Продлен контроль исполнения пункта 2 перечня поручений, данных по итогам работы в городе Краснодаре Краснодарского края мобильной приёмной Президента Российской Федерации

Глава администрации (губернатор) Краснодарского края Вениамин Кондратьев доложил о ходе исполнения пункта 2 перечня поручений, данных по итогам работы в городе Краснодаре Краснодарского края 15 января 2019 года мобильной приёмной Президента Российской Федерации под руководством начальника Экспертного управления Президента Российской Федерации Владимира Симоненко.

Поручение, данное по обращению Дроздовой Снежаны Михайловны из города Краснодара Краснодарского края, предусматривает принятие мер по обеспечению водоснабжением земельных участков посёлка Лазурного города Краснодара.

В докладе сообщается, что с целью обеспечения централизованным водоснабжением жителей поселка Лазурный города Краснодара в 2017 году завершено строительство сетей водоснабжения, в 2018 году муниципальным казённым учреждением муниципального образования город Краснодар «Единая служба заказчика» заключён муниципальный контракт от 26 октября 2018 г. с OOO «АСКом-2014» на строительство водозаборного сооружения. В настоящее время завершены работы по бурению трех водозаборных скважин, монтаж опор освещения и осветительных приборов, строительство насосной станции второго подъема, благоустройство территории и устройство трансформаторной подстанции. В связи с задержкой поставки материалов на строительную площадку завершение строительно-монтажных работ на объекте планируется выполнить в декабре 2019 года. Ввод Объекта в эксплуатацию, возможность выдачи абонентам технических условий на подключение к системе водоснабжения запланированы на второй квартал 2020 года.

На этом основании контроль исполнения поручения продлен до 1 июля 2020 года.