Продлён контроль в рабочем порядке за принятием мер по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Хабаровского края, проведённого по поручению Президента Российской Федерации начальником Управления Президента Российской Федерации по работе с обращениями граждан и организаций Михаилом Михайловским в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 29 января 2020 года

Поручение, данное Губернатору Хабаровского края по обращению Лысенко Лидии Александровны из посёлка городского типа Хор района имени Лазо Хабаровского края, предусматривало принятие мер по разработке и представлению графика проведения работ и их финансирования по капитальному ремонту здания филиала № 1 краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Районная больница района имени Лазо» министерства здравоохранения Хабаровского края в посёлке городского типа Хор района имени Лазо, обеспечив надлежащие условия оказания медицинской помощи гражданам до завершения работ.

В связи с разработкой графика проведения капитального ремонта и финансирования здания филиала № 1 краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Районная больница района имени Лазо» поручение было снято с контроля. Принятие мер по выполнению комплекса работ по капитальному ремонту здания осуществляется в рабочем порядке.

Заместитель Председателя Правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгений Никонов доложил о том, что по состоянию на 15 марта 2022 года готовность объекта составляет 98%. В связи с дополнительными работами, не предусмотренными проектной документацией, подрядчик не успел завершить капитальный ремонт в установленные сроки. Ремонтные работы выполняются качественно, что подтверждается специалистом, осуществляющим технический надзор на объекте. Подрядчик обязуется завершить ремонтные работы до 1 апреля 2022 года. Учреждением заключены контракты на поставку мебели для объекта, срок поставки март – апрель 2022 года. С учетом завершения ремонтных работ, установки мебели и медицинского оборудования, медицинская деятельность на объекте будет возобновлена в мае 2022 года.

На этом основании продлён контроль в рабочем порядке за принятием мер – завершением капитального ремонта здания филиала № 1 краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Районная больница района имени Лазо» до 7 июня 2022 года.