Продлён контроль исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Республики Калмыкия, проведённого по поручению Президента Российской Федерации советником Президента Российской Федерации в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 21 июня 2018 года

Поручение, данное Главе Республики Калмыкия 21 июня 2018 года советником Президента Российской Федерации Михаилом Федотовым по обращению Рустамовой Анны Александровны из села Вознесеновка Целинского района Республики Калмыкия, предусматривает принятие мер по обеспечению нормативным водоснабжением жилых домов в селе Вознесеновка Целинского района.

Глава Республики Калмыкия Бату Хасиков доложил, что в настоящее время прорабатывается вопрос подачи воды в селе Вознесеновка по Ики-Бурульскому групповому водоводу из города Элисты. Разрабатывается соответствующая проектно-сметная документация. Срок завершения – ноябрь 2020 года. Срок получения положительного заключения на проектно-сметную документацию – февраль 2021 года. После этого будет проведена работа по выделению лимитов из республиканского бюджета в 2021 году. Начало строительно-монтажных работ – апрель 2021 года, подача воды в селе Вознесеновка запланирована на октябрь 2021 года.

На этом основании срок исполнения поручения продлён до 1 ноября 2021 года.