Продлён контроль исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Самарской области, проведённого по поручению Президента Российской Федерации начальником Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам Сергеем Новиковым в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 10 сентября 2020 года

Поручение, данное Губернатору Самарской области по обращению Черемисиной Дарьи Сергеевны из села Ягодное Ставропольского района Самарской области, предусматривает принятие мер по строительству и вводу в эксплуатацию детского сада в селе Ягодное Ставропольского района.

Исполняющий обязанности Губернатора Самарской области Виктор Кудряшов доложил о том, что строительная готовность объекта составила 97%: завершены работы по наружной и внутренней отделке, по устройству внутренних инженерных сетей, работы по монтажу лифтового и вентиляционного оборудования, по поставке и установке технологического оборудования и мебели. Ведётся работа по посадке кустарника и посеву газона, работа по выполнению технических условий для присоединения сетей электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, сетей связи, обеспечению газоснабжения. Причины отставания от графика выполнения строительно-монтажных работ и, как следствие, задержка срока ввода объекта в эксплуатацию обусловлены: неисполнением обязательств подрядной организацией по срокам выполнения работ при исполнении первого муниципального контракта, что привело к его расторжению и проведению новых конкурсных процедур по определению подрядной организации для завершения строительно-монтажных работ на объекте. В настоящее время завершаются пуско-наладочные работы на блочно-модульной газовой котельной объекта. Направлено извещение в государственную инспекцию строительного надзора Самарской области о необходимости проведения итоговой проверки и получения заключения о соответствии построенного объекта проектной документации. Планируемый срок ввода в эксплуатацию детского сада в селе Ягодном муниципального района Ставропольский Самарской области – до 15 ноября 2021 года.

На этом основании срок исполнения поручения продлён до 10 декабря 2021 года.