Продлён контроль исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Калужской области, проведённого по поручению Президента Российской Федерации советником Президента Российской Федерации в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 4 февраля 2015 года

Поручение, данное Губернатору Калужской области 4 февраля 2015 года советником Президента Российской Федерации Сергеем Григоровым по обращению Соловьёвой Татьяны Вадимовны из деревни Потресово Малоярославецкого района Калужской области, предусматривает принятие мер по газификации жилых домов в деревне Потресово Малоярославецкого района.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша доложил о том, что за счет средств областного бюджета разработана проектная документация на уличные газопроводы в деревне Потресово, получено положительное заключение государственной экспертизы. Газификация деревни Потресово предусмотрена от объекта «Газопровод межпоселковый от деревни Кривское – к деревне Городня – деревне Писково с отводом на деревню Сороковеть, деревню Бавыкино, деревню Машково, деревню Заречье Боровского района Калужской области», включенного в план-график синхронизации выполнения программ газификации регионов Российской Федерации на 2021 год в Калужской области. По информации подрядной организации, при корректировке проектной документации протяженность газопровода увеличилась на шесть километров, осуществляется работа по оформлению договоров аренды с новыми собственниками земельных участков. Однако до настоящего времени согласия двух землевладельцев на прохождение объекта по их участкам не получено, что увеличивает срок проектирования объекта и разработки проектов планировки и межевания территории. После оформления договоров аренды земельных участков и утверждения проектов планировки и межевания территории проектная документация будет передана на экспертизу, планируемый срок передачи проектной документации – II квартал 2021 года, планируемый срок получения положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию – III квартал 2021 года. Строительство уличных газопроводов планируется начать одновременно со строительством объекта «Газопровод межпоселковый от деревни Кривское – к деревне Городня – деревне Писково с отводом на деревню Сороковеть, деревню Бавыкино, деревню Машково, деревню Заречье Боровского района Калужской области» в 2022 году.

На этом основании срок исполнения поручения продлён до 25 декабря 2022 года.