Продолжен контроль исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Ростовской области, проведённого по поручению Президента Российской Федерации советником Президента Российской Федерации Владимиром Толстым в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 22 ноября 2022 года

Поручение, данное Губернатору Ростовской области по обращению Бугаевой Надежды Петровны из хутора Балко-Грузского Егорлыкского района Ростовской области, предусматривает принятие мер по завершению реконструкции и вводу в эксплуатацию муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Балко-Грузской средней общеобразовательной школы № 12 в хуторе Балко-Грузском Егорлыкского района.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев доложил о том, что был заключён муниципальный контракт на завершение реконструкции объекта со сроком завершения работ до 5 декабря 2023 года. Реконструкция объекта не завершена в связи с проведением подрядной организацией корректировки сметной документации по причине существенного удорожания строительных ресурсов. Строительная готовность объекта – 80%. Ведутся работы по устройству спортивной площадки, наружных коммуникаций, остеклению здания. Завершение реконструкции и получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию планируется до 30 июня 2024 года.

На этом основании контроль исполнения поручения продолжен в соответствии с ранее установленным сроком до 1 апреля 2024 года.