О ходе исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Республики Тыва, проведённого по поручению Президента Российской Федерации заместителем Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Дмитрием Козаком в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 20 апреля 2021 года

Поручение, данное Главе Республики Тыва по обращению Молодкиной Олеси Викторовны из города Кызыла Республики Тыва, предусматривает принятие мер по строительству и вводу в эксплуатацию нового здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 14 города Кызыла Республики Тыва».

Глава Республики Тыва Владислав Ховалыг доложил о том, что в рамках реализации мероприятий по содействию созданию новых мест в общеобразовательных организациях Министерством просвещения России согласован вопрос об определении в качестве приоритетного – проекта строительства общеобразовательной школы на 825 мест в г. Кызыле взамен аварийного здания школы № 14 г. Кызыла. Срок строительства – 2021–2022 гг. По государственной программе «Развитие образования» на строительство объекта предусмотрены финансовые средства из федерального бюджета. Под строительство объекта определен земельный участок общей площадью 46303 кв. м., видом разрешенного использования «для размещения объектов дошкольного, начального, общего и среднего образования». В настоящее время на объекте выполняются работы по возведению фундамента здания, в том числе армирование, бетонирование колонн, монтаж опалубки стен и колонн, обратная засыпка пазух фундаментов блока А,Б,Г, гидроизоляция и теплоизоляция наружных стен подвала блока Б – 100%. Подготовительные работы внутренней канализации (выводы), монтаж опалубки на перекрытия блока Б – 30%.