О ходе исполнения пункта 6 перечня поручений, данных по итогам работы в Астраханской области мобильной приёмной Президента

Руководитель приёмной Президента Российской Федерации в Южном федеральном округе Раиса Найдёнова доложила о ходе исполнения пункта 6 перечня поручений, данных по итогам работы в Астраханской области 29 апреля 2015 года мобильной приёмной Президента Российской Федерации под руководством заместителя полномочного представителя Президента Российской Федерации в Южном федеральном округе Александра Мурзина.

Поручение, данное по обращению Закировой Райхан Жасталаповны из города Астрахани Астраханской области, предусматривает принятие мер по предоставлению жилого помещения как сироте.

В докладе сообщается, что в рамках государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» реализуются мероприятия по строительству 9-ти этажного 72-квартирного жилого дома в городе Нариманове. Заказчиком строительства был заключён государственный контракт с ООО МПФ «Скай» на выполнение строительно-монтажных работ, который не выполнен по вине подрядной организации из‑за нестабильной финансово-экономической ситуации. На сегодняшний день допущенные нарушения не устранены, заказчиком строительства подано исковое заявление в Арбитражный суд Астраханской области о расторжении заключенного контракта и применении штрафных санкций. В настоящее время готовность объекта – 57%: построена коробка здания, выполнены остекление оконных блоков, электромонтажные работы 4-х этажей, частично внутренние сети холодного и горячего водоснабжения, а также стяжка полов первого этажа, начаты работы по оштукатуриванию внутренних стен. Учитывая длительность процедур расторжения контракта, проведения электронного аукциона на завершение строительно-монтажных работ, получения технических заключений о соответствии построенного объекта проектной документации, разрешения на ввод жилого дома в эксплуатацию, оформления правоустанавливающих документов на дом и жилого помещения заявителю, представлено ходатайство о продлении срока исполнения поручения до 1 сентября 2018 года.