О ходе исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Камчатского края, проведённого по поручению Президента Российской Федерации начальником Управления Президента Российской Федерации по научно-образовательной политике Инной Биленкиной в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 3 декабря 2021 года

Поручение, данное Губернатору Камчатского края по обращению Дека Галины Викторовны из города Петропавловска-Камчатского Камчатского края, предусматривает принятие мер по строительству и вводу в эксплуатацию офиса врача общей практики в посёлке Крутогоровском Соболевского района, обеспечив надлежащие условия оказания медицинской помощи до завершения работ.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов доложил о том, что реализация мероприятия по строительству офиса врача общей практики в посёлке Крутогоровский Соболевского муниципального района предусмотрена в Федеральном проекте «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации» национального проекта «Здравоохранение». На подготовку проектной документации и строительство объекта «Офис врача общей практики в п. Крутогоровский Соболевского района Камчатского края» (далее – Объект) 5 сентября 2022 года заключён государственный контракт со сроком исполнения до 4 декабря 2023 года. По требованию прокуратуры Камчатского края заказчиком 17 июля 2023 года в одностороннем порядке расторгнут государственный контракт. Учитывая высокую социальную важность и значимость строительства Объекта, были предприняты меры по срочному поиску нового подрядчика. 30 июля 2023 года заключён новый государственный контракт на проектирование и строительство Объекта. В настоящее время проектно-сметная документация строительства Объекта разработана и направлена на государственную экспертизу. Заключение государственной экспертизы планируется получить до 20 декабря 2023 года, после чего будет определена итоговая стоимость и установлен срок строительства. Предварительно ввод в эксплуатацию объекта планируется до конца 2024 года.