О ходе исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Волгоградской области, проведённого по поручению Президента Российской Федерации начальником Управления Президента Российской Федерации по общественным связям и коммуникациям Александром Смирновым в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 29 октября 2021 года

Поручение, данное Губернатору Волгоградской области по обращению Резниковой Надежды Геннадьевны из села Ольховка Ольховского района Волгоградской области, предусматривает принятие мер по обеспечению нормативным водоснабжением, соответствующим требованиям СанПиН, жилых домов в селе Ольховке Ольховского района.

Исполняющий обязанности Губернатора Волгоградской области Евгений Харичкин доложил о том, что в рамках подпрограммы «Чистая вода» государственной программы Волгоградской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Волгоградской области» в с. Ольховка ведётся строительство объекта «Реконструкция системы водоснабжения села Ольховка Ольховского района Волгоградской области» (далее – Объект). Отставание от графика производства работ составляет более 180 дней и обусловлено рядом обстоятельств. Одним из существенных обстоятельств явилось приостановление работ на Объекте с марта по июнь текущего года в связи с подтоплением строительной площадки из‑за повышения уровня грунтовых вод в период весеннего паводка, отведение которых не было предусмотрено в проектной документации. В июне 2023 года после откачки грунтовых и паводковых вод с территории стройплощадки работы на Объекте возобновлены. Для исключения в дальнейшем подобной ситуации в настоящее время вносятся изменения в проектную документацию. В связи с увеличением стоимости строительства Объекта в августе 2023 года в Минстрой России направлены необходимые документы с целью выделения из резервного фонда Правительства Российской Федерации дополнительных бюджетных ассигнований. В целях устранения отставания от графика производства работ подрядной организацией приняты меры по увеличению количества рабочего персонала и техники, установлению 6-дневной рабочей недели. До завершения строительства и ввода Объекта в эксплуатацию жители с. Ольховка обеспечены питьевой водой надлежащего качества.