Продлён контроль в рабочем порядке за принятием мер по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жителя Приморского края, проведённого по поручению Президента Российской Федерации начальником Управления Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции Андреем Чоботовым в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 9 апреля 2019 года

Поручение, данное Губернатору Приморского края по обращению Волкова Романа Владимировича из города Владивостока Приморского края, предусматривало принятие меры по разработке и представлению графика проведения работ и их финансирования по строительству и вводу в эксплуатацию школы в жилом районе «Патрокл» города Владивостока, обеспечив надлежащие условия образования детей до завершения работ.

В связи с разработкой и представлением графика проведения работ и их финансирования по строительству и вводу в эксплуатацию школы в жилом районе «Патрокл» города Владивостока, поручение снято с контроля. Принятие мер по завершению строительных работ и вводу объекта в эксплуатацию осуществляется в рабочем порядке.

Заместитель Председателя Правительства Приморского края – министр образования Приморского края Эльвира Шамонова доложила о том, что на основании дополнительного соглашения от 15 сентября 2022 года срок достижения показателя по строительству школы перенесен на 31 декабря 2023 года. 9 июня 2022 года получено положительное заключение государственной экспертизы. Министерство просвещения Российской Федерации подтвердило выделение бюджету Приморского края средств из резервного фонда Правительства Российской Федерации. По состоянию на 21 декабря 2022 года техническая готовность объекта составляет 22%. На площадке ведутся следующие работы: устройство арматурных каркасов, установка опалубки стен, колонн и горизонтальной опалубки, устройство прижимных стен, дренажа, прокладка наружных сетей водоснабжения, наружных сетей электроснабжения, установка опалубки чаши бассейна и заливка бетоном вертикальных конструкций.

На этом основании продлен контроль в рабочем порядке за принятием мер – завершением строительных работ и вводом объекта в эксплуатацию до 20 января 2024 года с представлением информации о ходе работ в срок до 20 июля 2023 года.