О ходе принятия мер по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Чувашской Республики, проведённого по поручению Президента Российской Федерации начальником Управления Президента Российской Федерации по государственным наградам Владимиром Осиповым в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 27 ноября 2018 года

Поручение, данное Главе Чувашской Республики по обращению Исмунц Натальи Вячеславовны из города Чебоксары Чувашской Республики, предусматривало совместное с Министерством просвещения Российской Федерации принятие мер по разработке и представлению графика проведения работ и их финансирования по строительству общеобразовательной школы в микрорайоне «Садовый» города Чебоксары.

В связи с разработкой и представлением графика проведения работ и их финансирования по строительству, начиная с 30 декабря 2020 года, общеобразовательной школы в микрорайоне «Садовый» города Чебоксары поручение было снято с контроля. Принятие мер по завершению строительства указанного объекта осуществляется в рабочем порядке.

Глава Чувашской Республики Олег Николаев доложил о том, что в связи с неисполнением подрядной организацией обязательств по государственному контракту, заключённому 19 августа 2020 года на строительство школы, 12 мая 2021 года заключён контракт на строительство объекта с новой подрядной организацией. В ходе строительства выявлены новые виды работ, не предусмотренные проектно-сметной документацией. В связи с существенным увеличением в 2021 году цен на строительные материалы возникла дополнительная потребность в финансировании строительства объекта. На данное увеличение получено положительное заключение государственной экспертизы от 23 мая 2022 года. На сегодняшний день объём выполненных строительно-монтажных работ на данном объекте составляет 48%.