О ходе принятия мер по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, проведённого по поручению Президента Российской Федерации помощником Президента Российской Федерации – начальником Контрольного управления Президента Российской Федерации в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 19 мая 2016 года

Поручение, данное 19 мая 2016 года помощником Президента Российской Федерации – начальником Контрольного управления Президента Российской Федерации Константином Чуйченко Губернатору Ханты-Мансийского автономного округа — Югры по обращению Ахметьяновой Гульназ Вакифовны из города Пыть-Яха Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, предусматривало принятие мер по разработке и представлению графика проведения работ и их финансирования по обеспечению нормативным водоснабжением, соответствующим требованиям СанПиН, жилых домов в городе Пыть-Яхе.

В связи с разработкой и представлением графика проведения работ и их финансирования по обеспечению нормативным водоснабжением, соответствующим требованиям СанПиН, жилых домов в городе Пыть-Яхе поручение было снято с контроля. Принятие мер по обеспечению нормативным водоснабжением осуществляется в рабочем порядке.

Заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Азат Ислаев доложил о том, что в целях обеспечения жителей города Пыть-Яха Ханты-Мансийского автономного округа — Югры питьевой водой 8 октября 2021 года введены в эксплуатацию водоочистные сооружения № 1 и продолжается реконструкция водоочистных сооружений № 3. 19 апреля 2022 года заключен новый муниципальный контракт со сроком выполнения работ до 31 октября 2022 года. Оформление имущества в муниципальную собственность и передача объекта на баланс ресурсоснабжающей организации планируется осуществить до 1 декабря 2022 года. В настоящее время произведен монтаж технологического оборудования, выполнены монтажные работы по водопроводу и канализации, отоплению и вентиляции, охранному телевидению, внутреннему освещению, заземлению, силовому оборудованию, установке канализационно-насосной станции, устройству камеры переключения, ведутся работы по благоустройству площадки водоочистных сооружений. По состоянию на 1 сентября 2022 года общая строительная готовность по объекту водоочистных сооружений № 3 составляет 95,7%. С учетом изложенного, обеспечить жителей города Пыть-Яха чистой питьевой водой планируется в срок до 1 декабря 2022 года.