Продлён контроль исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Калужской области, проведённого по поручению Президента Российской Федерации помощником Президента Российской Федерации в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 21 ноября 2017 года

Поручение, данное Губернатору Калужской области 21 ноября 2017 года помощником Президента Российской Федерации Андреем Белоусовым по обращению Денисовой Ольги Владимировны из села Титово Ферзиковского района Калужской области, предусматривает совместно с ПАО «Газпром» принятие мер по газификации жилых домов в селе Титово Ферзиковского района, ориентируясь на сроки: до 1 сентября 2018 года утверждение проектно-сметной документации; до 31 декабря 2019 года строительство межпоселкового газопровода; до 20 октября 2020 года строительство внутрипоселкового газопровода и разводка к жилым домам.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша доложил о том, что газификация села Титово осуществляется в рамках Программы развития газоснабжения и газификации Калужской области, предусматривающей синхронизацию строительства межпоселковых газопроводов за счет средств ПАО «Газпром» со строительством уличных газопроводов за счет средств областного бюджета, от объекта «Газопровод межпоселковый п. Октябрьский – дер. Позднякова – с. Грязново – дер. Кутьково – дер. Верховое – с. Титово Ферзиковского района Калужской области». Строительство указанного межпоселкового газопровода завершено, однако ввиду отсутствия договоров аренды с двумя землепользователями объект не введен в эксплуатацию. По одному из земельных участков, на которых расположен газопровод, продолжается судебное производство, результатом которого должно быть возникновение у собственника правовых оснований на заключение договоров аренды. 11 августа 2021 года назначено судебное заседание по данному вопросу. По второму участку с правообладателем проводится работа по его формированию и постановке на кадастровый учет. По предварительным данным, ввод в эксплуатацию межпоселкового газопровода планируется ПАО «Газпром» после заключения с правообладателями вышеуказанных участков договоров аренды на период строительства объекта в III квартале

2021 года. В настоящее время за счет средств областного бюджета осуществляется строительство объекта «Уличные газопроводы с. Титово Ферзиковского района». Планируемый срок завершения строительных работ – 1 августа 2021 года.

На этом основании срок исполнения поручения продлён до 1 ноября 2021 года.