О ходе исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жителя Псковской области, проведённого по поручению Президента Российской Федерации помощником Президента Российской Федерации – начальником Контрольного управления Президента Российской Федерации Константином Чуйченко в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 13 марта 2014 года

Поручение, данное по обращению Оспенникова Ильи Андреевича из города Пскова Псковской области, предусматривает принятие мер по завершению реконструкции набережной реки Великой и благоустройству детского парка в городе Пскове.

Исполняющий полномочия Губернатора Псковской области Максим Жаворонков доложил, что по состоянию на 29 сентября 2014 года выполнено 87 процентов физического объёма работ: завершено создание монолитной конструкции набережной реки Великой в городе Пскове (далее – набережная), выполнены работы по облицовке валунным камнем её откосов, выполнено дорожное покрытие верхнего и частично среднего ярусов набережной, осуществлено устройство инженерных сетей (наружное освещение, ливневая канализация, система водоснабжения). В настоящее время выполняются работы по устройству штампованного бетона на нижнем уровне набережной, облицовке нижнего яруса набережной гранитом, которые не были предусмотрены первоначальным проектом, устройству дорожного покрытия из брусчатки на среднем уровне набережной. После произведённой корректировки проектно-сметной документации была предусмотрена частичная облицовка откосов набережной валунным камнем, большая часть откоса подлежала расчистке и частичной перекладке. По факту выполнения работ по укреплению откосов возникла необходимость замены работ по расчистке существующего валуна на работы по укладке нового валунного камня. В связи с существенным увеличением объёма работ и сложностями с поставкой валунного камня выполнить работы по облицовке откоса своевременно не представляется возможным. По технологии производства без выполнения работ по облицовке откоса невозможно выполнить укладку брусчатки на тротуарах и работы по устройству газонов. Работы на объекте будут завершены в декабре 2014 года.