Продлён контроль исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Архангельской области, проведённого по поручению Президента Российской Федерации начальником Управления Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции Андреем Чоботовым в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 2 апреля 2021 года

Поручение, данное Губернатору Архангельской области по обращению Субботиной Татьяны Сергеевны из посёлка Шалакуша Няндомского района Архангельской области, предусматривает принятие мер по завершению строительства и вводу в эксплуатацию средней общеобразовательной школы с интернатом в посёлке Шалакуша Няндомского района.

Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский доложил о том, что в 2022 году заключительные работы финансируются за счёт средств областного и местных бюджетов. С учётом повышения цен на строительные материалы, правительством Архангельской области направлено ходатайство в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации о выделении средств из резервного фонда Правительства Российской Федерации на завершение строительства данного объекта (на данный момент положительное решение на федеральном уровне не принято). На объекте в полном объёме выполнены работы по возведению коробок зданий, монтажу окон, шпаклевке стен, устройству перегородок интерната, хозяйственно-бытовой и ливневой канализаций, разводки под отопление. Ведутся работы по усилению фундамента, оштукатуриванию стен, кладке плитки, устройству полов, внутренних и внешних сетей электроснабжения, входных групп, внутренних сетей водоснабжения и канализации, монтажу коробов воздуховодов, пожарно-охранной сигнализации и слаботочных сетей. Работы по благоустройству территории намечены на летний период 2022 года.

С учетом изложенного Министру сельского хозяйства Российской Федерации направлено письмо с просьбой до 1 июля 2022 года проинформировать Администрацию Президента Российской Федерации о возможном оказании содействия Правительству Архангельской области в получении дополнительного финансирования из федерального бюджета на строительство средней общеобразовательной школы в посёлке Шалакуша Няндомского района.

На этом основании срок исполнения поручения продлён до 1 июля 2022 года.