Продолжен контроль исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жителя Магаданской области, проведённого по поручению Президента Российской Федерации начальником Управления Президента Российской Федерации по обеспечению конституционных прав граждан Татьяной Локаткиной в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 6 декабря 2022 года

Поручение, данное Губернатору Магаданской области по обращению Ступака Александра Александровича из города Магадана Магаданской области, предусматривает принятие мер по капитальному ремонту улично-дорожной сети в посёлке городского типа Ягодное Ягоднинского района, обеспечив проезжее состояние дорог до завершения работ и безопасность дорожного движения.

Исполняющий обязанности Губернатора Магаданской области Юрий Бодяев доложил о том, что на основании муниципального контракта до начала работ выполняется разработка проектной и рабочей документации. В настоящее время разработка проектно-сметной документации выполнена, получено положительное заключение экспертизы от 2 мая 2023 года. В рамках муниципальной программы «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Ягоднинского городского округа» проводятся подготовительные работы по объекту «Капитальный ремонт улично-дорожной сети посёлка Ягодное» (ул. Металлистов, ул. Спортивная, ул. Ленина и ул. Строителей), объект является переходящим на 2024 год, протяжённость улично-дорожной сети – 2,9 км, источник финансирования бюджет муниципального образования «Ягоднинского городского округа». По предоставленным данным подрядчика на текущий момент производится заготовка и доставка строительных материалов, заготовлена щебёночно-песчаная смесь, осуществляется доставка дорожного битума, геотекстиля, габионных сетчатых изделий, арматуры и других строительных материалов. Согласно ведомости объёмов работ на 2024 год запланированы разбивочные работы, разборка существующих сооружений, вырубка древесно-кустарниковой растительности, демонтаж водопропускных лотков, частичная разборка существующей дорожной одежды, переустройство сетей связи, переустройство инженерных коммуникаций, в последующие годы запланированы земляные работы, устройство асфальтобетонного покрытия тротуаров и проезжей части, строительство линии наружного освещения. Предварительный срок завершения работ 31 октября 2027 года.

На этом основании контроль исполнения поручения продолжен в соответствии с ранее установленным сроком до 15 января 2025 года.