О ходе исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Новосибирской области, проведённого по поручению Президента Российской Федерации советником Президента Российской Федерации Александрой Левицкой в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 20 мая 2021 года

Поручение, данное Губернатору Новосибирской области по обращению Кочетковой Натальи Михайловны из села Красноглинное Новосибирского района Новосибирской области, предусматривает принятие мер по строительству и вводу в эксплуатацию фельдшерско–акушерского пункта в селе Красноглинное Новосибирского района, обеспечив реализацию права населения села Красноглинное на охрану здоровья и медицинскую помощь до завершения работ.

Исполняющий обязанности Губернатора Новосибирской области Владимир Знатков доложил о том, что 28 мая 2021 года заключён государственный контракт на выполнение работ по разработке проектной, рабочей и сметной документации с применением экономически эффективной проектной документации повторного использования, 30 августа 2021 года получено заключение государственного бюджетного учреждения Новосибирской области «Государственная вневедомственная экспертиза Новосибирской области». Электронный аукцион по определению подрядной организации на выполнение работ по строительству объекта (далее — электронный аукцион) проведен 9 сентября 2021 года, по результатам которого принято решение о несоответствии участника требованиям, установленным документацией о таком аукционе, аукцион признан не состоявшимся. 7 октября 2021 года повторно проведен электронный аукцион, 1 ноября 2021 года заключён государственный контракт на выполнение подрядных работ по строительству объекта. В настоящее время на объекте осуществлен монтаж наружных сетей водоснабжения и водоотведения, устройство фундаментного основания. Осуществляется монтаж модульной конструкции объекта. Завершение строительно–монтажных работ на объекте запланировано до конца декабря года. Во II квартале 2022 года запланированы работы по благоустройству прилегающей территории, ввод объекта в эксплуатацию – в срок до 1 июля 2022 года.