Продолжен контроль исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жителя Иркутской области, проведённого по поручению Президента Российской Федерации помощником Президента Российской Федерации Владимиром Мединским в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 17 февраля 2021 года

Поручение, данное Губернатору Забайкальского края по обращению Астраханцева Максима Павловича из города Иркутска Иркутской области, предусматривает принятие мер по строительству и вводу в эксплуатацию школы в селе Александровский Завод Александрово-Заводского района Забайкальского края.

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов доложил о том, что в результате конкурсных процедур определена подрядная организация, государственный контракт заключён 4 февраля 2021 года. По состоянию на 22 сентября 2021 года выполнены работы по демонтажу существующих сооружений, по устройству временного ограждения, вертикальной планировки, временному технологическому присоединению к сетям электроснабжения, разбивке осей здания, водопонижению и отводу грунтовых вод со строительной площадки, разбивке осей на местности для устройства подпорных стенок. Смонтированы обсадные трубы, в тестовом режиме запущены 10 комплектов (электрод и кабель) для испытания технологии прогрева.

На этом основании контроль исполнения поручения продолжен в соответствии с ранее установленным сроком до 1 сентября 2022 года.