О ходе исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жителя Республики Дагестан, проведённого по поручению Президента Российской Федерации начальником Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам Сергеем Новиковым в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 24 октября 2019 года

Поручение, данное Главе Республики Дагестан по обращению Абдулкаримова Магомедрамазана Газимагомедовича из села Хебатли Цунтинского района Республики Дагестан, предусматривает принятие мер по строительству и вводу в эксплуатацию школы в селе Хебатли Цунтинского района, обеспечив реализацию права детского населения села Хебатли на начальное, основное и среднее общее образование до завершения работ.

Заместитель Министра образования и науки Республики Дагестан Али Магомедов доложил о том, что техническая готовность объекта составляет 27 %. При строительстве данного объекта возникли проблемы, связанные с тем, что строительство велось в условиях высокогорной местности, усложнивших организацию и управление строительным производством. На участке автомобильной дороги, ведущей к населённому пункту, в течение 3–4 месяцев (наиболее благоприятных для ведения строительно-монтажных работ) велись строительные и ремонтные работы, в связи с чем было приостановлено движение транспорта на данном участке. Отсутствие транспортной инфраструктуры также создало условие невозможности обеспечения бесперебойного снабжения объекта необходимыми строительными материалами и оборудованием. Строительство объекта велось в крайне сложных природно-климатических условиях, что весьма отрицательно сказалось на сроках строительства. Причинами низких темпов строительства являются также ограничительные меры санитарно-эпидемиологического характера, принятые в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, повлекшие за собой задержку сроков строительных работ. В настоящее время, учитывая перечисленные объективные причины и не учтённые в проектной документации некоторые виды работ, в связи с которыми подрядчик понёс существенные убытки, начата процедура корректировки проектно-сметной документации. Учитывая вышеизложенные объективные причины, заказчиком-застройщиком перенесён срок завершения строительства общеобразовательной организации на 80 мест в селе Хебатли Цунтинского района на 2022 год.