О ходе исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жителя Псковской области, проведённого по поручению Президента Российской Федерации помощником Президента Российской Федерации – начальником Контрольного управления Президента Российской Федерации Константином Чуйченко в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 13 марта 2014 года

Поручение, данное по обращению Оспенникова Ильи Андреевича из города Пскова Псковской области, предусматривает принятие мер по завершению реконструкции набережной реки Великой и благоустройству детского парка в городе Пскове.

Временно исполняющий обязанности губернатора Псковской области Андрей Турчак доложил, что работы ведутся в рамках создания комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Псковский», включённого в перечень мероприятий федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 – 2018 годы)». Работы по благоустройству детского парка завершены в 2013 году. Произведена также замена теплотрассы на его территории и установлены три аттракциона. В настоящее время администрацией города Пскова проводятся работы по насыщению территории парка аттрактивными элементами для маленьких псковичей. Реконструированное пространство детского парка активно используется для проведения общегородских праздников и событийных мероприятий.

По результатам заседания градостроительного совета города Пскова и настоянию общественности в 2012 году было принято решение о внесении принципиальных изменений в архитектурный облик реконструируемого объекта – набережной реки Великой от Ольгинского моста до моста имени 50-летия Октября, что повлекло необходимость внесения существенных изменений в проектно-сметную документацию, работы на объекте были приостановлены. В августе 2013 года работы были возобновлены, в сентябре 2013 года третий ярус реконструируемой набережной (Сквер породненных городов) был открыт для посещения. В соответствии с представляемыми в Федеральное агентство по туризму графиками завершение работ запланировано на III квартал 2014 года. По состоянию на 28 июля 2014 года выполнено 80 процентов физического объёма объекта: завершены работы по созданию монолитной конструкции набережной и облицовке валунным камнем её откосов, выполнены дорожное покрытие верхнего и частично среднего ярусов набережной и устройство инженерных сетей. В настоящее время выполняются работы по устройству штампованного бетона на нижнем уровне набережной и озеленению. В ближайшее время будут начаты работы по облицовке нижнего яруса набережной гранитом. Работы по реконструкции набережной реки Великой планируется завершить в полном объёме до 1 октября 2014 года.