О ходе исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Ленинградской области, проведённого по поручению Президента Российской Федерации первым заместителем Руководителя Администрации Президента Российской Федерации в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 18 июня 2015 года

Поручение, данное 18 июня 2015 года Губернатору Ленинградской области первым заместителем Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Вячеславом Володиным по обращению Силиной Елены Александровны из деревни Тарасово Тосненского района Ленинградской области, предусматривает принятие мер по разработке и представлению графика выполнения работ и их финансирования по газификации и обеспечению нормативным горячим водоснабжением жилых домов в деревне Тарасово Тосненского района.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко доложил о том, что в целях исполнения поручения о газификации жилых домов в деревне Тарасово Тосненского района требуется выполнить строительство двух объектов: «Газопровод межпоселковый деревня Строение – деревня Усадище – деревня Тарасово – деревня Мельница – деревня Андрианово Тосненского района» и «Распределительный газопровод в деревне Тарасово Тосненского района». Указанные объекты включены в Программу развития газоснабжения и газификации Ленинградской области на период с 2021 по 2025 годы. Строительство межпоселкового газопровода начато в рамках договора генерального подряда от 8 июля 2020 года, однако решением Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области заключенный договор был признан недействительным. Решение вступило в законную силу 9 апреля 2021 года, строительно-монтажные работы приостановлены, договор расторгнут. По объекту выполнена актуализация сметной стоимости для дальнейшего проведения конкурентных процедур по выбору генеральной подрядной организации с заключением нового договора, в марте 2023 года. Завершение строительства газопровода запланировано в 2024 году. Формирование графиков проведения строительно-монтажных работ и их финансирования возможно только по итогам заключения нового договора на выполнение оставшегося объема строительных работ. По распределительному газопроводу выполняется разработка проектной документации, завершение работ предусмотрено в сентябре 2023 года. Формирование графика работ по строительству распределительного газопровода возможно после завершения проектирования и заключения контракта на выполнение строительно-монтажных работ.