Продлён контроль исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео–конференц–связи жительницы Магаданской области, проведённого по поручению Президента Российской Федерации помощником Президента Российской Федерации Игорем Левитиным в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 27 апреля 2021 года

Поручение, данное Губернатору Магаданской области по обращению Власовой Александры Викторовны из города Магадана Магаданской области, предусматривает принятие мер по завершению реконструкции участка автомобильной дороги «Палатка – Кулу – Нексикан» в Магаданской области, обеспечив проезжее состояние дороги до завершения работ и безопасность дорожного движения.

Губернатор Магаданской области Сергей Носов доложил о том, что в целях приведения автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения «Палатка – Кулу – Нексикан» в нормативное состояние в период с 2019 по 2021 годы реализуются следующие мероприятия: «Реконструкция участка автомобильной дороги «Палатка — Кулу — Нексикан» км 0 — км 10 в Магаданской области» и «Реконструкция автомобильной дороги «Палатка — Кулу — Нексикан» км 79+456 — км 100 в Магаданской области (1 этап км 79+456 – 94+456)». Общая протяженность реконструируемых участков составляет 24,556 километра. В период весенней распутицы при сезонной оттайке насыпи земляного полотна и сходу талых вод с близлежащих сопок на проезжей части образовывались дефекты, затрудняющие движение автомобильного транспорта. Были приняты меры по стабилизации насыпи земляного полотна и приведению проезжей части к допустимому транспортно–эксплуатационному состоянию. Проводились комиссионные обследования участков реконструкции. В настоящее время обеспечен проезд для всех видов транспорта. Учитывая наступление отрицательных температур воздуха на территории Магаданской области, незавершение работ в полном объёме, а также наличие неустраненных замечаний, в целях недопущения нарушения технологий производства работ принято решение о переносе сроков ввода объектов в эксплуатацию на 2022 год. В адрес Федерального дорожного агентства направлено соответствующее обращение.

На этом основании срок исполнения поручения продлён до 1 ноября 2022 года.