Продлён контроль исполнения поручения, данного по итогам личного приёма жителя города Москвы, проведённого по поручению Президента Российской Федерации Мэром Москвы Сергеем Собяниным в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 6 декабря 2019 года

Поручение, данное заместителю Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства по обращению Беликовой Ирины Леонидовны из города Москвы, предусматривает принятие мер по вводу в эксплуатацию объекта строительства «Легкоатлетический манеж, улица Инженерная, дом 5А (государственное бюджетное учреждение города Москвы «Спортивная школа № 82» Департамента спорта города Москвы»).

Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы Андрей Бочкарев доложил о том, что общая строительная готовность объекта на текущий момент составляет 94%. В ходе строительства объекта возникла необходимость уточнения проектных технико-экономических показателей в части общей площади объекта, проектных решений, описанных в разделах «Генеральный план», «Архитектурные решения». Для утверждения проектных решений будет получено повторное заключение ГАУ «Мосгосэкспертиза». Завершение всех строительно-монтажных работ будет обеспечено в IV квартале 2021 года. В связи с регламентными сроками получения повторного заключения ГАУ «Мосгосэкспертиза» ввод объекта в эксплуатацию запланирован на II квартал 2022 года.

На этом основании срок исполнения поручения продлён до 6 июля 2022 года.