Продлён контроль исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Ростовской области, проведённого по поручению Президента Российской Федерации начальником Управления Президента Российской Федерации по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Владимиром Черновым в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 17 апреля 2013 года

Поручение, данное по обращению Завяловой Галины Петровны из города Зверево Ростовской области, предусматривает разработку графика проведения работ и их финансирования по капитальному ремонту муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4» и ремонту автомобильных дорог в городе Зверево.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев доложил, что проектно-сметная документация для проведения капитального ремонта муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4» разработана и находится на экспертизе, заключение по которой планируется получить до 1 июня 2014 года. Перенос срока окончания работ, запланированный ранее на 1 марта 2014 года, обусловлен возникновением в ходе проектирования дополнительных работ, связанных с ухудшением состояния здания с момента вывода из эксплуатации и необходимостью дополнительного инструментального обследования несущих конструкций.

После получения положительного заключения экспертизы на проектно- сметную документацию для проведения капитального ремонта указанного образовательного учреждения будет определён источник финансирования и сроки выполнения ремонтных работ.

На этом основании контроль исполнения поручения Президента Российской Федерации продлён до 1 сентября 2014 года.