Продолжен контроль исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Псковской области, проведённого по поручению Президента Российской Федерации первым заместителем Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Алексеем Громовым в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 9 февраля 2022 года

Поручение, данное Губернатору Псковской области по обращению от имени жителей Чикуновой Натальи Геннадьевны из деревни Мигушино, Невельского района Псковской области, предусматривает принятие мер по завершению ремонта и реставрации здания главного корпуса государственного бюджетного учреждения здравоохранения Псковской области «Невельская межрайонная больница» в городе Невель Невельского района, обеспечив надлежащие условия оказания медицинской помощи гражданам до завершения работ.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников доложил о том, что в 2020 году ГКУ ПО «Управление капитального строительства» заключены государственные контракты с ООО «Империя-CJI» со сроком выполнения работ по ремонту и реставрации здания главного корпуса ГБУЗ ПО «Невельская межрайонная больница» 29.07.2022. ГКУ ПО «Управление капитального строительства» 13.01.2022 приняло решение об одностороннем отказе от исполнения контрактов в связи с низкими темпами проведения работ по ремонту и реставрации здания главного корпуса ГБУЗ ПО «Невельская межрайонная больница». Отставание от графика выполнения работ составило более 10 месяцев. Решение об одностороннем отказе от исполнения контрактов вступило в законную силу 23.02.2022. Конкурсная документация на выполнение I этапа работ по ремонту и реставрации здания главного корпуса ГБУЗ ПО «Невельская межрайонная больница» была сформирована и опубликована на портале Единой информационной системы в сфере закупок 06.05.2022. Аукцион признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие в закупке. ГКУ ПО «Управление капитального строительства» принято решение о заключении государственного контракта с единственным поставщиком в соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», ориентировочный срок заключения контракта – 30.06.2022 года.

На этом основании контроль исполнения поручения продолжен в соответствии с ранее установленными сроками до 20 декабря 2023 года с предоставлением промежуточных докладов до 20 декабря 2022 года и до 1 июля 2023 года.