Продлён контроль исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Сахалинской области, проведённого по поручению Президента Российской Федерации начальником Управления информационного и документационного обеспечения Президента Российской Федерации Антоном Федоровым в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 29 июля 2022 года

Поручение, дополнительно данное заместителю председателя правительства Сахалинской области по обращению Нестеренко Елены Викторовны из города Холмска Сахалинской области, предусматривает рассмотрение возможности проведения дальнейшего капитального ремонта многоквартирного жилого дома 4 по Первомайской улице в городе Холмске Холмского городского округа, в том числе внутридомовых инженерных систем и коммуникаций, расположенных непосредственно под домом.

Исполняющий обязанности Губернатора Сахалинской области Алексей Белик доложил о том, что в связи с неудовлетворительным техническим состоянием крыши Правительством Сахалинской области было принято решение о начале производства работ по ремонту крыши в 2022 году. Заказчиком 27 июня 2022 года был заключён договор подряда. Капитальный ремонт крыши фактически завершен 25 октября 2022 года. Работы по капитальному ремонту фасада и внутридомовых инженерных систем дома № 4 по ул. Первомайской фактически выполняются в текущем году подрядной организацией. Плановая дата завершения работ по ремонту системы теплоснабжения в соответствии с договором – 30 сентября 2023 года, фасада, системы водоснабжения и водоотведения – 20 декабря 2023 года. В настоящее время капитальный ремонт находится в завершающей стадии (80%). Ремонт фасадной части дома фактически выполнен, ведутся работы по ремонту цоколя и входных групп. Также проводится установка и наладка узлов учёта. Полная информация о выполненных работах (сметы, акты приемки работ, фотоматериалы) размещена на сайте регионального оператора по ссылке: https://fki65.ru/dlya-sobstvennikov/najti-svoj-dom.

На этом основании срок исполнения поручения продлён до 18 января 2024 года.