Продлён контроль исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Чукотского автономного округа, проведённого по поручению Президента Российской Федерации начальником Управления Президента Российской Федерации по вопросам государственной службы и кадров Антоном Федоровым в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 19 апреля 2019 года

Поручение, данное по обращению Шемраевой Виктории Вадимовны из села Рыркайпий Иультинского района Чукотского автономного округа, предусматривает принятие мер по содействию в строительстве детской площадки в селе Рыркайпий Иультинского района.

Губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин доложил о том, что национальное село Рыркайпий расположено на побережье Северного Ледовитого океана, за Северным полярным крутом в зоне вечной мерзлоты. Расстояние до административного центра (п. Эгвекинот) составляет: 284 км -

воздушным транспортом, 354 км — наземным. Численность населения – 533 человека. Для оборудования детской площадки был закуплен детский игровой комплекс «Форт», доставленный в Рыркайпий по автозимнику. Исполнителем работ по планировке территории и дальнейшему монтажу игрового комплекса является старательская артель «Полярная». Определено место установки, в летний период 2019 года планировалось проведение работ по его монтажу. Но в связи с неблагоприятными погодно-климатическими условиями (позднее таяние снега, обильные осадки — проливные дожди), обусловленными в том числе и расположением села (в Арктической зоне), произошло проседание грунта. Поэтому потребовалось изменение технического решения по установке площадки (применение тяжелой техники — буровой установки, бульдозера). В связи с отсутствием дороги от места базирования а/с «Полярная» до села Рыркайпий требующуюся технику планировалось доставить морским путем на самоходном плашкоуте, однако в августе благоприятные погодные условия для этого отсутствовали. В настоящее время прорабатывается вопрос о возможности проезда техники своим ходом наземным способом. По прибытии техники в село незамедлительно начнется работа по установке игрового комплекса. Прогнозируемый срок завершения работ — третья декада сентября. Информация об установке площадки будет направлена дополнительно.

На этом основании контроль исполнения поручения продлён до 10 октября 2019 года.