О ходе исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Новосибирской области, проведённого по поручению Президента Российской Федерации начальником Управления Президента Российской Федерации по работе с обращениями граждан и организаций Михаилом Михайловским в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 18 мая 2018 года

Поручение, данное по обращению Вятчининой Анны Николаевны из города Новосибирска Новосибирской области, предусматривает принятие мер по получению экспертного заключения Федерального автономного учреждения «Главное управление государственной экспертизы» или его филиала по объекту капитального строительства «Реконструкция и оснащение акушерского корпуса Государственной Новосибирской областной клинической больницы для размещения перинатального центра Новосибирской области», представлению результатов рассмотрения предложения Министерства здравоохранения Российской Федерации о возможности выделения денежных средств для завершения строительства и ввода в эксплуатацию перинатального центра Новосибирской области, включая обоснование принятого по данному вопросу решения, представлению предложения по включению перинатального центра в перечень несогласованных вопросов для рассмотрения на заседании Правительственной комиссии по бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и плановый период.

Первый заместитель Губернатора Новосибирской области Юрий Петухов доложил о том, что по состоянию на 26 октября 2020 года строительная готовность здания перинатального центра составляет 97,23%. В настоящее время выполняются работы по устройству вентилируемого фасада, внутренних сетей канализации, водопровода, электроснабжения, систем медицинских газов, вентиляции и кондиционирования, ведутся внутренние отделочные работы, устройство перехода, установка дверных блоков и витражей внутри здания, наружных сетей освещения, монтаж лифтов, благоустройство территории. Планируемый срок передачи здания перинатального центра для монтажа медицинского оборудования – до 30 ноября 2020 года. По состоянию на 26 октября 2020 года государственным бюджетным учреждением здравоохранения Новосибирской области «Государственная Новосибирская областная клиническая больница» заключены контракты на поставку медицинского оборудования и мебели. В 2021 году из областного бюджета Новосибирской области на приобретение медицинского оборудования министерству здравоохранения Новосибирской области предусмотрены соответствующие финансовые средства. Срок ввода перинатального центра в эксплуатацию – ноябрь 2021 года.