О некоторых вопросах реконструкции и строительства объектов Государственного музея изобразительных искусств имени А.С.Пушкина

Постановление от 30 января 2017 года №99. Решения приняты в контексте ведущейся в настоящее время реконструкции Государственного музея изобразительных искусств имени А.С.Пушкина и в соответствии с Концепцией развития музея.

Справка

Документ

Постановление от 30 января 2017 года №99

Внесено Минкультуры России.

Постановлением Правительства от 9 декабря 2013 года №1138 предусмотрено финансирование за счёт средств федерального бюджета проектирования, реконструкции, реставрации, технического перевооружения и  строительства новых объектов имущественного комплекса Государственного музея изобразительных искусств имени А.С.Пушкина с завершением работ в 2020 году (далее соответственно – музей, постановление №1138).

Подписанным постановлением в постановление №1138 внесены изменения. Уточняются перечень и мощность объектов музея, их сметная и предельная стоимость, сроки ввода объектов в эксплуатацию.

В частности, площадь главного здания музея (ул. Волхонка, д. 12) планируется увеличить до 25 998 кв. м (ранее предусматривалось 17 377 кв. м) и ввести здание в эксплуатацию в 2023 году. Строительство инженерных сетей планируется завершить в 2022 году (ранее предусмотренный срок – 2020 год).

Депозитарно-реставрационный центр (Малый Знаменский переулок, д. 8, стр. 9, Колымажный переулок, д. 4, стр. 2) планируется ввести в эксплуатацию в 2020 году (ранее предусмотренный срок – 2019 год).

Завершение работ по реконструкции и строительству всех объектов имущественного комплекса музея запланировано в 2023 году.

Увеличение сроков выполнения работ обусловлено необходимостью соблюдения этапов реализации проекта согласно Концепции развития музея и целесообразностью перемещения музейных фондов из главного здания музея в новые и реконструируемые объекты только после их ввода в эксплуатацию.