Продлён контроль исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жителя Забайкальского края, проведённого по поручению Президента Российской Федерации начальником Управления Президента Российской Федерации по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 2 октября 2018 года

Поручение, данное края 2 октября 2018 года начальником Управления Президента Российской Федерации по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи Андреем Липовым Губернатору Забайкальского по обращению Матросова Валерия Фёдоровича из посёлка городского типа Вершино–Дарасунский Тунгокоченского района Забайкальского края предусматривает принятие мер по завершению ремонта дорожного покрытия по улице Центральной в посёлке городского типа Вершино-Дарасунском Тунгокоченского района, обеспечив проезжее состояние дороги до завершения работ и безопасность дорожного движения.

Исполняющий обязанности председателя Правительства Забайкальского края Андрей Кефер доложил о том, что по состоянию на 12 октября 2022 года готовность объекта – 80%. Работы по обустройству дорожного покрытия, кюветов, примыканий, освещения и остановочных пунктов выполнены на 100%. Выполняются работы по укладке бортовых камней, устройству водоотводных лотков, установке металлического ограждения. Учитывая погодные условия на территории края: выпадение обильных осадков, короткий период дневных положительных температур воздуха в июле-августе 2022 года, планируемый срок окончания работ перенесен на второй квартал 2023 года.

На этом основании срок исполнения поручения продлён до 10 июня 2023 года.