Продлён контроль исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Чукотского автономного округа, проведённого по поручению Президента Российской Федерации начальником Управления Президента Российской Федерации по государственным наградам Владимиром Осиповым в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 25 марта 2022 года

Поручение, данное Губернатору Чукотского автономного округа по обращению Белуновой Светланы Витальевны из города Анадыря Чукотского автономного округа, предусматривает принятие мер по завершению строительства и вводу в эксплуатацию детского сада в городе Анадыре.

Губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин доложил о том, что работы по строительству детского сада на 60 мест в городе Анадыре Чукотского автономного округ продолжаются. По состоянию на 24 декабря 2020 года строительство объекта выполнено на 64%. Выполнены работы по устройству свайного поля, пешеходного тротуара, тротуаров к игровым площадкам, каркасов металлических веранд, колясочной, укладке плодородного грунта между детскими площадками, монтажу металлического каркаса здания и лестниц, бетонных дорог, тепловых сетей и сетей водоснабжения. Продолжаются работы по закрытию теплового контура здания. В связи с текущей обстановкой часть импортного оборудования и строительных материалов для строительства объекта оказалась недоступна. Подрядчиком определены аналоги российского оборудования и новые схемы доставки материалов в регион. В связи этим срок завершения строительства детского сада в городе Анадыре перенесен на декабрь 2023 года.

На этом основании срок исполнения поручения продлён до 20 декабря 2023 года.