О ходе принятия мер по исполнению пункта 6 перечня поручений, данных по итогам работы в Краснодарском крае мобильной приёмной Президента Российской Федерации

Заместитель Главы администрации (Губернатора) Краснодарского края Александр Власов доложил о ходе исполнения пункта 6 перечня поручений, данных по итогам работы в Краснодарском крае 17 мая 2019 года мобильной приёмной Президента Российской Федерации под руководством советника Президента Российской Федерации Руслана Эдельгериева.

Поручение, данное по обращению Жракова Василия Ивановича из города Славянска-на-Кубани Славянского района Краснодарского края, предусматривало принятие мер по разработке и представлению графика проведения работ и их финансирования по строительству и вводу в эксплуатацию центра единоборств в Славянском городском поселении.

В связи с определением источников финансирования строительства центра единоборств в Славянском городском поселения, а также подготовкой проектно-сметной документации, поручение было снято с контроля. Принятие мер по завершению строительства и вводу в эксплуатацию объекта осуществляется в рабочем порядке.

В докладе сообщается о том, что строительство объекта осуществляется с 2020 года. В настоящее время работы на объекте ведутся с отставанием от графика производства на три месяца, которое было вызвано значительным удорожанием строительных материалов. В декабре текущего года получено положительное заключение государственной экспертизы в рамках пересчета стоимости объекта. В связи с увеличением стоимости строительства объекта и длительными сроками прохождения государственной экспертизы муниципальное образование направило обращение в департамент строительства Краснодарского края о переносе срока реализации объекта на 2022 год. В целях скорейшего завершения строительства объекта, после выделения дополнительных средств краевого бюджета на финансирование объекта в 2022 году департаментом будет заключено с муниципальным образованием соответствующее дополнительное соглашение, предусматривающее финансирование и завершение строительства объекта до 31 марта 2022 года.