Стенограмма начала совещания:

Начинаем работать. Нам предстоит проанализировать ситуацию в одной из самых важных отраслей народного хозяйства Российской Федерации - в атомной энергетике. Прежде всего, сосредоточиться на ходе строительства генерирующих мощностей.

Запущенный сегодня Ростовский энергоблок стал первым, который введён в эксплуатацию в рамках новой национальной программы по развитию атомной энергетики, атомного энергетического комплекса.

В 2006 году, напомню, была утверждена федеральная целевая программа «Развитие атомного энергопромышленного комплекса России на 2007-2010 годы и на перспективу до 2015 года».

А в 2008 году на основе этой Федеральной целевой программы была принята и Программа деятельности государственной корпорации «Росатом».

Вы знаете, мы наметили весьма амбициозные планы - я сейчас упомянул об этом. Могу напомнить, что речь идет о доведении доли атомной генерации в общем энергобалансе страны с 16%, как сегодня, до 20%, а в перспективе и до 25-30%. В некоторых наших странах-соседях в Европе, во Франции, например, они уже давно подобрались к цифре 70%, там даже больше - под 80%, по-моему.

Мы с вами хорошо знаем, что развитие атомной энергетики - это, конечно, прямой выигрыш с точки зрения стоимости энергоресурсов, сбережения углеводородного сырья и, конечно, экологии.

Намечено построить примерно столько же атомных энергоблоков, сколько было построено за всю историю атомного машиностроения в Советском Союзе. Но Советский Союз строил это в течение десятилетий, тогда было построено около 30 крупных блоков, а сейчас мы наметили в самое ближайшее время построить 26.

Подчеркну, что от таких планов развития мы не отказались даже в сложный кризисный период. Это как раз та долгосрочная задача, которая не должна зависеть от текущей конъюнктуры, потому что она рассчитана на длительную перспективу. И, собственно говоря, сегодняшнее наше мероприятие - пуск второго энергоблока на Ростовской атомной электростанции - лучшее тому подтверждение.

Что у нас по деньгам, по финансам. Только из федерального бюджета на строительство АЭС в этом году целевым образом выделяется более 68 млрд рублей. А всего в рамках инвестпрограммы концерна «Росэнергоатом» в 2010 году планируется финансирование в объеме 175 млрд рублей.

Это большие, даже по меркам атомной энергетики, деньги, и их следует тратить, конечно, максимально эффективно. Прошу сегодня отдельно доложить, как идёт работа по снижению и оптимизации издержек.

Уже развернуто и продолжается строительство 10 новых энергоблоков, а также первой в мире плавучей атомной электростанции «Академик Ломоносов». С учётом зарубежных площадок Россия сегодня одновременно проектирует и строит 15 энергоблоков - это первый, второй в Нововоронежской АЭС-2; первый, второй блок Ленинградской АЭС-2 и так далее. И вот здесь Ростовская еще намечается - третий и четвертый блоки. Мы сейчас только что посмотрели, как идет строительство, как идет работа на площадках.

Ещё раз подчеркну - ввод мощностей должен быть чётко согласован с развитием сетевой инфраструктуры. Нельзя допустить, чтобы новые блоки работали не на полную мощность из-за проблем с развитием сетей.

Поручаю Минэнерго организовать соответствующую координацию.

Особое внимание нужно уделить безопасности атомной энергетики. Уже сейчас по оценкам МАГАТЭ отечественные реакторы признаются среди наиболее надёжных в мире. Следует и впредь ориентироваться на самые высокие стандарты в этой сфере.

Кроме того, с этого года мы запускаем Федеральную целевую программу «Ядерные энерготехнологии». Она должна создать основу для перехода нашей атомной энергетики на реакторы нового поколения - более эффективные и ресурсосберегающие.

И, конечно, нам нужно и дальше укреплять позиции в глобальной конкуренции, в полной мере реализовать преимущества России в сфере мирного атома. А это - уникальные технологии, большой опыт реализации крупных проектов, репутация надёжного партнера.

В 2009 году успешно завершился двухлетний гарантийный период эксплуатации новейшей Тяньваньской атомной электростанции в Китайской Народной Республике, построенной по российским технологиям. Эта станция стала самой мощной в Китае. В 2010 году начнётся подготовка к сооружению второй очереди этой станции - третьего и четвертого энергоблоков.

Буквально на прошлой неделе, вы знаете, в ходе визита правительственной делегации в Индию были согласованы планы о строительстве, как минимум, 12 атомных энергоблоков в этой стране. Уже летом должен быть осуществлен пуск первого блока иранской атомной электростанции в Бушере. Продолжаются работы и в Болгарии по проекту АЭС «Белене». Мы ведем переговоры и с нашими турецкими партнерами, и с некоторыми другими.

Словом, у нас сформирован солидный пакет заказов. Но надо двигаться, конечно, дальше. Считаю, что нам вполне по силам занять не менее 25% мирового рынка услуг по строительству и эксплуатации атомных электростанций. Сегодня, кстати говоря, он - только 16%. Мы не должны застревать на этой цифре ни по энергобалансу внутри страны, ни по нашей доле на мировых рынках.

Мы должны и можем активно предлагать партнерам не только услуги по строительству атомных электростанций, но и весь набор сервисов и по техническому обслуживанию, и по модернизации действующих станций, а также по поставке и утилизации ядерного топлива. Тем более что здесь у нас есть серьезные наработки. Уже сейчас Росатому принадлежит 40% мирового рынка услуг по обогащению урана - это очень хороша позиция - и 17% рынка по поставке ядерного топлива для АЭС.

Кроме того, мы готовы инвестировать в строительство энергоблоков в тех странах, которые изменили законодательство и теперь допускают иностранное участие в капитале атомных электростанций. Такие переговоры в настоящее время идут, как я уже упоминал, с Турцией, с Арменией, с некоторыми другими государствами.

Мы и сами приглашаем инвесторов: такой прецедент создан в проекте Балтийской атомной электростанции, где частные, в том числе иностранные, инвесторы могут профинансировать до половины проекта и, соответственно, получить 49% акций в этом предприятии.

Естественно, что мы продолжим оказывать государственную поддержку российским предприятиям, работающим на международном рынке.

Речь идет, в том числе, и о предоставлении целевых экспортных кредитов (такая практика у нас уже работает), а также об увеличении капитала компаний, что позволит улучшить их позиции при проведении международных тендеров. Это, конечно, важно, так как наши предложения должны быть привлекательны и с точки зрения технологий, и по финансовым условиям.

Как я уже сказал, у нас работы идут сейчас на целом ряде объектов. И я предлагаю послушать руководителей этих предприятий о состоянии дел.

Вот, запуск четвертого энергоблока Калининской атомной электростанции обеспечит дополнительно 423 рабочих места для персонала атомной станции, обеспечит увеличение налоговых поступлений от Калининской АЭС в бюджет Тверской области на сумму около одного млрд рублей сразу, даст дополнительную выработку электроэнергии в объеме не менее 6,5 млрд киловатт в час в год.

Давайте послушаем, как там идет работа. Я попрошу Леонида Ивановича Мартыновченко, директора Калининской станции, рассказать, какова ситуация на предприятии сегодня. Пожалуйста, Леонид Иванович, слушаем Вас.

Л.И.Мартыновченко: Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые участники совещания. Докладывает директор Калининской атомной электростанции Мартыновченко. Рядом со мной начальник стройки Круз Игорь Владимирович.

В.В.Путин: Добрый день.

Л.И.Мартыновченко: Владимир Владимирович, на действующей части у нас все три блока в работе, без замечаний. С момента Вашего посещения год назад произошли существенные изменения, и четвертый энергоблок приобрел реальные очертания.

По реакторному отделению - возведена защитная оболочка, по машинному залу - смонтирован и сооружен машинный зал. Освоено 21,31 млрд рублей.

Сегодня оборудованием для монтажных работ стройка обеспечена в полном объеме. Мы нагрузили нашу промышленность. С начала сооружения блока размещено заказов на общую сумму 28 млрд рублей. Заказами обеспечены более сотни российских предприятий, основные я назову: «Силовые машины», Подольский машиностроительный завод, Белгородский завод энергетического машиностроения. Они загружены нашими заказами.

В 2010 году нам предстоит освоить 21 млрд рублей. Финансирование обеспечивается своевременно и в полном, необходимом объеме. Что сделано в этом году на энергоблоке? Корпус реактора и первый парогенератор, один из четырех. Готовимся к постановке следующего. 25 марта по графику начинается сварка главного циркуляционного трубопровода.

На этот год у нас такие узловые точки - в августе будет подано напряжение на собственные нужды. Пуск блока - согласно графику - в 2011 году.

Вы уже сказали, что налоговые поступления в Тверскую область увеличатся почти на миллиард рублей. Сейчас эта цифра - около полутора миллиардов рублей.

Снова приглашаю Вас, Владимир Владимирович, на Калининскую станцию, на энергопуск. Я думаю, что это значимое событие не только для области, но и для всей страны. Я закончил. Спасибо.

В.В.Путин: Спасибо большое. На четвертом блоке Калининской атомной электростанции работы, так же как и здесь, в Ростове, на Ростовской АЭС, были приостановлены в 1991 году. В 2007 году мы начали эту работу снова, возобновили ее. И пуск по графику ввода генерирующих мощностей АЭС вы должны осуществить в четвертом квартале 2011 года или в первом квартале 2012 года. Как Вы сами оцениваете, это реалистичные сроки, Леонид Иванович?

Л.И.Мартыновченко: У нас есть все для того, чтобы пустить блок в 2011 году. И четвертый квартал, эта цифра - абсолютно понятна.

В.В.Путин: Хорошо. Я тоже заеду к вам обязательно. Обязательно посмотрю. Спасибо. Это у нас справа картинка о том, что происходит на станции в режиме «реального времени», да, я так понимаю?

Л.И.Мартыновченко: Да, это сейчас с той камеры, которая есть на блоке.

В.В.Путин: Хорошо. Спасибо. Успехов вам.

Давайте посмотрим теперь, как обстоят дела на Нововоронежской атомной электростанции-2. Там у нас директор станции - Петров Сергей Владимирович. Сергей Владимирович, слушаем Вас, пожалуйста.

С.В.Петров: Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые участники совещания!

О ходе сооружения головных блоков проекта АЭС-2006 мощностью 1200 МВт докладывает директор строящейся Нововоронежской АЭС-2 Петров Сергей Владимирович.

В течение 2009 года закончено сооружение подземной части реактора первого энергоблока. В фундаментную плиту, стены и перекрытия, уложено более 27 тысяч куб. метров бетона.

На сегодняшний день на здании реактора блока №1 ведется сооружение защитной оболочки с нулевой отметки до отметки плюс 6,5 метров.

На блоке №2 завершено бетонирование фундаментных плит здания реактора и вспомогательного реакторного здания, ведется подготовка к монтажу металлоконструкций каркаса здания турбины.

Закончено строительство более 15 километров подъездных автомобильных дорог.

Численность строительного персонала на площадке доведена до четырех тысяч человек. Работает более 200 машиномеханизмов.

Заказы на изготовление основного оборудования размещены. Корпус реактора - на «Ижорских заводах», срок поставки - август 2010 года. Парогенераторы - «ЗиО Подольск», поставка в ноябре. Главные циркуляционные насосы - ОАО «ЦКБМ», поставка в ноябре. Турбина и генератор - «Силовые машины», поставка в ноябре 2010 года.

Программа 2010 года утверждена в объеме 33,5 млрд рублей. Финансирование осуществляется своевременно и в полном объеме.

К концу 2010 года на первом энергоблоке планируется закончить сооружение защитной оболочки до отметки плюс 38 метров, что создаст возможность монтажа полярного крана. На здании турбины ведется монтаж металлоконструкции каркаса с тем, чтобы к концу 2010 обеспечить готовность к монтажу основного оборудования.

Доклад закончен.

В.В.Путин: Сергей Владимирович, спасибо. Я желаю вам успехов, у вас ввод планируется, соответственно, в 2013-2015 годах. Надо внимательно следить за поставщиками оборудования, быть с ними в рабочем контакте. Очень рассчитываю на то, что здесь тоже не будет сбоев.

Если будут какие-то проблемы, какие-то вопросы, связанные с реализацией планов по поставкам технологического оборудования, я прошу Вас своевременно нас об этом информировать с тем, чтобы руководство компании знало, и руководство Правительства было в курсе. Будем соответствующим образом реагировать на это, если понадобится. Если потребуется, окажем и вам, и вашим подрядчикам соответствующую поддержку и помощь.

С.В.Петров: Владимир Владимирович, спасибо за добрые слова.

В.В.Путин: Успехов! Теперь послушаем Ленинградскую АЭС-2. Пожалуйста, Лебедев Олег Валерьевич, директор.

О.В.Лебедев: Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые участники совещания, докладывает директор строящейся Ленинградской АЭС-2 Лебедев Олег Валерьевич.

Ключевые события 2009 года: в июле была получена лицензия на строительство второго энергоблока, в ноябре приступили к монтажу устройства локализации расплава активной зоны первого энергоблока. На строительстве задействовано восемь основных подрядных организаций, среднее количество работающих 2000 человек, в том числе рабочих на площадке - 1650. Работает 220 единиц техники.

На 2010 год оборудование с длительным циклом изготовления заказано полностью. Объем поставок в 2010 году составит - 5,4 млрд рублей. Финансирование на 2010 год осуществляется единовременно и в полном объеме. План освоения капитальных вложений составит 22,1 млрд рублей. Основными результатами текущего года являются - готовность здания реактора к монтажу кругового полярного крана и завершение строительства градирни №1 первого энергоблока, а также устройство фундаментной плиты здания реактора энергоблока №2.

Если говорить о перспективе, то начало монтажа корпуса реактора на первом энергоблоке запланировано на август 2011 года, ввод блока - осень 2013 года.

Доклад закончен.

В.В.Путин: Да, у меня тоже есть это в справке - осень 2013 года. На площадке в целом должно работать восемь тысяч человек. Это, я так понимаю, на пике. Вот Вы сейчас сказали...Сколько, две тысячи у вас работает? У меня по справке должно до восьми тысяч.

О.В.Лебедев: Да, две тысячи человек. К 2001-2012 годам у нас будет порядка восьми тысяч человек на площадке.

В.В.Путин: То есть, это все в графике по срокам и объемам текущей работы. Да?

О.В.Лебедев: Да. Абсолютно верно.

В.В.Путин: Хорошо. Спасибо большое.

Давайте поговорим о ситуации на Белоярской атомной электростанции и послушаем Носкова Юрия Викторовича, директора Белоярской станции.

Ю.В.Носков: Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые участники совещания, докладывает директор строящейся Белоярской АЭС-2 Носков Юрий Викторович.

Докладываю о ходе сооружения энергоблока с реактором БН-800.

В 2009 году главный корпус энергоблока был сооружен до отметки плюс 12 метров, шахта реактора до отметки плюс 16 метров. Была обеспечена технологическая готовность шахты реактора под монтаж корпуса реактора и введен первый этап физической защиты.

В настоящее время на сооружении энергоблока задействовано 2600 человек строительного персонала. Строительная техника обеспечена полностью. Более чем на 40 предприятиях страны размещены заказы на изготовление оборудования, основные из которых - на заводах «ЗиО Подольск», «Силовые машины», «Балтийский завод», заводах «Электросила», «Уралхиммаш», «СвердНИИхиммаш».

В 2010 году основным ключевым событием станет окончание монтажа корпуса реактора в шахте. В феврале месяце была осуществлена транспортировка и начат монтаж блока днищ корпуса реактора. Финансирование 2010 года составляет 14,5 млрд рублей. Финансирование проекта сооружения энергоблока БН-800 ведется своевременно и в необходимом объеме.

В дальнейшем планируем: в 2011 году - закрытие контура главного корпуса, сооружение купола центрального зала и монтаж внутрикорпусных устройств, в 2012 году - окончание строительно-монтажных работ и начало пуско-наладочных работ, в 2013 году - заполнение системы первых, вторых контуров реактора натрием, и в 2014 году - пуск, освоение мощностей и ввод энергоблока в эксплуатацию.

Доклад закончил.

В.В.Путин: Юрий Викторович, спасибо большое.

Белоярская АЭС обеспечит 880 рабочих мест для персонала атомной электростанции и выработку электроэнергии в объеме 6,16 млрд киловатт/час в год. Это очень важный вклад в общую энергосистему страны.

Но я бы хотел отметить - энергетики знают хорошо, - что Белоярская атомная электростанция - это особая станция, здесь эксплуатируется единственный в мире мощный энергоблок с реактором на быстрых нейтронах (БН-600). Следующий блок, о котором сейчас докладывал директор, должен быть введен в эксплуатацию в 2014 году. Это будет БН-800.

Я прошу руководство Росатома держать эту работу под особым контролем.

Козлов Анатолий Анатольевич, пожалуйста. Балтийская атомная электростанция.

А.А.Козлов: Уважаемые участники совещания, докладывает директор строящейся Балтийской станции Козлов Анатолий Анатольевич.

25 февраля 2010 года в Неманском районе Калининградской области началось строительство Балтийской атомной станции. Количество работающих на площадке строительства к концу 2010 года составит порядка 400 человек. В течение 2010 года планируется выполнить: устройство автодорог и железнодорожных путей, устройство наружных и внутриплощадочных сетей электро-, тепло- и водоснабжения и инженерных сетей стройбазы, начать разработку котлована под основные здания и сооружения энергоблока №1.

Объем финансирования на 2010 год составит 3 млрд 620 млн рублей. Начало укладки бетона - февраль 2011 года. Планируемый пуск первого энергоблока станции - 2016 год, второго блока - 2018 год. С вводом в действие энергоблока Балтийской атомной станции будет полностью решена проблема энергодефицита Калининградской области, а также будет создан экспортный потенциал электроэнергии в объеме один гигаватт (ГВт) установленной мощности.

Доклад закончен.

В.В.Путин: Большое спасибо. Мы все очень хорошо знаем об энергетических проблемах Калининградской области. Сейчас не будем говорить обо всем комплексе, все связано и с газо-, и с электроснабжением. Там, действительно, еще много вопросов, которые подлежат решению. И все эти вопросы находятся в поле нашего зрения. В этой связи значение атомной электростанции очень важно и для Калининградской области, и для наших соседей, и для региона в целом.

Я исхожу из того, что обозначенные в планах сроки будут, безусловно, исполнены. И запланированные вводы будут осуществлены именно в 2016 году, второй блок - в 2018 году.

Вы сказали об общем объеме финансирования на этот год - три с лишним млрд, три с половиной, чуть больше. Хочу Вас спросить, как идет финансирование?

А.А.Козлов: Финансирование идет согласно графику.

В.В.Путин: То есть сбоев здесь никаких?

А.А.Козлов: У нас нет проблем.

В.В.Путин: Хорошо. Успехов вам! Спасибо большое.

* * *

Председатель Правительства России В.В.Путин на борту самолета перед отлетом провел рабочую встречу с губернатором Ростовской области В.Ф.Чубом.