О ходе исполнения пункта 2 перечня поручений, данных по итогам работы в Ставропольском крае мобильной приёмной Президента

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров доложил о ходе исполнения пункта 2 перечня поручений, данных по итогам работы в Ставропольском крае 15 мая 2014 года мобильной приёмной Президента Российской Федерации под руководством советника Президента Российской Федерации Антона Устинова.

Поручение Президента Российской Федерации, данное по обращению Звягинцева Александра Фёдоровича из хутора Ташла Шпаковского района Ставропольского края, предусматривает принятие мер по обеспечению завершения газификации улицы Центральной в хуторе Ташла Шпаковского района.

В докладе сообщается, что строительство объекта запланировано тремя очередями. Строительство первой очереди объекта (0,975 км) завершено в январе 2014 года. Кроме того, разработана проектно-сметная документация на строительство второй очереди объекта (1,8 км), которая проходит государственную экспертизу. Объект включён в заявку Ставропольского края на участие в отборе государственных программ субъектов Российской Федерации, направленных на устойчивое развитие сельских территорий в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 годы и на период до 2020 года» на 2015 год. В настоящее время ведётся подготовка к разработке проектно-сметной документации на строительство третьей очереди объекта (4,5 км). Ожидаемый срок ввода в эксплуатацию второй и третьей очередей объекта – декабрь 2015 года.