Продолжен контроль исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Республики Калмыкия, проведённого по поручению Президента Российской Федерации советником Президента Российской Федерации Валерием Фадеевым в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 19 сентября 2023 года

Поручение, данное Главе Республики Калмыкия по обращению Бадмаевой Светланы Нарановны из посёлка Юста Юстинского района Республики Калмыкия, предусматривает принятие мер по капитальному ремонту трёх участков (км 135 – км 140, км 151 – км 159, км 95 – км 110) автомобильной дороги «Утта – Юста – Цаган Аман» в Республике Калмыкия, обеспечив проезжее состояние дороги, а также безопасность дорожного движения, в том числе на период проведения работ.

Глава Республики Калмыкия Бату Хасикову доложил о том, что в октябре 2023 года заключён государственный контракт с подрядной организацией на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Утта – Юста – Цаган Аман» на участке км 69+880 – км 74+000 протяжённостью 4,12 км. В настоящее время выполняются работы по фрезерованию покрытия с перевозкой асфальтогранулята до 1 км на площадку временного хранения, а также работы по устройству нижнего слоя покрытия. Срок завершения ремонтных работ на данном участке запланирован на 15 декабря 2023 года. В дальнейшем работы по приведению в нормативное состояние участков автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Утта – Юста – Цаган Аман» общей протяжённостью 59 км будут продолжены в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». В 2024 году запланирован капитальный ремонт автодороги на участке км 95 – км 99, а также ремонт участков км 135 – км 140, км 151 – км 159 (общая протяжённость 17 км); в 2025 году – капитальный ремонт участка км 99 — км 108 и ремонт участка км 110 – км 122 (общая протяжённость 21 км); в 2026 году – капитальный ремонт участка км 108 — км 110 и ремонт участка км 122 – км 135 (общая протяжённость 15 км); в 2027 году – ремонт участка км 145 – км 151 протяжённостью 6 км.

На этом основании контроль исполнения поручения продолжен в соответствии с ранее установленным сроком до 30 ноября 2024 года.