Продлён контроль исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Пермского края, проведённого по поручению Президента Российской Федерации начальником Управления Президента Российской Федерации по внутренней политике Андреем Яриным в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 14 мая 2020 года

Поручение, данное Губернатору Пермского края по обращению Местяшовой Валентины Васильевны из города Перми Пермского края, предусматривает принятие мер по завершению капитального ремонта многоквартирного жилого дома 79 по улице Ленина в городе Перми, обеспечив надлежащие условия проживания граждан до завершения работ.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин доложил, что в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пермского края, на 2014 – 2044 годы, утвержденной постановлением Правительства Пермского края от 24 апреля 2014 г. № 288-п, в многоквартирном доме № 79 по улице Ленина города Перми (далее — многоквартирный дом) в период 2018 – 2020 годов запланирован капитальный ремонт крыши, фасада, фундамента; в период 2021 – 2023 годов запланирован капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем и подвальных помещений. Капитальный ремонт крыши, фасада, фундамента в многоквартирном доме осуществляет общество с ограниченной ответственностью «СтройРесурс» в рамках договора от 6 сентября 2019 г. № КР-500024/2019/ЭА, заключенного с некоммерческой организацией «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае» (далее — договор). Работы по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома выполнены и приняты. При выполнении работ по капитальному ремонту фасада многоквартирного дома, была выявлена необходимость проведения

дополнительных работ; выполнение которых возможно лишь после существенной доработки проектно-сметной Документации. С учетом вышеизложенного, а также в соответствии с условиями договора принято решение о расторжении договора в части выполнения работ по капитальному ремонту фасада, многоквартирного дома и о доработке проектно-сметной документации. После доработки проектно-сметной документации будет объявлен новый аукцион по отбору подрядной организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества собственников помещении в многоквартирном доме.

На этом основании срок исполнения поручения продлён до 20 ноября 2021 года.