О ходе исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Приморского края, проведённого по поручению Президента Российской Федерации заместителем Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Магомедсаламом Магомедовым в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 24 марта 2021 года

Поручение, данное Губернатору Приморского края по обращению Куценко Яны Валерьевны из города Партизанска Приморского края, предусматривает принятие мер по завершению реконструкции и вводу в эксплуатацию гребной базы «Олимпийская» в городе Партизанске.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко доложил о том, что на реконструкцию гребной базы «Олимпийская» в городе Партизанске за счет средств федерального и краевого бюджетов в 2020 году предусмотрены бюджетные ассигнования в том числе за счет средств федерального бюджета. В связи с выявленной необходимостью проведения дополнительных работ и произведенной корректировкой проектной документации 30 июня 2021 года подписано дополнительное соглашение № 6 к государственному контракту, в соответствии с которым сроки выполнения строительно-монтажных работ продлены до 31 октября 2021 года. 9 августа 2021 года получено положительное заключение государственной экспертизы откорректированной проектной документации по технической части, по сметной части — положительное заключение государственной экспертизы по всем разделам проектной документации получено 22 октября 2021 года. На завершение реконструкции объекта в 2021 году выделены дополнительные средства краевого бюджета. По состоянию на 26 октября 2021 года процент технической готовности объекта согласно фактически проведенным работам составляет 100%. В настоящее время осуществляются пусконаладочные работы и идет оформление разрешительной документации. Правительство Приморского края обеспечивает контроль за своевременным завершением строительства объекта в 2021 году.