О ходе исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Республики Хакасия, проведённого по поручению Президента Российской Федерации начальником Управления Президента Российской Федерации по внешней политике Игорем Неверовым в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 27 октября 2020 года

Поручение, данное Главе Республики Хакасия – Председателю Правительства Республики Хакасия по обращению Мамзиной Надежды Евгеньевны из деревни Новокурска Бейского района Республики Хакасия, предусматривает принятие мер по завершению строительства и вводу в эксплуатацию детского сада в деревне Новокурске Бейского района.

Глава Республики Хакасия – Председатель Правительства Республики Хакасия Валентин Коновалов доложил о том, что в рамках закупки от 25 сентября 2021 года определен победитель торгов. Контракт с победителем подписан 15 октября 2021 года. По состоянию на 1 января 2022 года подрядной организацией за 2,5 месяца строительства объекта сделано следующее: собран тепловой узел, выполнена обвязка котельной и радиаторов отопления, произведён запуск котельной, закончен монтаж фундамента котельной; утеплён цокольный этаж по периметру, выполнена гидроизоляция, отсыпан грунт для засыпки пазух фундамента; проводится заливка бетонных полов, на первом этаже сделана прессовка тёплых полов, проводятся работы по планировке территории; произведено выравнивание стен; завершён монтаж крыши; установлены окна согласно СанПиН; произведена врезка в существующий водопровод; собрана канализация по этажам; собран водомерный узел. Строительная готовность объекта на отчётную дату – 77%. Предусмотренное проектом оборудование для функционирования детского сада закуплено в полном объёме и находится на хранении в Управлении образования администрации Бейского района. Одним из критичных факторов, влияющих на ход строительства объекта в 2021 году, явилось удорожание проведения строительно-монтажных работ из‑за повышения стоимости строительных материалов и складывающегося дефицита ряда строительных ресурсов. Заказчиком строительства проведены мероприятия по увеличению стоимости в соответствии с нормативными-правовыми актами. Дополнительные средства изысканы в республиканском бюджете Республики Хакасия и направлены в муниципальное образование для завершения строительства. Работы по благоустройству территории (монтаж уличного освещения, установка малых архитектурных форм, теневых навесов, проведение работ по озеленению) продолжатся в тёплое время года. Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию – май 2022 года.