О ходе исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы города Санкт-Петербурга, проведённого по поручению Президента Российской Федерации помощником Президента Российской Федерации Игорем Щёголевым в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 26 ноября 2013 года

Поручение, данное по обращению Ткачук Екатерины Николаевны из города Санкт-Петербурга, предусматривает разработку и представление графика проведения работ и их финансирования и принятие мер по проведению капитального ремонта спортивного комплекса «Петродворцовый» в городе Санкт-Петербурге.

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко в дополнение к представленной ранее информации доложил, что в настоящее время на объекте полностью завершены противоаварийные работы первого этапа, запланированные на 2015 год. Выполнена полная замена конструкций кровли и закрытие теплового контура здания, обеспечена подача теплоносителя. Второй этап – просушка внутренних конструкций и их антисептическая обработка планируется к завершению до 1 июня 2016 года. Завершена разработка проектной документации по ремонтно-реставрационным работам. Проведён конкурс и заключён договор на выполнение работ по историко-культурной экспертизе проекта, срок исполнения которого – до 1 февраля 2016 года. После завершения экспертизы и утверждения стоимости работ будет рассмотрен вопрос об определении заказчика и выделении необходимых средств спортивному комплексу «Петродворцовый» в 2016 году.