Продлён контроль исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Краснодарского края, проведённого по поручению Президента Российской Федерации начальником Управления Президента Российской Федерации по работе с обращениями граждан и организаций Михаилом Михайловским в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 25 июня 2020 года

Поручение, данное Главе администрации (губернатору) Краснодарского края по обращению от имени жителей Маренковой Юлии Олеговны из города Кореновска Кореновского района Краснодарского края, предусматривает принятие мер по завершению строительства и вводу в эксплуатацию детского сада в 10-ом микрорайоне города Кореновска.

Глава администрации (губернатор) Краснодарского края Вениамин Кондратьев доложил о том, что объект «Дошкольное образовательное учреждение на 325 мест в микрорайоне № 10 г. Кореновска Краснодарского края» реализуется в рамках подпрограммы «Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения» государственной программы Краснодарского края «Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края». Заказчиком по строительству объекта является муниципальное образование Кореновский район, который 5 ноября 2019 заключил муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ

со сроком завершения работ 5 октября 2020 года. В связи с ненадлежащим исполнением подрядной организацией обязательств по контракту заказчиком было принято решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, 16 октября 2020 года контракт был расторгнут. Новый муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ заключен с подрядной организацией 13 ноября 2020 года. Срок завершения работ по контракту – 31 марта 2021 года. На текущую дату строительная готовность объекта составляет 57 %. В настоящее время подрядчиком выполняются работы по наружной кладке стен, прокладке инженерных сетей, устройству монолитных конструкций, устройству теневых навесов, благоустройству прилегающей территории. На объекте задействовано 99 человек рабочего персонала и 8 единиц техники. С учетом сроков проведения итоговой проверки законченного строительством объекта, а также подготовки разрешительной документации ввод объекта в эксплуатацию запланирован в июне

2021 года.

На этом основании срок исполнения поручения продлён до 5 июля 2021 года.