Продлён контроль исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жителя Республики Бурятия, проведённого по поручению Президента Российской Федерации начальником Управления Президента Российской Федерации по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи Татьяной Матвеевой в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 14 октября 2022 года

Поручение, данное Главе Республики Бурятия по обращению Игумнова Михаила Юрьевича из города Улан-Удэ Республики Бурятия, предусматривает принятие мер по обеспечению централизованным водоснабжением жилых домов в микрорайоне Верхняя Березовка города Улан-Удэ.

Глава Республики Бурятия Алексей Цыденов доложил о том, что в рамках федерального проекта «Чистая вода» в 2022–2023 годах осуществляется реализация инвестиционного проекта «Строительство сетей водоснабжения п. Верхняя Березовка» г. Улан-Удэ, в том числе строительство магистрального водопровода. После завершения строительства сети и сооружения водоснабжения будут переданы по договору аренды на баланс МУП «Водоканал». По указанному инвестиционному проекту осуществлена корректировка проектной документации с учётом стеснённых условий и работ в охранных зонах линии электропередач с учётом производства работ методом горизонтального бурения (без вскрытия грунта) и получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации от 1 июня 2023 года. В результате внесенных корректировок предельная сметная стоимость объекта увеличилась, что подтверждено положительным заключением государственной экспертизы о достоверности определения сметной стоимости от 12 сентября 2023 года. В соответствии с заключённым дополнительным соглашением от 9 октября 2023 года между Правительством Республики Бурятия и Минстроем России ввод в эксплуатацию объекта перенесён на 2024 год. После завершения строительства и ввода в эксплуатацию будет организована выдача технических условий на подключение к сетям водоснабжения.

На этом основании срок исполнения поручения продлён до 5 декабря 2024 года.