О ходе исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Калужской области, проведённого по поручению Президента Российской Федерации помощником Президента Российской Федерации Андреем Белоусовым в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 21 ноября 2017 года

Поручение, данное по обращению Денисовой Ольги Владимировны из села Титово Ферзиковского района Калужской области, предусматривает принятие мер по газификации домов в селе Титово Ферзиковского района.

Председатель Правления ПАО «Газпром», заместитель Совета директоров Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов доложил, что газификация села Тжхово осуществляется в рамках Программы развития газоснабжения и газификации Калужской области, предусматривающей синхронизацию строительства межпоселковых: газопроводов за счет средств ПАО «Газпром» и строительства ужиных газопроводов за счет средств областного бюджета от объекта «Газопровод межпоселковый д. Октябрьский — дер. Позднжово — с. Грязново — дер. Кутьково — дер. Верховое — с. Титово Ферзиковского района Калужской области». По результатам личного приема граждан определены следующие сроки, газификации села Титово: до 31 декабря 2019 года — осуществление строительства межпоселкового газопровода; до 20 октября 2020 года -завершение строительства уличных газопроводов. Планом-графиком синхронизации выполнения программ газификации Калужской области 2019 года завершение строительства данного межпоселкового газопровода запланировано до конца текущего года. Вместе с тем проектирование межпоселкового газопровода завершено ПАО «Газпром» только в июле 2019 года. Заказчиком строительства ООО «Газпром инвестгазификация» представлена информация о начале строительства межпоселкового газопровода в I квартале 2020 года. В настоящее время ведется подготовка к выполнению строительно-монтажных работ: завершено обследование территории строительства в целях выявления, взрывоопасных предметов в районах бывших боевых действий, заключаются договоры аренды земельных участков на период строительства объекта, осуществляется разработка проекта освоения лесов. За счет средств областного бюджета ведется также разработка проектной документаций на уличные газопроводы в населенных пунктах, находящихся на трассе межпоселкового газопровода, в том числе в селе Титово. Ввод межпоселкового газопровода и уличных газовых сетей в эксплуатацию планируется в срок до 20 октября 2020 года.