участка км 15+580 – км 16+828 автомобильной дороги «Ивановка – Варваровка – Панино» (с. Большеозёрка). Срок окончания ремонта по контракту – 30 августа 2023 года. Финансирование осуществлялось из областного бюджета в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы Амурской области». По состоянию на 1 сентября 2023 года выполнены мероприятия по снятию непригодной дорожной одежды, ликвидации мест пучинообразования и восстановлению земляного полотна. Ведутся работы по устройству основания под асфальтобетонное покрытие. Техническая готовность объекта – 51 %. В связи с неблагоприятными погодными условиями ремонт дороги ведётся с отставанием от графика. После исполнения контракта будет проведена претензионная работа. Ориентировочный срок завершения работ – 15 ноября 2023 года.

На этом основании срок исполнения поручения продлён до 25 ноября 2023 года.