О ходе принятия мер по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жителя города Севастополя, проведённого по поручению Президента Российской Федерации советником Президента Российской Федерации в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 22 ноября 2016 года

Поручение, данное 22 ноября 2016 годасоветником Президента Российской Федерации Сергеем Глазьевым Губернатору города Севастополя по обращению Широкова Виктора Николаевича из города Севастополя, предусматривало принятие мер по разработке и представлению графика проведения работ и их финансирования по реконструкции стадиона «Горняк» в Балаклавском районе города Севастополя.

В связи с представлением графика проведения работ и их финансирования по реконструкции стадиона «Горняк» в Балаклавском районе города Севастополя поручение было снято с контроля. Принятие мер по завершению реконструкции стадиона «Горняк» в Балаклавском районе города Севастополя осуществляется в рабочем порядке.

Заместитель Губернатора – Председателя Правительства Севастополя Игорь Михеев доложил о том, что 14 декабря 2020 года заключён новый контракт с подрядной организацией на проведение строительно-монтажных работ на объекте «Реконструкция стадиона «Горняк», ГКУ города Севастополь «ДЮСШ №7» со сроком выполнения строительно-монтажных работ до 31 августа 2021 года. Техническая готовность по состоянию на 31 декабря 2020 года составила 42%. В ходе проведения реконструкции проведена корректировка проектно-сметной документации с внесением изменений в архитектурные, конструктивные и объемно-планировочные решения, 1 июня 2021 года получено положительное заключение экспертизы проектной документации, 27 августа 2021 года получено положительное заключение экспертизы проверки достоверности определения сметной стоимости стадиона «Горняк». В связи с существенным увеличением в 2021 году цен на строительные ресурсы произведен повторный пересчет сметной стоимости объекта, что подтверждается положительным заключением экспертизы. По состоянию на 19.01.2022 техническая готовность стадиона «Горняк» составляет 98%. Завершение работ и ввод объекта в эксплуатацию планируется в период до 31 марта 2022 года.