О ходе исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Нижегородской области, проведённого по поручению Президента Российской Федерации начальником Управления Президента Российской Федерации по обеспечению конституционных прав граждан Татьяной Локаткиной в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 9 февраля 2023 года

Поручение, данное Губернатору Нижегородской области по обращению Новиковой Татьяны Алексеевны из села Кирилловка Арзамасского района Нижегородской области, предусматривает принятие мер по строительству и вводу в эксплуатацию школы на 1500 мест по улице 1 Мая в городе Арзамасе, обеспечив надлежащие условия образования детей до завершения работ.

Исполняющий обязанности Губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев доложил о том, что строительство объекта «Школа на 1500 мест по ул. 1 Мая в г. Арзамас Нижегородской области» (далее – Объект) ведётся в рамках национального проекта «Образование» (региональный проект «Современная школа») в рамках государственной программы «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Нижегородской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения». Между Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Нижегородской области заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» (далее – Соглашение). В рамках Соглашения в 2023 году Нижегородской области на строительство данного объекта выделены средства федерального бюджета. Срок ввода объекта в эксплуатацию в соответствии с Соглашением – 31 декабря 2024 года. Администрацией городского округа г. Арзамас с подрядной организацией заключён муниципальный контракт единого цикла на выполнение инженерных изысканий и проектных работ, выполнение работ по строительству и поставке оборудования. В настоящее время выполнены в полном объёме инженерные изыскания и направлены в ГАУ НО «Управление госэкспертизы». Подрядной организацией начаты подготовительные работы по строительству объекта (выполнены работы по ограждению строительной площадки, вырубке зеленых насаждений). Выполнение основных строительно-монтажных работ планируется начать с 23 сентября 2023 года после разработки проектно-сметной документации в полном объеме и получения положительного заключения ГАУ НО «Управление госэкспертизы».