О ходе исполнения поручения, данного руководителю Федерального агентства водных ресурсов по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Чукотского автономного округа, проведённого по поручению Президента Российской Федерации Руководителем Администрации Президента Российской Федерации в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 21 января 2016 года

Поручение, данное по обращению Григорьевой Эмилии Владимировны из города Певек Чукотского автономного округа, предусматривает совместно с правительством Чукотского автономного округа принятие мер по реконструкции плотины на ручье Певек и обеспечению нормативным водоснабжением жилых домов в городе Певек.

Временно исполняющий обязанности руководителя Федерального агентства водных ресурсов Вадим Никаноров доложил о ходе выполнения работ по объекту: «Реконструкция гидротехнического сооружения (плотина с устройствами) на ручье Певек. 1 этап строительства» (далее – объект), софинансирование которого осуществляется за счёт средств федерального бюджета в рамках федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 – 2020 годах». Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию –2017 год. По состоянию на 1 января 2017 года на объекте в полном объёме выполнены следующие работы: планировка тела плотины; устройство противофильтрационного экрана на откосе плотины, в ложе водохранилища и в водосбросном канале. С 28 декабря 2016 года с целью недопущения повреждения уложенной геомембраны, в связи с наступлением отрицательных температур ниже – 20°С, работы на объекте приостановлены. Работы на объекте будут продолжены с наступлением благоприятных климатических условий в марте 2017 года. Вопрос завершения работ по объекту остаётся на контроле Росводресурсов.