О ходе исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жителя Пермского края, проведённого по поручению Президента Российской Федерации начальником Референтуры Президента Российской Федерации в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 8 марта 2018 года

Поручение, данное 8 марта 2018 года начальником Референтуры Президента Российской Федерации Дмитрием Калимулиным по обращению Шопина Артёма Валерьевича из города Артёма Приморского края, предусматривает принятие мер по разработке и представлению графика проведения работ и их финансирования по реконструкции мостовых переходов автомобильной дороги Артём – Находка – порт Восточный в Приморском крае, обеспечив проезжее состояние дороги до завершения работ и безопасность дорожного движения.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Приморского края Олег Кожемяко доложил о том, что в настоящее время выполняются работы по строительству мостового перехода через реку Литовка на км 127; проектно-изыскательские работы по реконструкции четырёх мостовых переходов. Срок окончания проектно-изыскательских работ – декабрь 2018 года. Запланированы на 2019 год – проектно-изыскательские работы по реконструкции 15 мостовых переходов протяжённостью 12,172 км, на 2019–2021 годы – строительно-монтажные работы по реконструкции трёх мостовых переходов. Откорректированный график проведения работ по реконструкции мостовых переходов на автомобильной дороге Артём – Находка – порт Восточный направлен 12 ноября 2018 года в Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и в Министерство транспорта Российской Федерации.