О ходе исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Томской области, проведённого по поручению Президента Российской Федерации советником Президента Российской Федерации Сергеем Григоровым в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 4 февраля 2014 года

Поручение, данное по обращению Урманчеевой Налии Рамазановны из города Томска Томской области, предусматривает принятие мер по газификации жилых домов в селе Тимирязевское города Томска.

Исполняющий обязанности заместителя губернатора Томской области по промышленной политике Николай Глебович доложил, что строительство объекта «Газоснабжение с. Тимирязево (в том числе мкр. Юбилейный) МО «Город Томск» планируется завершить до 20 декабря 2015 года. По состоянию на 1 октября 2015 года строительно-монтажные работы на объекте выполнены на 65 процентов. Срыв сроков строительства связан со стеснёнными условиями прокладки сетей газоснабжения, а именно прокладка сетей запроектирована с пересечением земельных участков, предоставленных юридическим и физическим лицам, а также с пересечением и параллельной прокладкой существующих инженерных сетей, не отражённых в проектной документации. В связи с этим 50 процентов строительства осуществляется по новой трассе. После завершения строительно-монтажных работ будет выполнена исполнительная съёмка газопровода с целью получения информации о количестве обременений по земельным участкам. После определения количества обременений будут выполнены мероприятия по корректировке проектно-сметной документации и земельного участка, отведённого под строительство газопровода, сдача объекта в главную инспекцию государственного строительного надзора Томской области, регистрация объекта в муниципальную собственность и передача в эксплуатирующую организацию. Фактическая возможность пуска газа появится только после корректировки проектно-сметной документации и получения положительного заключения государственного строительного надзора, ориентировочно – 1 октября 2016 года.