О ходе исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Свердловской области, проведённого по поручению Президента Российской Федерации помощником Президента Российской Федерации Игорем Щёголевым в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 27 ноября 2014 года

Поручение, данное по обращению Палкиной Татьяны Валерьевны из города Каменск-Уральского Свердловской области, предусматривает принятие мер по строительству крытого катка с искусственным льдом в городе Каменск-Уральском.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев доложил, что в январе 2015 года заключён муниципальный контракт на строительство объекта «Крытый каток с искусственным льдом в г. Каменск-Уральский» с ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор». Спорткомплекс общей площадью 4,1 тыс. кв. метров будет представлять собой крытое двухэтажное здание с ледовым полем размером 30х60 метров и трибуны на 250 зрительских мест, предусмотрены тренажёрный и хореографический залы, кафе, раздевалки и модульная блочная котельная. Финансирование осуществляется в рамках региональной государственной программы «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2020 года» и муниципальной программы «Реализация мероприятий в области градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Каменск-Уральский на 2014 – 2017 годы». Финансирование строительства в текущем году предполагалось также в рамках федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 – 2015 годы». По информации Министерства спорта Российской Федерации, выделение средств федерального бюджета в 2015 году на строительство данного объекта не предусмотрено, так как бюджетные ассигнования указанной программы полностью распределены. В этой связи ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» совместно с администрацией муниципального образования город Каменск-Уральский осуществляется корректировка графика производства строительно-монтажных работ. В текущем году выполнены работы по подготовке строительной площадки (расчистка от зелёных насаждений, устройство ограждений, разбивка основных осей здания катка с закреплением их на местности, устройство свайного поля и наружных инженерных сетей), а также проведены подготовительные работы по устройству видеонаблюдения за ходом строительства. Планируемые сроки завершения строительства – июль 2016 года, ввода объекта в эксплуатацию – до 1 октября 2016 года.