О ходе исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жителя Пензенской области, проведённого по поручению Президента Российской Федерации советником Президента Российской Федерации в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 11 октября 2017 года

Поручение, данное 11 октября 2017 года советником Президента Российской Федерации Сергеем Григоровым Губернатору Пензенской области по обращению Невижина Артёма Андреевича из города Пензы Пензенской области, предусматривает принятие мер по разработке и представлению графика проведения работ и их финансирования по реконструкции автомобильной дороги от улицы 40 лет Октября до улицы Центральной в городе Пензе, обеспечив проезжее состояние дороги до завершения работ и её текущее содержание.

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко доложил о том, что реализация данного мероприятия осуществляется в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Общая протяженность — 6,742 км. В связи с высокой стоимостью объекта выполнение работ по реконструкции разделено на этапы: 1 й этап – протяженность 1,699 км; 2 этап – протяженность 2,6 км; 3 этап – протяженность 2,427 км (в том числе строительство путепровода через ж/д пути 586 пог. м). Реконструкция первого этапа завершена досрочно в 2020 году. Введено в эксплуатацию 1,699 км. Сроки реализации второго этапа: 2020 – 2022 годы. Реконструкция второго этапа завершена досрочно в ноябре 2021 года. Введено в эксплуатацию 2,6 км. Сроки реализации 3 этапа: 2020 – 2026 годы. Работы на объекте ведутся опережающими темпами. Планируемый срок сдачи третьего 3 этапа — ноябрь 2023 года.