Продолжен контроль исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы города Севастополя, проведённого по поручению Президента Российской Федерации заместителем Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Магомедсаламом Магомедовым в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 5 февраля 2019 года

Поручение, данное по обращению Аникиной Елены Ефремовны из города Севастополя, предусматривает совместно Министерству экономического развития Российской Федерации и Правительству Севастополя принять меры по строительству и вводу в эксплуатацию нового здания государственного бюджетного учреждения здравоохранения Севастополя «Городская инфекционная больница», обеспечив надлежащие условия оказания медицинской помощи гражданам до завершения работ.

Министр экономического развития Российской Федерации Максим Орешкин доложил о том, что Федеральной целевой программой «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года» предусмотрена реализация объекта «Строительство городской инфекционной больницы на 200 коек, г. Севастополь». Начало строительно-монтажных работ по Объекту предусмотрено в августе 2019 г., ввод в эксплуатацию – в декабре 2021 года. По Объекту получены положительные заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий о достоверности определения сметной стоимости и разрешение на строительство. По информации Правительства Севастополя, 20 сентября 2019 г. заключен договор безвозмездного пользования земельным участком площадью 67 934 кв. метров. В ноябре 2019 г. планируется заключение государственного контракта на выполнение углубленных инженерных изысканий для определения возможности дальнейшей реализации Объекта на указанном земельном участке в составе медицинского кластера. В срок до декабря 2019 г. за счет средств бюджета г. Севастополя будут проведены углубленные геологические изыскания, необходимые для выбора места расположения здания на земельном участке, а также определения конструктивных решений, которые влияют на стоимость реализации Объекта.

На этом основании контроль исполнения поручения продолжен в соответствии с ранее установленными сроками до 1 декабря 2020 года и до 1 декабря 2021 года.