О ходе принятия мер по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жителя города Севастополя, проведённого по поручению Президента Российской Федерации советником Президента Российской Федерации в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 22 ноября 2016 года

Поручение, данное 22 ноября 2016 годасоветником Президента Российской Федерации Сергеем Глазьевым Губернатору города Севастополя по обращению Широкова Виктора Николаевича из города Севастополя, предусматривало принятие мер по разработке и представлению графика проведения работ и их финансирования по реконструкции стадиона «Горняк» в Балаклавском районе города Севастополя.

В связи с представлением графика проведения работ и их финансирования по реконструкции стадиона «Горняк» в Балаклавском районе города Севастополя поручение было снято с контроля. Принятие мер по завершению реконструкции стадиона «Горняк» в Балаклавском районе города Севастополя осуществляется в рабочем порядке.

Заместитель Губернатора – Председателя Правительства Севастополя Игорь Михеев доложил о том, что по состоянию на 08.06.2022 техническая готовность стадиона «Горняк» составляет 99%. Сформирован пакет документов для получения заключения о соответствии построенного (реконструированного) объекта капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащённости объекта капитального строительства приборами учёта используемых энергетических ресурсов. В Управление государственного строительного надзора и экспертизы города Севастополя подано извещение о сроках завершения работ, подлежащих проверке, при реконструкции объекта капитального строительства. Согласно дополнительному соглашению срок действия государственного контракта продлён до 01.09.2022 года. Вместе с тем, есть дефицит средств, необходимых для завершения строительно-монтажных работ и ввода в эксплуатацию объекта. С целью погашения дефицита, Правительству Севастополя согласовано восстановление неосвоенных средств межбюджетного трансферта из бюджета города Москвы бюджету города Севастополя, выделенных на реконструкцию стадиона «Горняк» в 2021 году, заявка о выделении на реконструкцию дополнительных средств находится в стадии согласования. Ввод объекта в эксплуатацию планируется в срок до 01.09.2022 года с учётом доведения дополнительных денежных средств, необходимых для завершения реконструкции стадиона «Горняк».