Продлён контроль исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Республика Калмыкия, проведённого по поручению Президента Российской Федерации первым заместителем Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергеем Кириенко в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 16 октября 2019 года

Поручение, данное Главе Республики Калмыкия по обращению Манджиевой Виктории Викторовны из села Садовое Сарпинского района Республика Калмыкия, предусматривает принятие мер по разработке и представлению плана мероприятий по выполнению работ и их финансированию по обеспечению водоснабжением поселений Республики Калмыкия, в том числе централизованным водоснабжением жилых домов в селе Садовом Сарпинского района.

Глава Республики Калмыкия Бату Хасиков доложил о том, что водоснабжение Сарпинского района основывается на подземных водах артезианских скважин, расположенных на территории муниципальных образований Сарпинского района. В целях обеспечения централизованным водоснабжением села Садовое Сарпинского района в 2018 году разработана проектно-сметная документация на строительство объекта водоснабжения за счет средств республиканского бюджета на общую сумму 69,5 млн. рублей. Строительство данного объекта в связи с дефицитом республиканского бюджета осуществляется поэтапно. С 2018 по 2020 годы произведено строительство Магистрального водовода протяжённостью 7,2 км, пробурено 2 скважины. Стоимость строительства составила 41,3 млн. рублей. Строительство данных объектов водоснабжения завершено в 2020 году. В 2021–2022 годах запланировано строительство водовода протяжённостью 4,16 км и двух водонапорных башен объёмом 160 м3 на предусмотренные из консолидированного бюджета Республики Калмыкия средства в размере 30,01 млн. рублей. На сегодняшний день проложено 3 км водовода. Строительство данного объекта водоснабжения будет завершено в апреле 2022 года.

На этом основании срок исполнения поручения продлён до 1 мая 2022 года.