Продлён контроль исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Республики Алтай, проведённого по поручению Президента Российской Федерации начальником Управления Президента Российской Федерации по обеспечению конституционных прав граждан Татьяной Локаткиной в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 19 февраля 2020 года

Поручение, данное Главе Республики Алтай, Председателю Правительства Республики Алтай по обращению Архиповой Веры Викторовны из села Усть-Кокса Усть-Коксинского района Республики Алтай, предусматривает представление графика проведения работ и их финансирования по обеспечению централизованным водоснабжением жилых домов в микрорайоне «Башталинка» села Усть-Кокса Усть-Коксинского района с обеспечением водоснабжения до завершения работ.

Глава Республики Алтай, Председатель Правительства Республики Алтай Олег Хорохордин доложил, что заказчиком – муниципальным образованием «Усть-Коксинский район» 25 ноября 2020 года заключен муниципальный контракт с МУП «Тепловодстрой Сервис» на выполнение работ по строительству водопроводных сетей в микрорайоне «Башталинка» протяженностью 12.12 км. Проектно-сметная документация на объект «Строительство водопровода микрорайона «Башталинка» с. Усть-Кокса Усть-Коксинского района Республики Алтай» получила положительное заключение экспертизы в 2016 году. В 2021 году произошло существенное удорожание основных строительных ресурсов. Отмечен существенный рост стоимости водонапорных башен. Для завершения работ в объеме доведенных лимитов принято решение о корректировке проектно-сметной документации в части замены стальной башни на стеклопластиковую в связи с чем, работы по строительству водопроводных сетей разделены на 2 этапа. По состоянию на 7 декабря 2021 года по 1 этапу на вышеуказанном объекте выполнены следующие виды работ: укладка трубопровода (7340,97 м.); установка колодцев (52 шт.); засыпка траншеи с трубопроводом (7340,97 м.). Проведены работы по подключению к центральному водопроводу 82 жилых домов, в том числе проведена работа по технологическому присоединению к центральному водопроводу дома гражданки Архиповой В.В. в рамках исполнения обращения. Подача воды в жилой дом осуществлена 22 октября 2021 года. Дата окончания работ по 1 этапу — 15 декабря 2021 года. По 2 этапу строительства необходимо провести следующие виды работ: подготовка траншеи для укладки трубопровода (4779,03 м.); укладка трубопровода (4779,03 м.); установка колодцев (16 шт.); засыпка траншеи с трубопроводом (4779,03 м.); установка водонапорной башни. Работы по 2 этапу планируется завершить до 1 сентября 2022 года.

На этом основании срок исполнения поручения продлён до 15 сентября 2022 года.