О ходе исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жителя Республики Дагестан, проведённого по поручению Президента Российской Федерации начальником Управления Президента Российской Федерации по государственным наградам Владимиром Осиповым в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 8 октября 2015 года

Поручение, данное Главе Республики Дагестан по обращению Ибрагимова Алиасхаба Магомедовича из села Верхний Тогох Шамильского района Республики Дагестан, предусматривает принятие мер по разработке и представлению графика проведения работ и их финансирования по обеспечению водоснабжением жилых домов в селе Митлиуриб Шамильского района, а также по проведению ремонта дорог в селе Митлиуриб Шамильского района, обеспечив проезжее состояние дорог до завершения ремонтных работ.

Ранее поручение в части определения порядка финансирования работ по водоснабжению села признано исполненным.

Временно исполняющий обязанности Главы Республики Дагестан Сергей Меликов доложил о том, что в декабре 2020 года в соответствии с проектно-сметной документацией завершено строительство объекта «Водоснабжение с. Митлиуриб». Однако при осуществлении технической подачи воды и проведении пусконаладочных работ выявлены участки водовода с избыточным давлением, требующие монтажа дополнительных регуляторов давления. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован до конца июля 2021 года. Автомобильная дорога, ведущая в село Митлиуриб, протяженностью 2 км, отмыкает от автомобильной дороги Гунибское шоссе – Вантляшевский перевал – Верхний Тогох на 9 километре. Обе дороги относятся к V технической категории с покрытием из песчано-гравийной смеси. В 2018–2019 годах на участке км 3 – км 8 автомобильной дороги Гунибское шоссе – Вантляшевский перевал – Верхний Тогох осуществлены ремонтные работы с расширением земляного полотна с 4,5 м до 6.5 м, в 2020 году проведен ремонт участка км 0 – км 3. В 2021 году в соответствии с государственной программой Республики Дагестан «Развитие территориальных автомобильных дорог республиканского, межмуниципального и местного значения Республики Дагестан» запланировано завершение подготовки проектной документации на реконструкцию участка км 8 – 9,3 автомобильной дороги Гунибское шоссе – Вантляшевский перевал – Верхний Тогох. Завершение дорожных работ планируется в конце 2022 года.