О ходе исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жителя Республики Карелия, проведённого по поручению Президента Российской Федерации начальником Управления Президента Российской Федерации по государственным наградам Владимиром Осиповым в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 2 апреля 2019 года

Поручение, данное Главе Республики Карелия по обращению Сербушки Ивана Юрьевича из посёлка городского типа Пяозерский Республики Карелия, предусматривает принятие мер по разработке и представлению плана мероприятий по обеспечению надлежащих условий для занятий физической культурой и спортом жителям посёлка городского типа Пяозерский в спортивном комплексе.

Первый заместитель Главы Республики Карелия – Премьер-министр Правительства Республики Карелия Александр Чепик доложил о том, что на основании распоряжений Министра образования и спорта Республики Карелия проведены служебные проверки о причинах неоднократного переноса сроков исполнения поручения. В ходе служебных проверок установлено, что 7 июля 2020 года был заключён муниципальный контракт на выполнение работ по подготовке проектно-сметной документации по объекту «Реконструкция физкультурно-оздоровительного комплекса в пгт. Пяозерский». Однако,

по муниципальному контракту, в соответствии с действующим федеральным законодательством, не были учтены затраты

на изготовление материалов оценки воздействия на окружающую среду

и оплату экологической экспертизы. Требование положительного заключения государственной экспертизы проектно-сметной документации в качестве результата работ утрачивает свой смысл без проведения экологической экспертизы; контракт, таким образом, становится неисполнимым. В этой связи в 2021 году был заключен муниципальный контракт на выполнение работ по проведению оценки воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной деятельности и прохождение государственной экологической экспертизы по объекту реконструкции физкультурно-оздоровительного комплекса в пгт. Пяозерский. В ходе проектирования также выявилось несоответствие между необходимой категорией надежности электроснабжения объекта и категорией надежности, которую может предоставить сетевая организация. Также в связи с истечением срока действия технических условий на подключение к сетям новые технические условия были выданы в ноябре 2022 года, что затруднило прохождение государственной экспертизы проектной документации до конца 2022 года.