Продолжен контроль исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жителя Ямало-Ненецкого автономного округа, проведённого по поручению Президента Российской Федерации помощником Президента Российской Федерации Игорем Левитиным в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 27 апреля 2021 года

Поручение, данное Губернатору Ямало-Ненецкого автономного округа по обращению Лаптандера Григория Алексеевича из города Салехарда Ямало-Ненецкого автономного округа, предусматривает принятие мер по ремонту и благоустройству территории лыжной базы с устройством освещения лыжных трасс в городе Салехарде, обеспечив надлежащие условия организации занятий физической культурой и спортом до завершения работ.

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов доложил о том, что в настоящее время выполнены демонтажные работы конструкций пола, стен основного здания лыжной базы, работы по ремонту цоколя, отмостки здания, устройству септика-накопителя. Идут работы по ремонту пола первого этажа с устройством нового слоя утеплителя, ремонту наружной отделки внешних стен с восстановлением утеплительного слоя. Ведётся подготовка к демонтажу кровли и ремонту чердачного помещения, восстановлению кровельного покрытия, мероприятиям по устройству беговой дорожки с установкой спортивного инвентаря и малых архитектурных форм (брусья гимнастические, шведские стенки, скамейки, игровой комплекс для детей и др.). В целях обустройства лыжных трасс установлены более 70 фундаментов под опоры линии освещения, подрядной организацией осуществляется поставка новых светильников. Кроме того, выполняются работы по устройству новой автомобильной парковки на 122 машиноместа. Ремонт и обустройство объекта ведутся в соответствии с графиком. Срок окончания работ 31 августа 2023 года.

На этом основании контроль исполнения поручения продолжен в соответствии с ранее установленным сроком до 1 сентября 2023 года.