Продлён контроль в рабочем порядке за принятием мер по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жителя города Москвы, проведённого по поручению Президента Российской Федерации советником Президента Российской Федерации в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 24 января 2013 года

Поручение, данное 24 января 2013 года советником Президента Российской Федерации Александром Бедрицким по обращению Люсого Александра Владимировича из города Москвы, предусматривает принятие мер по завершению строительства жилого комплекса – четырёх многоэтажных жилых домов в сельском поселении Марушкинское Наро-Фоминского района.

В связи с тем, что жилой комплекс находится в высокой степени готовности и обеспечена возможность подключения домов ЖСК «Марушкинское» к существующим сетям водоснабжения и канализации, поручение было снято с контроля. Принятие мер по завершению строительства указанного объекта и ввода его в эксплуатацию осуществляется в рабочем порядке.

Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев доложил о том, что мероприятиями «Дорожной карты» предусмотрено завершение строительства объекта за счет собственных средств АО «Мосотделстрой №1. Актуализация «Дорожной карты» осуществляется ежеквартально. Работы по проектированию объекта завершены. 14 июля 2020 года зарегистрирован договор аренды земельного участка, по проектной документации 30 сентября 2020 года получено положительное заключение экспертиза. 20 апреля 2021 года получено разрешение на строительство. В процессе демонтажа облицовочного кирпича выявлены многочисленные трещины и скрытые дефекты. Во избежание некачественного производства строительно-монтажных работ и исключения ситуации, которая может повлечь за собой причинение вреда здоровью людей, проведена выездная внеплановая проверка и составлен акт о выявлении нарушений устройства ограждающих конструкций, вскрытых по результатам выполнения демонтажных работ. В настоящее время обследование фасадов домов 2, 3 и 4 завершено. На доме 1 ведутся работы по восстановлению ограждающих конструкций. Проведена конкурсная процедура и заключен договор на корректировку проектно-сметной документации. После завершения строительства жилые помещения будут переданы гражданам. Согласно «Дорожной карте» срок восстановления нарушенных прав граждан-участников долевого строительства – четвертый квартал 2023 года.

На этом основании продлён контроль в рабочем порядке за принятием мер – завершением строительства жилого комплекса и вводом его в эксплуатацию до 5 декабря 2023 года.