Продолжен контроль в рабочем порядке за принятием мер по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Республики Крым, проведённого по поручению Президента Российской Федерации начальником Экспертного управления Президента Российской Федерации Владимиром Симоненко в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 2 февраля 2017 года

Поручение, данное Министру экономического развития Российской Федерации по обращению Адаменко Ольги Викторовны из посёлка Коктебель города Феодосия Республики Крым Главе Республики Крым, предусматривало совместное с Советом министров Республики Крым принятие мер по разработке и представлению графика проведения работ и их финансирования по строительству канализационных очистных сооружений в посёлке Коктебель города Феодосия.

В связи с разработкой и представлением графика проведения работ и их финансирования по строительству канализационных очистных сооружений в посёлке Коктебель города Феодосия поручение было снято с контроля. Контроль за результатами принятия мер – строительством канализационных очистных сооружений в посёлке Коктебель города Феодосия осуществляется в рабочем порядке.

Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации Сергей Назаров доложил о том, что в рамках федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2025 года» (далее — Программа) с целью обеспечения комплексной очистки, обеззараживания безопасной утилизации канализационных сточных вод в поселке Коктебель, предусмотрена объекта «Строительство очистных сооружений с системой разводящих коллекторов (в том числе канализационных сетей), пгт. Коктебель, Республика Крым» (далее — Объект). Строительно-монтажные работы по Объекту ведутся в рамках государственного контракта от 2 ноября 2020 г. № 45/ЕП-СМР, заключенного между ГКУ РК «Инвестстрой Республики Крым» и подрядной организацией ООО «РСК-ЮГ». В настоящее время по Объекту выполняются следующие работы: монтаж самотечного коллектора и переливного трубопровода, устройство канализационных коллекторов, фундаментов под резервуары противопожарных запасов воды, устройство бетонной подготовки под резервуар запаса технической воды, разработка грунта под интегрированный биологический резервуар и под крытый терминал механически обезвоженного осадка; армирование стен камер В3.1, ВЗ.З, В3.4 переливного трубопровода, работы по планировке площадки канализационных очистных сооружений. В соответствии с Планом-графиком реализации Программы, срок завершения строительно-монтажных работ и ввод Объекта в эксплуатацию запланирован на декабрь 2023 года.

На этом основании продолжен контроль в рабочем порядке за принятием мер – завершением строительства объекта в соответствии с ранее установленными сроками до 5 октября 2022 года и до 25 мая 2023 года.