О ходе исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Пермского края, проведённого по поручению Президента Российской Федерации заместителем Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Дмитрием Козаком в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 21 апреля 2023 года

Поручение, данное Губернатору Пермского края по обращению Трясцыной Елизаветы Рашитовны из посёлка городского типа Сарс Октябрьского района Пермского края, предусматривает принятие мер по капитальному ремонту многоквартирного жилого дома 35 по Советской улице в посёлке городского типа Сарс Октябрьского района, обеспечив надлежащие условия проживания граждан до завершения работ.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин доложил о том, что многоквартирный дом № 35 включён в региональную Программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пермского края, на 2014–2044 годы (далее – Программа), в рамках которой были запланированы следующие виды работ: капитальный ремонт крыши в период 2015–2017 годов; комплексное обследование технического состояния дома в период 2018–2020 годов; ремонт внутридомовых инженерных систем (электро-, теплоснабжение, холодное, горячее водоснабжение, водоотведение), ремонт фасада, ремонт фундамента в период 2021–2023 годов. Работы по капитальному ремонту крыши выполнены, приемка состоялась 13 ноября 2015 года. Работы по комплексному обследованию технического состояния многоквартирного дома № 35 выполнены и приняты некоммерческой организацией «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае» (далее – региональный оператор) 25 апреля 2019 года. Во исполнение Программы заключены договоры на выполнение работ по капитальному ремонту систем горячего и холодного водоснабжения, электроснабжения, водоотведения от 11 сентября 2023 года и капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем теплоснабжения от 27 сентября 2023 года. В настоящее время работы по капитальному ремонту систем теплоснабжения, водоотведения, горячего и холодного водоснабжения выполнены на 95%. Работы по капитальному ремонту системы электроснабжения выполнены на 15%. Планируемый срок завершения вышеуказанных работ – до 25 декабря 2023 года. Для выполнения капитального ремонта фасада региональным оператором с подрядной организацией заключен договор от 29 августа 2023 года, работы выполнены на 100%, готовится пакет документов для заключения дополнительного соглашения и последующей приёмки. Региональным оператором в ноябре 2023 года был объявлен электронный аукцион по отбору подрядной организации на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту фундамента многоквартирного дома № 35. Ввиду отсутствия заявок аукцион признан несостоявшимся. На данный момент осуществляется поиск подрядчика для заключения прямого договора. Планируемый срок заключения договора – I квартал 2024 года.