Продолжен контроль исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жителя Нижегородской области, проведённого по поручению Президента Российской Федерации начальником Управления Президента Российской Федерации по обеспечению деятельности Государственного совета Российской Федерации Александром Харичевым в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 8 апреля 2021 года

Поручение, данное Губернатору Нижегородской области по обращению Зотеева Виктора Юрьевича из города Чкаловска Чкаловского района Нижегородской области, предусматривает принятие мер по обеспечению нормативным водоснабжением, соответствующим требованиям СанПиН, жилых домов в городе Чкаловске Чкаловского района с реконструкцией водопроводных сетей и водозабора, обеспечив питьевой водой до завершения работ.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин доложил о том, что для обеспечения повышения качества питьевого водоснабжения населения городского округа город Чкаловск Нижегородской области осуществляется реализация мероприятия «Реконструкция водозаборных сооружений города Чкаловск» (далее — мероприятие). Срок реализации данного мероприятия 2021–2023 годы. Срок ввода объекта в эксплуатацию – декабрь 2023 года. График выполнения мероприятий и прогноз кассовых выплат по расходам средств федерального бюджета соблюдается. Уровень технической готовности объекта «Реконструкция водозаборных сооружений города Чкаловск» на текущий момент составляет 23 процента. До конца 2021 года фактическое освоение средств составит 100 процентов. В настоящее время продолжается выполнение строительно–монтажных работ.

На этом основании продолжен контроль исполнения поручения в соответствии с ранее установленными сроками до 31 декабря 2022 года и до 1 июля 2023 года.