О ходе исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Новосибирской области, проведённого по поручению Президента Российской Федерации помощником Президента Российской Федерации – начальником Государственно-правового управления Президента Российской Федерации Ларисой Брычевой в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 15 сентября 2016 года

Поручение, данное по обращению Безлепко Анастасии Владимировны из города Чулым Новосибирской области, предусматривает принятие мер по строительству и вводу в эксплуатацию стадиона в городе Чулыме.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников доложил о том, что по состоянию на 19 октября 2018 года на объекте завершены: планировка земельного участка, земляные работы, вынос инженерных сетей из зоны строительства, устройство многослойного основания футбольного поля, беговых дорожек, зон для размещения спортивных площадок, устройство фундаментов и монтаж легковозводимых трибун, асфальтирование беговых дорожек и зон для легкоатлетических дисциплин, спортивных площадок, закупка и монтаж искусственного покрытия футбольного поля, закупка и монтаж комплекта футбольных ворот, ограждение территории стадиона. В соответствии с Законом Новосибирской области от 12.12.2017 года № 234–03 «Об областном бюджете Новосибирской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» на 2018 год для строительства стадиона предусмотрены лимиты бюджетных ассигнований в размере 37078,7 тысяч рублей, в том числе 26545,5 тысяч рублей — средства областного бюджета Новосибирской области, 10533,2 тысяч рублей — средства местного бюджета Чулымского района Новосибирской области. В ходе строительства объекта потребовалось внесение ряда изменений (дополнений) в существующую проектно-сметную документацию, в том числе в части модернизации покрытия легкоатлетических дорожек для соответствия современным требованиям по спортивной подготовке, включения в проект работ по устройству наружного освещения, ливневой канализации, закупки блочномодульных помещений для организации бытовых условий занимающихся. В связи с корректировкой вышеуказанной проектно-сметной документации и завершением прохождения ее государственной экспертизы в осенне-зимний период 2018 года потребовалось выделение дополнительных финансовых средств, а реализация мероприятий на объекте перенесена на 2019 год. Проектом Закона Новосибирской области «Об областном бюджете Новосибирской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» на 2019 год предусмотрены лимиты бюджетных ассигнований в объеме 22531,1 тысяч рублей для обеспечения завершения строительства стадиона и ввода его в эксплуатацию в срок до 1 сентября 2019 года.