О ходе исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Удмуртской Республики, проведённого по поручению Президента Российской Федерации советником Президента Российской Федерации Владимиром Толстым в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 15 февраля 2019 года

Поручение, данное Главе Удмуртской Республики по обращению Першиной Нины Федосеевны из деревни Гаревской Балезинского района Удмуртской Республики, предусматривает принятие мер по разработке и представлению графика проведения работ и их финансирования по ремонту автомобильной дороги «Коровино – Сергино» в Балезинском районе, обеспечив проезжее состояние дороги до завершения работ и безопасность дорожного движения.

Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов доложил о том, что в июне 2021 года проведены работы по планировке проезжей части гравийных дорог автогрейдером – 58 800 м2, в августе 2021 года проведены работы по восстановлению профиля с добавлением нового материала гравийных дорог – 3024 м2. Бесперебойный проезд по автомобильной дороге Сергино – Коровино в текущем году обеспечен. В рамках реализации государственной программы «Год села» за счёт средств регионального бюджета заключен муниципальный контракт на проведение ремонтных работ на автомобильной дороге общего пользования местного значения Сергино – Коровино протяжённостью 8,4 км. Срок завершения работ по контракту – не позднее 1 августа 2021 года. Согласно условиям контракта подготовительные работы на объекте должны были начаться не позднее 1 июля 2021 года. К работам подрядчик приступил в конце августа, что привело к срыву графика производства работ. В связи с тем, что по состоянию на 30 сентября 2021 года работы по муниципальному контракту не исполнены, в настоящий момент муниципальным образованием «Балезинский район» проводится процедура расторжения контракта с дальнейшим повторным размещением закупки, со сроком исполнения до 15 октября 2022 года.