Продлён контроль исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Республики Ингушетия, проведённого по поручению Президента Российской Федерации помощником Президента Российской Федерации – начальником Контрольного управления Президента Российской Федерации Дмитрием Шальковым в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 17 февраля 2022 года

Поручение, данное Главе Республики Ингушетия по обращению Сейнароевой Марет Курейшевны из города Назрани Республики Ингушетия предусматривает принятие мер по капитальному ремонту автомобильной дороги по Чеченской улице в городе Назрани, обеспечив проезжее состояние дороги до завершения работ и безопасность дорожного движения. Глава Республики Ингушетия Махмуд-Али Калиматов доложил о том, что указанный объект протяженностью 1,3 км включен в реализацию национального проекта «Безопасные качественные дороги» на 2022 год. По состоянию на 1 апреля 2022 года разработана проектно-сметная документация с получением положительного заключения госэкспертизы, администрацией г. Назрани проведены тендерные процедуры с определением подрядной организации. Работы по указанной улице планировалось начать в конце апреля, но в связи с неблагоприятными погодными условиями сроки начала сдвинулись до конца мая 2022 года. Окончание работ намечено на конец июля текущего года. На объекте капитального ремонта планируются: устройство основания дороги, устройство земляного полотна, полная замена дорожной одежды, тротуаров, установка светофоров, дорожных знаков и нанесение дорожной разметки. Рисков по выполнению работ не имеется. Все необходимые материально-технические ресурсы имеются. На этом основании срок исполнения поручения продлён до 1 августа 2022 года.