О ходе исполнения пункта 1 перечня поручений, данных по итогам работы мобильной приёмной Президента в Краснодарском крае

Министр регионального развития Российской Федерации Олег Говорун доложил о ходе исполнения пункта 1 перечня поручений, данных по итогам работы 21 сентября 2011 года в Краснодарском крае мобильной приёмной Президента.

Поручение, данное по обращению Плуговой Ларисы Зевеновны из посёлка Новомихайловского Туапсинского района Краснодарского края, предусматривает укрепление берегов и очистку русла реки Нечепсухо.

Сообщается, что в ноябре 2011 года администрация Краснодарского края представила Минрегиону России сводный план-график по обеспечению укрепления берегов и очистке русла реки Нечепсухо в поселке Новомихайловский Туапсинского района.

В соответствии со сроками, установленными планом-графиком, проведены следующие работы. По итогам открытого аукциона, проведенного 15 марта 2012 года в электронной форме, заключен государственный контракт с ООО «ИКЦ «ПромТехноЭксперт» на выполнение проектных и изыскательских работ на сумму 1901,0 тысячи рублей.

Заключено соглашение с Федеральным агентством водных ресурсов от 20 февраля 2012 года о предоставлении в 2012 году из федерального бюджета бюджету Краснодарского края субвенций на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений. Перечнем мероприятий к соглашению предусмотрена разработка проекта очистительных работ и начало их выполнения в объёме 6721,5 тысячи рублей.

По информации администрации Краснодарского края, проектные работы выполнены. Разрабатывается документация для проведения конкурса по выбору подрядной организации и заключения контракта на осуществление работ по расчистке русла реки в сроки, установленные планом-графиком (ноябрь 2012 года — декабрь 2013 года).

Администрация Краснодарского края планирует также в срок до декабря 2012 года завершить подготовительные работы по строительству берегоукрепительных сооружений на реке. Проведение конкурса по выбору проектной организации, заключение контракта на проведение проектных работ – март-май 2013 года.

Минрегион России, проработав представленный план-график, в рамках своей компетенции поручил администрации Краснодарского края его скорректировать, предусмотрев реализацию мероприятия по строительству берегоукрепительных сооружений на реке Нечепсухо в рамках федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской

Федерации в 2012–2020 годах», утверждённой постановлением Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2012 года № 350, государственным заказчиком-координатором которой является Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации.

Работы по проведению берегоукрепления и очистке русла реки Нечепсухо проводятся администрацией Краснодарского края в соответствии с планом-графиком и находятся на контроле в Минрегионе России.