Продлён контроль исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жителя Республики Алтай, проведённого по поручению Президента Российской Федерации начальником Управления Президента Российской Федерации по обеспечению конституционных прав граждан Татьяной Локаткиной в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 7 октября 2021 года

Поручение, данное Главе Республики Алтай по обращению Колосова Егора Александровича из села Турочак Турочакского района Республики Алтай, предусматривает принятие мер по завершению ремонта участка автомобильной дороги «Тулой – Бийка» в Турочакском районе, обеспечив проезжее состояние дороги до завершения работ и безопасность дорожного движения.

Исполняющий обязанности Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай Эжер Ялбаков доложил о том, что заключён государственный контракт с ООО «Сибирский континент» на ремонт участка км 0+000-км 15+000 автомобильной дороги «Тулой-Бийка», протяжённостью 15 км., в щебеночно-гравийно-песчаном покрытии. На объекте в полном объёме выполнены работы по вырубке древесно-кустарниковой растительности в полосе отвода, восстановлению земляного полотна, планировочные работы и работы по укладке водопропускных труб. Ведутся работы по устройству щебёночного покрытия. По состоянию на 22 ноября выполнены работы по устройству щебёночного покрытия в объеме 30%. Основной причиной отставания от календарного графика производства работ является временная приостановка работ на объекте в связи с заболеваемостью коллектива коронавирусной инфекцией (COVID-19). Планируемый срок завершения работ на объекте 15 декабря 2021 года.

На этом основании срок исполнения поручения продлён до 1 февраля 2022 года.