О ходе исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жителя Кировской области, проведённого по поручению Президента Российской Федерации начальником Управления Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции Андреем Чоботовым в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 7 ноября 2018 года

Поручение, данное по обращению Саламатова Николая Гавриловича из села Калинино Малмыжского района Кировской области, предусматривает принятие мер по капитальному ремонту водопропускной трубы, расположенной под автомобильной дорогой «Подъезд к городу Малмыж» (км 1 + 600) в Малмыжском районе, и ремонту указанного участка автомобильной дороги, обеспечив проезжее состояние дороги до завершения работ и безопасность дорожного движения.

Губернатор Кировской области Игорь Васильев доложил о том, что для выполнения работ на объекте был заключен государственный контракт, в соответствии с которым подрядчик приступил к получению разрешения на проведение работ. Однако в ходе согласования выполнения земляных работ был получен отказ от администрации Калининского сельского поселения Малмыжского района Кировской области в связи с наличием на участке водопроводных сетей, устройство которых было выполнено в полосе отвода данной автомобильной дороги без согласования, что требует корректировки проектов переустройства коммуникаций, производства работ и согласования их с администрацией Калининского сельского поселения. Подрядчик информировал исполнительные органы о срыве календарного графика выполнения работ и невозможности начала производства работ на объекте в предусмотренные контрактом сроки без внесения изменений в проектную документацию по объекту, а также получения заново необходимых согласований с владельцами инженерных сетей. Учитывая вышеизложенные обстоятельства, контракт был расторгнут по соглашению сторон. До конца 2019 года планируется выполнение работ по корректировке проектной документации на объект. Положительное заключение экспертизы и ценообразования определения сметной стоимости объекта планируется получить в срок до 01 марта 2020 года. Государственный контракт на выполнение работ после внесения изменений в проектную документацию по объекту будет заключен не позднее 01 июля 2020 года. Учитывая вышеизложенное, Губернатор Кировской области Игорь Васильев обратился с просьбой перенести срок исполнения указанного поручения на 01 октября 2020 года.