Продолжен контроль исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Республики Калмыкия, проведённого по поручению Президента Российской Федерации первым заместителем Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Алексеем Громовым в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 5 декабря 2019 года

Поручение, данное Главе Республики Калмыкия по обращению Болдыревой Ангиры Викторовны из посёлка Чилгир Яшкульского района Республики Калмыкия, предусматривает принятие мер по обеспечению нормативным водоснабжением жилых домов в посёлке Чилгир Яшкульского района, обеспечив водоснабжение, в том числе питьевой водой, до завершения работ.

Глава Республики Калмыкия Бату Хасиков доложил о том, что в 2018 году в целях обеспечения населения посёлка Чилгир централизованным водоснабжением администрацией Яшкульского районного муниципального образования была разработана проектно-сметная документация на объект «Водоснабжение п. Чилгир Яшкульского района Республики Калмыкия». Весной 2020 года подрядной организацией начаты строительно-монтажные работы по объекту. В январе 2021 года заказчиком выявлено прекращение работ подрядчиком без уважительных причин, в марте 2021 года контракт расторгнут в одностороннем порядке. Для завершения строительных работ в июле 2021 года объявлен повторный аукцион по выбору подрядной организации, однако заявок на участие не поступило. С целью корректировки проектно-сметной документации в 2022 году привлечена проектная организация, выявившая отсутствие в проекте гидрогеологических и санитарных обследований для выбора источником водоснабжения посёлка Чилгир озера Канурка. Предполагаемый проектом источник водоснабжения — озеро Канурка с лета 2020 года начало мелеть и к началу 2022 года вода отступила от аванкамеры, предусмотренной проектом, на расстояние 70 метров. Обмеление озера сказалось на качестве воды. По результатам проведённых весной 2022 года лабораторных исследований выявлено значительное превышение величины допустимых значений концентраций натрия, магния, сульфата (по S04) и хлоридов. Для поиска альтернативных источников водоснабжения организована работа. Анализ существующих источников геологической информации показал, что разведанных и утвержденных запасов подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения населения в радиусе 5 км от посёлка Чилгир не имеется, существующие подземные скважины не могут быть использованы в качестве источников питьевого водоснабжения ввиду несоответствия СанПиН систем централизованного и нецентрализованного водоснабжения. В целях обеспечения питьевых и хозяйственно-бытовых нужд жителей посёлка Чилгир приняты меры по подвозу воды водовозами. В настоящее время ведется поиск специализированной экспертной организации, договор на проведение экспертизы планируется заключить в ноябре 2022 года, проведение экспертизы запланировано до конца первого квартала 2023 года. По итогам проведения экспертизы будет доложено о технической возможности подачи воды из озера Канурка и вариантах водоснабжения посёлка Чилгир Яшкульского района Республики Калмыкия.

На этом основании контроль исполнения поручения продолжен в соответствии с ранее установленным сроком до 5 декабря 2023 года.