О ходе исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Краснодарского края, проведённого по поручению Президента Российской Федерации начальником Управления Президента Российской Федерации по применению информационных технологий и развитию электронной демократии Андреем Липовым в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 26 февраля 2014 года

Поручение, данное по обращению Братанчук Юлии Викторовны из города Анапы Краснодарского края, предусматривает принятие мер по разработке графика проведения работ и их финансирования по строительству объектов газоснабжения жилых домов по улице Пионерской в станице Гостагаевской города Анапы с учётом завершения работ до 1 июня 2015 года.

Глава администрации (губернатор) Краснодарского края Александр Ткачёв доложил, что администрацией города Анапы в 2014 году предусмотрены средства в местном бюджете на строительство газопровода высокого давления к ГРП № 6 и монтаж ГРП № 6 в станице Гостагаевской (далее – газопровод высокого давления) и изготовление проектной документации на газопровод низкого давления по улице Южной от улицы Анапской до улицы Пионерской и по улице Пионерской от улицы Южной до улицы Мира станицы Гостагаевской (далее – газопровод низкого давления). В августе 2014 года проведён электронный аукцион по определению подрядной организации на строительство газопровода высокого давления. Победителем аукциона признано общество с ограниченной ответственностью «Юг Альфа Строй». Срок окончания работ строительно-монтажных предусмотрен до 30 декабря 2014 года. Администрацией города Анапы подготовлен необходимый пакет документов для проведения электронного аукциона по определению подрядной организации на проектирование газопровода низкого давления. Срок изготовления проектной документации до 30 декабря 2014 года. В феврале 2015 года администрацией города Анапы будут проведены торги по определению подрядной организации на строительство газопровода низкого давления за счёт средств местного бюджета. Срок окончания строительства предусматривается до 1 июня 2015 года.