О ходе исполнения пункта 4 перечня поручений, данных по итогам работы в Свердловской области мобильной приёмной Президента Российской Федерации

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев доложил о ходе исполнения пункта 4 перечня поручений, данных по итогам работы в Свердловской области 25 апреля 2017 года мобильной приёмной Президента под руководством советника Президента Вениамина Яковлева.

Поручение Президента Российской Федерации, данное по обращению Лубяновой Людмилы Александровны из города Екатеринбурга Свердловской области, предусматривает принятие мер по обеспечению проведения ремонта поликлиники № 1 муниципального автономного учреждения «Детская городская больница № 8» в городе Екатеринбурге.

В докладе сообщается о том, что в июле 2022 года заключён договор на выполнение капитального ремонта здания поликлиники (далее – договор). В целях оказания учреждением детскому населению необходимых медицинских услуг в полном объёме осуществление капитального ремонта поликлиники предусмотрено в два этапа без прекращения оказания медицинской помощи. В рамках I этапа работ на 1 ноября 2023 года подрядчиком осуществлены снятие штукатурки и стяжки пола, разборка внутренних перегородок, окон и дверей. Завершены монтажные работы на кровле бассейна, осуществлена установка окон, оштукатурены стены, залита стяжка пола. Ведутся работы по монтажу системы отопления, водоснабжения, канализации, электроснабжения, вентиляции. Выполнено 20% работ, предусмотренных документацией. В связи с существенным ростом стоимости строительных материалов и ресурсов, необходимостью проработки вопросов замены ранее заявленного оборудования на отечественные аналоги, увеличением сроков их поставки, а также выявлением в ходе капитального ремонта значительного объёма дополнительных работ, не учтённых проектно-сметной документацией (далее – ПСД) в целях корректировки ПСД и получения положительного заключения государственной экспертизы для определения окончательной стоимости капитального ремонта поликлиники к договору подписано дополнительное соглашение от 18 августа 2023 года, предусматривающее завершение работ не позднее 25 февраля 2025 года.