О ходе исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы города Севастополя, проведённого по поручению Президента Российской Федерации начальником Управления Президента Российской Федерации по применению информационных технологий и развитию электронной демократии в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 3 февраля 2017 года

Поручение, данное 3 февраля 2017 года начальником Управления Президента Российской Федерации по применению информационных технологий и развитию электронной демократии Андреем Липовым Министру спорта Российской Федерации по обращению Сидякиной Ольги Анатольевны из села Терновка города Севастополя, предусматривает совместное с Правительством Севастополя принятие мер по разработке и представлению графика проведения работ и их финансирования по строительству и вводу в эксплуатацию многофункционального спортивного комплекса в селе Терновка города Севастополя.

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин доложил о том, что мероприятие по проектированию и строительству Спортивного комплекса включено в государственную программу города Севастополя «Развитие физической культуры и спорта. Молодежная политика в городе Севастополе», а также в федеральную целевую программу «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя» (далее — Программа), ответственным исполнителем по которой является Минэкономразвития России. В связи с превышением предельной стоимости строительства объекта, обусловленным значительными затратами на технологическое присоединение к инженерным сетям города, а также требованиями к планировочным и технологическим решениям, было получено отрицательное заключение государственной экспертизы достоверности определения сметной стоимости. Данные замечания по сметной стоимости строительства объекта требуют внесения изменений также и в проектную документацию. В рамках корректировки Программы, с учетом дефицита средств и необходимостью завершения строительства уже начатых объектов спорта, срок проведения строительно-монтажных работ по Спортивному комплексу перенесен на 2026 год. Минспорт России совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти готов рассмотреть вопрос о софинансировании строительства Спортивного комплекса после представления субъектом Российской Федерации соответствующей заявки на оказание финансовой поддержки из федерального бюджета, а также полного комплекта обосновывающей документации по объекту, включая повторное положительное заключение государственной экспертизы достоверности определения сметной стоимости строительства объекта.