О ходе исполнения пункта 3 перечня поручений, данных по итогам работы в Томской области мобильной приёмной Президента Российской Федерации

Заместитель Губернатора Томской области Игорь Шатурный доложил о ходе исполнения пункта 3 перечня поручений, данных по итогам работы в Томской области 29 марта 2018 года мобильной приёмной Президента Российской Федерации под руководством помощника Президента Российской Федерации – начальника Контрольного управления Президента Российской Федерации Константина Чуйченко.

Поручение, данное по обращению Ивановой Евгении Васильевны из посёлка Сосновый бор города Томска Томской области, предусматривает принятие мер по обеспечению подключения к централизованной системе газоснабжения жилых домов в посёлке Сосновый бор города Томска.

В докладе сообщается о том, что по результатам конкурсных процедур 10 мая 2018 года с подрядной организацией ООО «Томскгазспецмонтаж» заключен муниципальный контракт на строительно-монтажные работы по объекту. Срок завершения строительно-монтажных работ по объекту запланирован на II квартал 2019 года. После завершения строительно- монтажных работ будет выполнена исполнительная съемка газопровода, сдача объекта в главную инспекцию государственного строительного надзора Томской области, регистрация объекта в муниципальную собственность и передача в эксплуатирующую организацию. Сдача объекта «Газификация посёлка Сосновый бор муниципального образования «Город Томск» в эксплуатацию и пуск газа потребителям запланированы на I квартал 2020 года.