О ходе исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Республика Бурятия, проведённого по поручению Президента Российской Федерации заместителем Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Дмитрием Козаком в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 10 декабря 2020 года

Поручение, данное Главе Республики Бурятия по обращению Литвинцевой Анны Николаевны из города Улан-Удэ Республика Бурятия, предусматривает принятие мер по завершению строительства и вводу в эксплуатацию школы по Автотранспортной улице в Советском районе города Улан-Удэ.

Глава Республики Бурятия – Председатель Правительства Республики Бурятия Алексей Цыденов доложил о том, что между Правительством Республики Бурятия и Министерством просвещения Российской Федерации заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Бурятия на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях в целях ликвидации третьей смены обучения и формирования условий для получения качественного общего образования до 2025 года. По результатам проведения торгов на строительство объекта 6 апреля 2020 года заключен муниципальный контракт со сроком исполнения до 1 декабря 2021 года. Строительство школы по улице Автотранспортная ведется согласно графику производства работ. В настоящее время осуществляются наружная отделка, заполнение оконных проемов на блоках А, Б, Д, армирование перекрытия 3-го этажа блока Ж, перекрытия 1-го этажа блока Е, сантехнические работы по отоплению в подвале блока В, Г, Д, обустройство фундаментов главного входа, подключение внутриплощадочных сетей электроснабжения, наружных сетей водопровода, водопроводной камеры. Строительная готовность составляет 65%. Завершение монтажа системы отопления согласно графику производства работ запланировано до 1 мая 2021 года. После прогрева помещений до требуемых положительных температур будут начаты работы по внутренней отделке помещений. Завершение строительства и ввод объекта в эксплуатацию будет произведено согласно графику строительных работ к 1 декабря 2021 года.