Максим Акимов провёл совещание о реализации проекта Центральной кольцевой автомобильной дороги

Был заслушан доклад созданного по поручению Президента России оперативного штаба, куда входят государственная компания «Автодор» и исполнители долгосрочных инвестиционных и концессионных соглашений.

Участники совещания подтвердили, что строительно-монтажные работы ведутся в соответствии с обновлённым графиком ликвидации допущенных отставаний в строительстве ЦКАД, разработанным во исполнение поручений Президента России от 12 октября 2018 года. Как сообщил первый заместитель Министра транспорта России Иннокентий Алафинов, единый график сформирован с подтверждением следующих сроков окончания работ: первый, третий и пятый пусковые комплексы – октябрь 2020 года, четвёртый пусковой комплекс – октябрь 2021 года. Наиболее ответственные объекты ЦКАД, где есть отставания, взяты на особый контроль, добавил председатель правления ГК «Автодор» Вячеслав Петушенко.

Особое внимание Максим Акимов уделил проблематике переустройства инженерных коммуникаций. Предыдущие отставания в реализации проекта ЦКАД были допущены во многом из-за необходимости переустройства выявленных коммуникаций. Так, уже в ходе строительно-монтажных работ были обнаружены около 200 объектов подземных коммуникаций, которые потребовали согласованного переноса. Вице-премьер рекомендовал Минтрансу незамедлительно докладывать в случае возникновения спорных вопросов с владельцами сетей.

Оперативный штаб проводит заседания на регулярной основе, в частности, с октября 2018 года проведено 11 заседаний, включая 2 выездных.