Продолжен контроль исполнения пункта 6 перечня поручений, данных по итогам работы в Республике Дагестан мобильной приёмной Президента Российской Федерации

Заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан Мурад Казиев доложил о ходе исполнения пункта 6 перечня поручений, данных по итогам работы в Республике Дагестан 6 ноября 2019 года мобильной приёмной Президента Российской Федерации под руководством советника Президента Российской Федерации Руслана Эдельгериева.

Поручение, данное по обращению Агасиева Вадима Абдулхаликовича из села Ахты Ахтынского района Республики Дагестан, предусматривает принятие мер по завершению строительства и вводу в эксплуатацию центральной республиканской больницы в селе Ахты Ахтынского района.

В докладе сообщается о том, что проектная документация по объекту «Реконструкция центральной районной больницы в селе Ахты Ахтынского района» была разработана в 2007 году. Положительное заключение государственной экспертизы получено в 2009 году. Строительство объекта начато в 2009 году в рамках федеральной целевой программы «Юг России, 2008–2013 годы». В настоящее время строительная готовность составляет 79%. 8 июля 2022 года в Министерство здравоохранения Российской Федерации направлен пакет документов включения в Федеральную адресную инвестиционную программу на 2023 год и на плановый период 2024–2025 годов на условиях софинансирования. По итогам рассмотрения заявки мероприятия одобрены. При рассмотрении предложений Министерства здравоохранения Российской Федерации к проекту федерального бюджета на 2023 год и на плановый период 2024–2025 годов Правительство Российской Федерации софинансирование не поддержало. При формировании бюджетной заявки на 2024 год будет внесено предложение о включении вышеуказанного объекта в Федеральную адресную инвестиционную программу.

На этом основании контроль исполнения поручения продолжен в соответствии с ранее установленными сроками до 15 июля 2023 года и до 22 декабря 2023 года.

Также Министру здравоохранения Российской Федерации дано поручение представить информацию по определению возможности включения мероприятий по завершению строительства и вводу в эксплуатацию центральной республиканской больницы в селе Ахты Ахтынского района в федеральную инвестиционную программу на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов в срок до 22 декабря 2023 года с представлением промежуточного доклада до 15 июля 2023 года.