О ходе исполнения поручения, данного по итогам личного приёма жителя Ленинградской области, проведённого по поручению Президента Российской Федерации в режиме видео-конференц-связи заместителем Руководителя Администрации Президента Российской Федерации – пресс-секретарём Президента Российской Федерации Дмитрием Песковым в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 25 октября 2016 года

Поручение, данное Губернатору Ленинградской области по обращению Поварова Эдуарда Борисовича из деревни Торосово Волосовского района Ленинградской области, предусматривает принятие мер по реконструкции и модернизации системы канализационных очистных сооружений в деревне Торосово Волосовского района, обеспечив утилизацию отходов до завершения работ.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко доложил о том, что в декабре 2016 года заключен муниципальный контракт на разработку проектной документации по объекту «Реконструкция канализационных очистных сооружений в городе Волосово со строительством и реконструкцией канализационных насосных станций и канализационных коллекторов поселков и деревень Торосово, Губаницы, Калитино, Кикерино, Клопицы, Курковицы, Лисино, Рабитицы, Сумино». Проведена оценка размера убытков собственников земельных участков, выданы ТУ по переходу под ж/д, а также проведены научно-исследовательские археологические работы в виде историко-культурного научного археологического обследования объекта (разведки) с целью проведения государственной историко-культурной экспертизы земельного участка. В 2019 году в связи с началом проектирования строительства вагоноремонтного завода на участке трассы коллектора деревня Лисино – канализационно очистные сооружения города Волосово потребовалась корректировка проекта. Окончание корректировки проекта запланировано до 1 октября 2020 года. Для возможности поэтапного прохождения государственной экспертизы принято решение о выделении в 1-й этап строительства и проектирования реконструкцию канализационно очистных сооружений города Волосово и сбросного коллектора. Получение положительного заключения экспертизы запланировано до 1 августа 2021 года. После получения положительных заключений государственной экспертизы проектно-сметной документации объекта предусмотрено проведение конкурсных процедур и начало строительства.