О ходе исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Брянской области, проведённого по поручению Президента Российской Федерации советником Президента Российской Федерации Антоном Кобяковым в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 24 января 2020 года

Поручение, данное Губернатору Брянской области по обращению Кудиновой Ирины Вячеславовны из посёлка Путёвка Брянского района Брянской области, предусматривает принять меры по строительству и вводу в эксплуатацию объекта «Офис врача общей практики в селе Толмачево Брянского района Брянской области», обеспечив реализацию права населения на охрану здоровья и медицинскую помощь до завершения работ.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз доложил о том, что в 2020 году в рамках реализации государственной программы «Развитие здравоохранения Брянской области» осуществляется строительство объекта «Офис врача обшей практики в п. Толмачево Брянского района Брянской области». Заказчиком по строительству выступает ГКУ «Управление капитального строительства Брянской области». Контракт на выполнение строительно-монтажных работ заключен 4 августа 2020 года. В настоящее время на объекте выполнены работы по монтажу стен и перекрытия 1 этажа, устройству стропильной кровельной системы, прокладке внутренних и внешних инженерных сетей. Завершены работы по монтажу котельной и внутренней системы отопления. Осуществляются работы по устройству кровельного покрытия. Выполняются мероприятия по подключению объекта к городским сетям газоснабжения и электроснабжения. 18 декабря текущего года будет осуществлен запуск системы отопления на объекте, что позволит в кратчайшие сроки завершить отделочные работы помещений. Отставание от графика производства работ на объекте, вызванное нестабильной работой предприятий — изготовителей оборудования внутренних инженерных сетей вентиляции, сетей связи в период неблагополучной эпидемиологической ситуации в стране, будет ликвидировано до конца декабря 2020 года. Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию – 1 квартал 2021 года.