Исполнено поручение (снято с контроля), данное по результатам личного приёма жительницы Ямало-Ненецкого автономного округа в режиме видео-конференц-связи, проведённого по поручению Президента Российской Федерации помощником Президента Российской Федерации в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в городе Москве 12 апреля 2016 года

На основании доклада первого заместителя Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Алексея Ситникова, а также соответствующей проверки признано исполненным поручение, данное 12 апреля 2016 года помощником Президента Российской Федерации Игорем Щёголевым по обращению Боровиковой Лилии Романовны из города Тарко-Сале Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного округа снято с контроля принятие мер по разработке и представлению графика проведения работ и их финансирования по строительству автомобильного мостового перехода через реку Пур между посёлками Уренгой и Коротчаево в Пуровском районе, обеспечив бесплатный проезд по переправе через реку Пур до завершения строительных работ.

Первый заместитель Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Алексей Ситников доложил о том, что в 2016 году разработана проектная документация на строительство мостового перехода через р. Пур на автомобильной дороге Коротчаево — Уренгой. Получено положительное заключение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий, проектной и сметной документации. Основные технические характеристики мостового перехода: — протяженность участка строительства составляет — 2 716,22 м, в том числе длина моста 1 023,10 м и 1 693,12 м — протяженность подходов; — количество опор — 11 шт.; — габариты проезда — Юм; — категория автомобильной дороги – III. Распоряжением Правительства автономного округа от 18 декабря 2018 года № 869-РП принято решение о заключении концессионного соглашения о финансировании, создании, эксплуатации участка автомобильной дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения автономного округа Коротчаево — Красноселькуп, в том числе моста через р. Пур, между автономным округом и ООО «Региональная инфраструктурная компания». Концессионное соглашение заключено 21 декабря 2018 года. В настоящее время на объекте ведутся строительно-монтажные работы. По состоянию на 12 марта 2020 года: завершены работы по устройству 10 опор из 11, оставшаяся опора готова на 90%, произведен монтаж 2 942,9 т (52,4%) металлоконструкций пролетного строения, выполнено 4 этапа надвижки пролетного строения (388,5 м) — 48,1%, отсыпано 340 875 м3 (95,5%) земляного полотна автодорожных подходов. Работы ведутся согласно графику строительства. Срок окончанияработ — 1 квартал 2021 года.

На этом основании контроль за принятием мер – вводе объекта в эксплуатацию осуществляется в рабочем порядке с предоставлением информации до 31 марта 2021 года.