О ходе исполнения пункта 1 перечня поручений, данных по итогам работы в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре мобильной приёмной Президента

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Наталья Комарова доложила о ходе исполнения пункта 1 перечня поручений, данных по итогам работы в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 16 февраля 2012 года мобильной приёмной Президента Российской Федерации под руководством помощника Президента Российской Федерации.

Поручение, данное по обращению Хасанова Евгения Владиславовича из посёлка Горноправдинска Ханты-Мансийского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, предусматривает принятие мер по строительству многофункциональной крытой хоккейной площадки и подготовке проектно-сметной документации на строительство нового стадиона в посёлке Горноправдинске Ханты-Мансийского района.

В докладе сообщается, что по объекту «Комплекс спортивных плоскостных сооружений: футбольное поле с искусственным покрытием, беговыми дорожками и трибунами на 500 зрительских мест; баскетбольная и волейбольная площадки с трибунами на 250 зрительских мест; прыжковая яма, сектор для толкания ядра, расположенных в п. Горноправдинске Ханты-Мансийского района» муниципальный контракт с подрядной организацией заключён 18 февраля 2014 года, срок выполнения работ – октябрь 2014 года, в настоящее время готовность объекта составляет 89 %. Причины отставания от графика – нарушение сроков договорных обязательств подрядной организацией. Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию – декабрь 2014 года.

По объекту «Трансформируемая универсальная арена для катка с естественным льдом, площадками для игровых дисциплин, трибунами на 250 зрительских мест и отапливаемым административно-бытовым блоком в п. Горноправдинске Ханты-Мансийского района» муниципальный контракт изначально планировалось заключить в июне 2013 года с плановым завершением работ в ноябре 2014 года. Вместе с тем, в соответствии с предписаниями управления Федеральной антимонопольной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре от 19 июня 2013 года и от 30 августа 2013 года срок заключения контракта был перенесён на 3 месяца, контракт заключён с подрядной организацией 2 октября 2013 года. Срок выполнения работ по контракту – январь 2015 года. Подрядной организацией выполняются работы в соответствии с графиком производства работ. В настоящее время готовность объекта составляет 60 %.