О ходе исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Республика Бурятия, проведённого по поручению Президента Российской Федерации заместителем Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Дмитрием Козаком в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 10 декабря 2020 года

Поручение, данное Главе Республики Бурятия по обращению от имени жителей Литвинцевой Анны Николаевны из города Улан-Удэ Республики Бурятия, предусматривает принятие мер по завершению строительства и вводу в эксплуатацию школы по Автотранспортной улице в Советском районе города Улан-Удэ.

Глава Республики Бурятия – Председатель Правительства Республики Бурятия Алексей Цыденов доложил о том, что в рамках мероприятий по ликвидации третьей смены обучения федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» осуществляется строительство объекта «Школа по ул. Автотранспортная в Советском районе г. Улан-Удэ» (на 1275 мест). Между Правительством Республики Бурятия и Министерством просвещения Российской Федерации заключено соглашение от 10.02.2019 № 073–09–2019–182 о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Бурятия на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях в целях ликвидации третьей смены обучения и формирования условий для получения качественного общего образования до 2025 года. Здание школы сформировано из семи трехэтажных блоков и одного одноэтажного блока с разделением на две функциональные группы: учебную и общешкольную Блоки А, Б, В, Г — учебные, блок Д — содержит общешкольные помещения (гардеробная, столовая, актовый зал и книгохранилище), блок Е — спортивный блок с размещением медицинских помещений и мастерских, блок Ж — помещение для кухни, вспомогательные учебные помещения и труды для девочек, блок И — зал хореографии Общая площадь – 23 284,81 кв. м. В настоящее время завершены работы по внутриплощадочным сетям водопровода, канализации, теплоснабжения, ливневой канализации. Установлено лифтовое оборудование. Заканчивается устройство навесного вентилируемого фасада, установка окон и витражей. Проводятся отделочные работы: штукатурные работы, шпатлевание стен, устройство покрытия стен и пола плиткой. Ведутся электромонтажные работы и монтаж системы вентиляции, процент строительной готовности составляет — 92 %. Согласно заключенному муниципальному контракту срок окончания выполнения работ 01.12.2021 г.