О ходе исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Новосибирской области, проведённого по поручению Президента Российской Федерации советником Президента Российской Федерации Русланом Эдельгериевым в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 5 июля 2019 года

Поручение, данное по обращению Морковиной Натальи Алексеевны из села Жуланка Кочковского района Новосибирской области, предусматривает принятие мер по завершению капитального ремонта здания муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Жуланская средняя школа» Кочковского района Новосибирской области, обеспечив надлежащие условия образования детей до завершения работ.

Исполняющий обязанности Губернатора Новосибирской области Владимир Знатков доложил о том, что в настоящее время ведутся ремонтные работы кровли (плановый срок завершения ремонтных работ до 5 ноября 2019 года) и работы по устройству навесного вентилируемого фасада здания школы (плановый срок завершения ремонтных работ до 10 ноября 2019 года). Указанные ремонтные работы проводятся с соблюдением мер безопасности в отсутствие обучающихся и работников школы, а именно: в выходные дни и внеучебное время. Для определения подрядной организации на проведение ремонта спортивного зала и пищеблока школы проводятся конкурсные процедуры. Заключение муниципального контракта запланировано на 6 ноября 2019 года. Капитальный ремонт здания школы планируется завершить до 25 декабря 2019 года.