Продлён контроль исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Приморского края, проведённого по поручению Президента Российской Федерации заместителем Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Магомедсаламом Магомедовым в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 6 декабря 2018 года

Поручение, данное Губернатору Приморского края по обращению Грицаковой Марины Альбертовны из села Рощино Красноармейского района Приморского края, предусматривает принятие мер по завершению строительства и вводу в эксплуатацию школы в селе Рощино Красноармейского района, обеспечив надлежащие условия образования детей до завершения работ.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко доложил о том, что в связи с удорожанием строительных материалов и корректировкой проектно-сметной документации в части использования импортозамещения оборудования в июне 2023 года получено положительное заключение государственной экспертизы. Средства консолидированного бюджета Приморского края предусмотрены в полном объёме. На объекте выполнены работы по устройству вентилируемого фасада здания, кровли, крылец, инженерных сетей. Установлены оконные конструкции. Выполняется монтаж сантехнического оборудования, установка дверных блоков, отделка внутренних помещений. Подготовлена территория под благоустройство земельного участка школы. Производится устройство резинобитумного покрытия на спортивных площадках. По состоянию на 30 августа 2023 года техническая готовность составляет 88%. Срок окончания строительно-монтажных работ – 30 ноября 2023 года. Ввод объекта в эксплуатацию планируется до 31 декабря 2023 года.

На этом основании срок исполнения поручения продлён до 18 января 2024 года.