Официальный информационный ресурс Премьер-Министра Республики Казахстан | Канат Бозумбаев назвал сроки реализации газопровода «Сарыарка» 

Сегодня на заседании Правительства под председательством Премьер-министра Бакытжана Сагинтаева министр энергетики РК Канат Бозумбаев рассказал, как будет реализовывать поручение Президента по строительству магистрального газопровода «Сарыарка» по маршруту «Кызылорда – Жезказган – Караганда – Темиртау – Астана»..

В рамках исполнения поручения Главы государства 7 марта в Министерстве энергетики РК было проведено селекторное совещание с участием заинтересованных госорганов, акиматов Кызылординской, Карагандинской, Акмолинской областей и города Астана, а также ФНБ «Самрук-Қазына», на котором была одобрена Дорожная карта по реализации Проекта газификации и сформирована рабочая группа.

«Мы договорились обеспечить разработку и утверждение ПСД и отвод земли для прокладки магистрального газопровода по маршруту Кызылорда – Жезказган – Караганда – Темиртау – Астана. Ответственные исполнители: Минэнерго, МИР РК, акиматы Кызылординской, Карагандинской и Акмолинской областей и "КазТрансГаз". Срок – июль 2018 года», — сказал К. Бозумбаев.

Также министр отметил, что необходимо определить схемы финансирования проекта путем привлечения средств международных финансовых институтов. Срок — июнь 2018 года. Ответственными являются НУХ «Байтерек», МФ РК, МНЭ РК, МЭ РК, ФНБ «Самрук-Қазына», НК «КазМунайГаз», АО «КазТрансГаз».

К. Бозумбаев подчеркнул, что ФНБ «Самрук-Қазына» необходимо создать или определить дочернюю организацию для реализации проекта и сформировать уставный капитал на достаточном уровне для привлечения финансирования. Срок – июнь 2018 года. Ответственные: МНЭ РК, ФНБ «Самрук-Қазына», НК «КазМунайГаз», АО «КазТрансГаз».

«Приступить к строительству магистрального газопровода и провести торжественную церемонию сварки первого стыка газопровода планируется уже в начале июля текущего года», — сообщил К. Бозумбаев.

Также, министр отметил, что в целях заполняемости магистрального газопровода и обеспечения поставки газа потребителям Акиматам Карагандинской, Акмолинской областей и Астаны необходимо ускорить проектирование и строительство газораспределительных сетей с синхронизацией сроков завершения магистрального газопровода к июлю 2019 года.

Напомним, Глава государства 5 марта 2018 года в своем Обращении к народу Казахстана поручил в течении года-полутора лет реализовать проект строительства магистрального газопровода «Сарыарка» по маршруту «Кызылорда – Жезказган – Караганда – Темиртау – Астана».

Оставайтесь в курсе событий Премьер-Министра и Правительства Казахстана — подписывайтесь на официальный Telegram-канал

Подписаться