Продолжен контроль исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Томской области, проведённого по поручению Президента Российской Федерации помощником Президента Российской Федерации Андреем Фурсенко в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 29 июля 2021 года

Поручение, данное Губернатору Томской области по обращению Чепурновой Любови Викторовны из посёлка Самусь городского округа ЗАТО Северск Томской области, предусматривает принятие мер по завершению газификации жилых домов в посёлка Самусь городского округа ЗАТО Северск.

Исполняющий губернатора Томской области Анатолий Рожков доложил о том, что в настоящее время ведется строительство распределительных газопроводов до границ негазифицированных домовладений в посёлке Самусь ЗАТО Северск силами ООО «Газпром газораспределение Томск» в соответствии с утвержденными планами-графиками догазификации. Проект разделен на семь объектов строительства, запуск газа будет осуществляться поэтапно по мере завершения строительства объекта. Протяженность этапа, включающего в себя газификацию улицы Набережной, составляет 2,42 км, техническую возможность подключения к системе газоснабжения получат 103 домовладения. По состоянию на 26 сентября 2022 года данный этап полностью построен, ведутся работы по приемке и вводу данного объекта в эксплуатацию. Пуск газа планируется в октябре 2022 года. По заявке Чепурновой Л.В. заключен договор о технологическом присоединении указанного домовладения к сети газоснабжения с максимальным сроком исполнения – декабрь 2022 года. Подключение потребителей к системе газоснабжения будет осуществляться по мере готовности их внутридомового оборудования к приему газа.

На этом основании контроль исполнения поручения продолжен в соответствии с ранее установленным сроком до 1 декабря 2023 года.