О ходе исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жителя Свердловской области, проведённого по поручению Президента Российской Федерации начальником Управления Президента Российской Федерации по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Владимиром Черновым в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 9 октября 2013 года

Поручение, данное по обращению Савина Анатолия Леонидовича из города Кушва Свердловской области, предусматривает принятие мер по разработке и представлению графика проведения работ и их финансирования по строительству крытого ледового катка с искусственным льдом в городе Кушва.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев доложил, что в рамках муниципальной целевой программы «Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта в Кушвинском городском округе на 2010 – 2015 годы» предусмотрена реализация мероприятия «Строительство крытого корта с искусственным льдом в Кушвинском городском округе» в 2015 году.

В настоящее время разработана проектно-сметная документация по объекту «Крытый ледовый корт с искусственным льдом в Кушвинском городском округе». Ориентировочная продолжительность строительства – 13 месяцев. Передача вышеуказанной документации для проведения государственной экспертизы запланирована на январь 2014 года. Получение положительного заключения государственной экспертизы и заключения о достоверности определения сметной стоимости инвестиционных проектов планируется в апреле 2014 года. На основании указанных документов министерством экономики Свердловской области в мае 2014 года будет выдано заключение об эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения. После оформления необходимой документации и получения вышеуказанных заключений будет решён вопрос об объёме финансирования строительства крытого ледового корта с искусственным льдом в городе Кушва.