О ходе исполнения пункта 2 перечня поручений, данных по итогам работы в Псковской области мобильной приёмной Президента

Временно исполняющий обязанности губернатора Псковской области Андрей Турчак доложил о ходе исполнения пункта 2 перечня поручений, данных по итогам работы в Псковской области 24 апреля 2013 года мобильной приёмной Президента Российской Федерации под руководством начальника Управления Президента Российской Федерации по применению информационных технологий и развитию электронной демократии Андрея Липова.

Поручение Президента Российской Федерации, данное по обращению Шиловой Натальи из города Пскова Псковской области, предусматривает принятие мер по ремонту муниципального автономного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 47» города Пскова.

В докладе сообщается, что работы по ремонту в городе Пскове муниципального автономного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 47» (далее – школа) начаты в 2012 году, в соответствии с муниципальным контрактом срок окончания работ – 1 сентября 2013 года. В связи с дефицитом бюджета муниципального образования «Город Псков» оплата выполненных работ была произведена частично, из‑за чего с 1 января 2013 года работы подрядной организацией были приостановлены до погашения задолженности. После обращения заявителя в мобильную приёмную Президента Российской Федерации между администрацией города и подрядчиком достигнута договорённость о реструктуризации долга и погашении задолженности поэтапно, до окончания 2013 года. При этом школа и подрядчик заключили дополнительное соглашение к контракту, в соответствии с которым срок окончания работ – 31 августа 2014 года. Начиная с сентября 2013 года, работы по капитальному ремонту были возобновлены. В последующем работы вновь были приостановлены из‑за задолженности по оплате выполненных подрядчиком работ. В дополнительном соглашении от 12 апреля 2014 года к муниципальному контракту от 14 июня 2012 года определён срок окончания работ – 29 декабря 2014 года. С июня 2014 года работы по капитальному ремонту школы проводятся непрерывно, на завершение ремонта выделена субсидия из федерального бюджета. Подрядчиком выполнены работы в объёме 49% от общей суммы контракта: проведён капитальный ремонт кровли, полностью заменены оконные блоки, ведётся внутренняя отделка, возводится надстройка для размещения актового зала, проводятся внутренние работы по разводке электропроводки и других коммуникаций, осуществляется планировка пришкольной территории. Работы по ремонту школы планируется завершить в декабре 2014 года, введение школы в образовательный процесс планируется с 1 сентября 2015 года. В настоящее время органами местного самоуправления города Пскова определяются источники финансирования для обеспечения школы оборудованием.