О ходе исполнения пункта 2 перечня поручений, данных по итогам работы в Ставропольском крае мобильной приёмной Президента

Первый заместитель председателя правительства Ставропольского края Николай Великдань доложил о ходе исполнения пункта 2 перечня поручений, данных по итогам работы в Ставропольском крае 15 мая 2014 года мобильной приёмной Президента Российской Федерации под руководством советника Президента Российской Федерации.

Поручение, данное по обращению Звягинцева Александра Фёдоровича из хутора Ташла Шпаковского района Ставропольского края, предусматривает принятие мер по обеспечению завершения газификации улицы Центральной в хуторе Ташла Шпаковского района.

В докладе в дополнение к представленной ранее информации сообщается о ходе газификации улицы Центральной в хуторе Ташла (далее – объект). В части касающейся 2-го этапа объекта администрация Надеждинского сельсовета Шпаковского района обратилась в Арбитражный суд Ставропольского края с исковым заявлением к подрядной организации ООО фирма «Норма», осуществлявшей строительно-монтажные работы на объекте в 2015 году, с целью расторжения муниципального контракта и взыскания неустойки. По результатам рассмотрения данного искового заявления будут определены дальнейшие действия для завершения строительства 2-го этапа объекта. В части касающейся 3-го этапа объекта по состоянию на 29 марта 2016 года подрядной организацией ООО «ЮгСпецСтрой» выполнены строительно-монтажные работы в объёме 35 процентов от сметной стоимости. Строительство 3-го этапа объекта планируется завершить в IV квартале 2016 года.