О ходе исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жителя Краснодарского края, проведённого по поручению Президента Российской Федерации заместителем Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Владимиром Островенко в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 11 апреля 2019 года

Поручение, данное Главе администрации (губернатору) Краснодарского края по обращению Моисеева Владимира Валерьевича из города Сочи Краснодарского края, предусматривает совместно с Министерством транспорта Российской Федерации принять меры по капитальному ремонту автомобильной дороги по улице Леселидзе от жилого дома 59 до кладбища в Хостинском районе города Сочи, обеспечив проезжее состояние дороги до завершения работ и безопасность дорожного движения.

Глава администрации (губернатора) Краснодарского края Вениамин Кондратьев доложил, что в целях проведения ремонта оставшегося участка автомобильной дороги по улице Леселидзе протяжённостью 718 м заключено соглашение об установлении сервитута между муниципальным казённым учреждением города Сочи «Управление автомобильных дорог» и ФГБУ «Сочинский национальный парк». Договор на выполнение работ по разработке проекта освоения лесов лесных участков заключён 21 августа 2020 года. Срок окончания работ по разработке проекта освоения лесов лесных участков – 17 сентября 2020 года. Разработанная документация будет направлена на государственную экологическую экспертизу в Минприроды России. После получения положительного заключения государственной экологической экспертизы данная документация будет предоставлена в ФГБУ «Сочинский национальный парк». Срок проведения государственной экологической экспертизы – 30 календарных дней. Планируемые сроки её окончания – 3 ноября 2020 года. С этого момента администрацией муниципального образования город-курорт Сочи будут организованы мероприятия по размещению муниципального заказа для выполнения работ по капитальному ремонту оставшегося участка автомобильной дороги по улице Леселидзе протяжённостью 718 м. Регламентируемый срок заключения контракта – 16 декабря 2020 года. Срок окончания строительно-монтажных работ – 1 июня 2021 года.