Продлён контроль исполнения поручений, данных по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы города Москвы, проведённого по поручению Президента Российской Федерации помощником Президента Российской Федерации – начальником Государственно-правового управления Президента Российской Федерации Ларисой Брычевой в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 17 ноября 2021 года

Поручения, данные Главе Республики Дагестан и Министру просвещения Российской Федерации по обращению Ахмедибировой Суайбат Алибековны из города Москвы, предусматривает совместное принятие мер по строительству и вводу в эксплуатацию школы в селе Сивух Хасавюртовского района Республики Дагестан.

Глава Республики Дагестан Сергей Меликов и Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов доложили о том, что строительство школы в селе Сивух, проектной мощностью 604 места, будет реализовано в рамках мероприятия государственной программы Российской Федерации «Развитие образования». Минпросвещения России заключило соответствующее межбюджетное соглашение с Правительством Республики Дагестан, предусматривающее обязательства региона по строительству рассматриваемого объекта с предельным сроком ввода в эксплуатацию до 31 декабря 2023 года. Заключен контракт с ООО «ТЕХСТРОИ» на выполнение проектно-изыскательных и строительно-монтажных работ. По проектно-сметной документации 21 ноября 2022 года получено положительное заключение государственной экспертизы, 28 ноября 2022 года выдано разрешение на строительство. В настоящее время выполнены строительно-монтажные работы по устройству гравийно-песчаной и бетонной подготовки под фундаменты зданий и сооружений. Строительная готовность объекта по состоянию на 14 декабря 2022 года составляет 3 процента.

На этом основании срок исполнения поручений продлён до 25 января 2024 года.