Продлён контроль исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жителя Костромской области, проведённого по поручению Президента Российской Федерации начальником Управления Президента Российской Федерации по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами в Приёмной Президента Российской Федерации по приему граждан в Москве 5 июня 2018 года

Поручение, данное 5 июня 2018 года начальником Управления Президента Российской Федерации по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Владимиром Черновым Губернатору Костромской области по обращению Илика Александра Ивановича из посёлка Якшанга Поназыревского района Костромской области, предусматривает совместное с Министерством просвещения Российской Федерации принятие мер по строительству и вводу в эксплуатацию нового здания муниципального казённого общеобразовательного учреждения Якшанганской средней общеобразовательной школы Поназыревского муниципального района Костромской области.

Губернатор Костромской области Сергей Ситников доложил о том, что в настоящее время на объекте выполнены следующие работы: устройство кровли, монтаж оконных блоков и наружных дверей, монтаж сетей наружного и внутреннего теплоснабжения, устройство подъездных путей к котельной, подсыпка полов в подвальных помещениях до проектных отметок, устройство теплоизоляции чердачного перекрытия, устройство бетонных полов на 2-м этаже, вертикальная планировка территории, устройство беговой дорожки, начаты работы по благоустройству территории школы. На строительную площадку завезены 2 пожарных резервуара, станция пожаротушения. На объекте ведутся следующие работы: облицовка наружных стен здания с утеплением (выполнено 45%), штукатурка внутренних стен (выполнено 80%), утепление полов 1-го этажа (выполнено 40%), монтаж входных групп (выполнено 40%). Готовность объекта составляет 65%. Строительно-монтажные работы на объекте планируется завершить в срок до 1 июля 2022 года, начать образовательный процесс в новом здании школы планируется 1 сентября 2022 года.

На этом основании срок исполнения поручения продлён до 1 сентября 2022 года.