Продолжен контроль исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жителя Свердловской области, проведённого по поручению Президента Российской Федерации заместителем Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Владимиром Островенко в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 21 апреля 2022 года

Поручение, данное Губернатору Свердловской области по обращению Конюхова Виктора Григорьевича из села Нижнеиргинское Красноуфимского округа Свердловской области предусматривает принятие мер по завершению строительства и вводу в эксплуатацию блочно-модульной газовой котельной в селе Нижнеиргинское Красноуфимского округа.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев доложил о том, что с целью строительства блочно-модульной газовой котельной в июне 2022 года заключен муниципальный контракт со сроком завершения работ – 31 октября 2022 года. По состоянию на 5 сентября 2022 года общий объем выполненных работ составил 90% (монтаж блок-модулей здания котельной и дымовых труб). На 100% произведены монтаж сетей водоснабжения, водоотведения и электроснабжения, монтаж и устройство тепломеханического и электросилового оборудования, оборудования автоматизации. Организована работа по установке наружных сетей теплоснабжения, сетей газоснабжения с подключением газорегуляторных установок. Пуско-наладочные работы под нагрузкой запланированы на период с 15 сентября по 15 октября 2022 года. В установленном порядке согласованы лимиты поставки природного газа на котельную начиная с 15 сентября 2022 года. Работы по строительству блочно-модульной газовой котельной производятся в соответствии с графиком, риски нарушения сроков запуска блочно-модульной газовой котельной и ее дальнейшей эксплуатации отсутствуют.

На этом основании контроль исполнения поручения продолжен в соответствии с ранее установленным сроком до 20 января 2023 года.