О ходе принятия мер по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жителя Приморского края, проведённого по поручению Президента Российской Федерации начальником Референтуры Президента Российской Федерации в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 6 марта 2018 года

Поручение, данное Министру Российской Федерации по развитию Дальнего Востока 6 марта 2018 года начальником Референтуры Президента Российской Федерации Дмитрием Калимулиным по обращению Шопина Артёма Валерьевича из города Артём Приморского края, предусматривало совместно с администрацией Приморского края и Министерством транспорта Российской Федерации принятие мер по разработке и представлению графика проведения работ и их финансирования по реконструкции мостовых переходов автомобильной дороги Артём – Находка – порт Восточный в Приморском крае, обеспечив проезжее состояние дороги до завершения работ и безопасность дорожного движения.

В связи с разработкой и представлением графика проведения работ и их финансирования по реконструкции мостовых переходов автомобильной дороги Артём – Находка – порт Восточный в Приморском крае, поручение было снято с контроля. Принятие мер по выполнению работ по реконструкции указанных объектов осуществляется в рабочем порядке.

Заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Василий Нагибин доложил о том, что в соответствии с разработанным планом-графиком проведения работ по строительству и реконструкции 22 мостовых переходов автомобильной дороги Артем — Находка — порт Восточный выполнены следующие работы: введен в эксплуатацию после реконструкции 1 мостовой переход; завершено строительство 1 мостового перехода (получение разрешение на ввод объекта в эксплуатацию — I квартал 2021 года); продолжаются строительно-монтажные работы по реконструкции 3 мостовых переходов (срок завершения работ в 2021 и 2022 годах); получены положительные заключения государственной экспертизы на проектно-сметную документацию реконструкции 8 мостовых переходов; ведется подготовка аукционной документации для проведения государственных закупок на выполнение подрядных работ по реконструкции 5 мостов (планируемый срок заключения контрактов — декабрь 2020 года); продолжаются работы по разработке проектно-сметной документации на реконструкцию 7 мостовых переходов, а также работы по подготовке обоснования инвестиций в объект капитального строительства по 2 объектам.