Продлён контроль исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Калужской области, проведённого по поручению Президента Российской Федерации помощником Президента Российской Федерации в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 21 ноября 2017 года

Поручение, данное Губернатору Калужской области 21 ноября 2017 года помощником Президента Российской Федерации Андреем Белоусовым по обращению Денисовой Ольги Владимировны из села Титово Ферзиковского района Калужской области, предусматривает совместно с ПАО «Газпром» принятие мер по газификации жилых домов в селе Титово Ферзиковского района, ориентируясь на сроки: до 1 сентября 2018 года утверждение проектно-сметной документации; до 31 декабря 2019 года строительство межпоселкового газопровода; до 20 октября 2020 года строительство внутрипоселкового газопровода и разводка к жилым домам.

Заместитель Губернатора Калужской области Константин Горобцов доложил о том, что строительство межпоселкового газопровода ПАО «Газпром» до настоящего времени не начато – в сентябре текущего года ООО «Газпром инвестгазификация» только завершены конкурсные процедуры по выбору подрядной организации на выполнение строительно-монтажных работ. Техническим заказчиком строительства АО «Газпром газораспределение Калуга» ведётся работа по заключению договоров аренды земельных участков лесного фонда и земельных участков частных лиц на период строительства объекта.

На этом основании срок исполнения поручения продлён до 1 августа 2021 года.