О ходе исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Сахалинской области, проведённого по поручению Президента Российской Федерации советником Президента Российской Федерации Владимиром Толстым в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 19 декабря 2018 года

Поручение, данное по обращению Гракович Натальи Викторовны из села Рейдово острова Итуруп Курильского городского округа Сахалинской области, предусматривает совместно с Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока принятие мер по разработке и представлению графика проведения работ и их финансирования по строительству и вводу в эксплуатацию нового здания школы в селе Рейдово на острове Итуруп Курильского городского округа, обеспечив надлежащие условия образования детей до завершения работ.

Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов доложил о том, что Строительство образовательного учреждения (далее — объект) включено в План социального развития центров экономического роста Сахалинской области с предоставлением в 2018 – 2019 годах финансирования из федерального бюджета бюджету Сахалинской области в соответствии с протоколами заседаний подкомиссии по вопросам реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока. В 2018–2019 годах объем финансирования из федерального бюджета составит 110 900,0 тыс. рублей. В 2018 году профинансировано 2 900,0 тыс. рублей на разработку проекта. В 2019 году на строительство объекта выделено 108 000,0 тыс. рублей. На момент обращения, в декабре 2018 года, сформирована команда по контролю за строительством объекта, состав которой утвержден распоряжением Министерства строительства Сахалинской области. Разработан график реализации мероприятия «Строительство объекта «Школа в с.Рейдово, о.Итуруп». По состоянию на 15 августа 2019 года заключен государственный контракт на выполнение строительно-монтажных работ по объекту с АО «ГИДРОСТРОЙ». На объекте ведутся работы нулевого цикла, выполнен объем работ по устройству котлована на 100%. Срок окончания строительства — 27.11.2021. Строительство объекта находится на контроле Минвостокразвития России. В 2018–2019 учебном году администрацией Курильский городской округ были созданы надлежащие условия образования детей до ввода в эксплуатацию нового образовательного учреждения. Образовательный процесс осуществлялся в существующем здании школы, в которой обучалось 105 детей. В 2019–2020 учебном году учреждение продолжит свою работу в штатном режиме.