О ходе исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Республики Тыва, проведённого по поручению Президента Российской Федерации заместителем Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Дмитрием Козаком в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 20 апреля 2021 года

Поручение, данное Главе Республики Тыва по обращению Молодкиной Олеси Викторовны из города Кызыла Республики Тыва, предусматривает принятие мер по строительству и вводу в эксплуатацию нового здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 14 города Кызыла Республики Тыва».

Временно исполняющий обязанности Главы Республики Тыва Орлан Сарыглар доложил о том, что в рамках реализации мероприятий по содействию созданию новых мест в общеобразовательных организациях Министерством просвещения России согласован вопрос об определении в качестве приоритетного объекта строительства образовательной школы на 825 мест в г. Кызыле по ул. Бай-Хаакская взамен аварийного здания школы № 14 г. Кызыла. В настоящее время отставания от графика не наблюдается, строительство объекта планируется завершить в установленные сроки до 31 декабря 2023 года. По состоянию на 11 сентября 2023 года строительная готовность объекта составляет 84%, на объекте работают 72 рабочих, 8 единиц техники. Выполняются работы по устройству систем вентиляции, канализации, по внутренней и наружной отделке, установке лифтов блока А, монтажу подвесного потолка 2 и 3 этажа коридора, установке светильников блока Б, выполнению чистовых отделочных работ 3 этажа, установке электрических и слаботочных сетей блока В, монтажу оконных откосов блока Г. Ведутся работы по благоустройству территории (выполнено устройство отмостки на 85%, укладка брусчатки на 80%, установка дорожных бордюров на 50%, наружного освещения).