О ходе исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Камчатского края, проведённого по поручению Президента Российской Федерации советником Президента Российской Федерации Русланом Эдельгериевым в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 22 октября 2020 года

Поручение, данное Губернатору Камчатского края по обращению Никитиной Ирины Семёновны из города Петропавловска-Камчатского Камчатского края, предусматривает принятие мер по капитальному ремонту фасада многоквартирного жилого дома 21 по улице Индустриальной в городе Петропавловске-Камчатском, обеспечив надлежащие условия проживания граждан до завершения работ.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов доложил о том, что фондом капитального ремонта многоквартирных домов Камчатского края с подрядной организацией был заключен Договор на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирного жилого дома с планируемым сроком выполнения работе 10 мая 2021 года по 15 июля 2021 года. Учитывая износ конструкций фасада и важность исполнения мероприятий, по согласованию с фондом и управляющей организацией сроки начала работ перенесены на более ранний период – 15 марта 2021 года. В настоящее время проводится монтаж подсистемы вентилируемого фасада, частичное устройство ветро-влаго защитного слоя и теплоизоляции. Подрядная организация исполняет договор согласно графику выполнения работ. По состоянию на 12 апреля 2021 года работы по капитальному ремонту фасада дома выполнены в объёме 15%, что гарантирует завершение работ в срок до 15 июля 2021 года в соответствии с договором.