Продлён контроль исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Калининградской области, проведённого по поручению Президента Российской Федерации советником Президента Российской Федерации Михаилом Федотовым в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 7 ноября 2013 года

Поручение, данное по обращению Маковой Надежды Владимировны из посёлка Донское Светлогорского района Калининградской области, предусматривает принятие мер по завершению капитального ремонта жилого дома 5 по улице Садовой в посёлке Донское Светлогорского района.

Губернатор Калининградской области Николай Цуканов доложил, что работы по укреплению торцевой стены и ремонту фасада жилого дома 5 по улице Садовой посёлка Донское Светлогорского района, запланированные в рамках реализации региональной целевой программы «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов» в 2013 году, выполнены в полном объёме. Акт о приёмке выполненных работ подписан заявителем. Поскольку усилительные тяжи, установленные внутри помещений дома, создают трудности жителям в использовании этих помещений, принято решение о необходимости выполнения работ по восстановлению имущества (устройство полов и отделка потолков) в помещениях, где заведены усилительные тяжи. Необходимая сметная документация на выполнение данных работ подготовлена и прошла проверку в ГАУ Калининградской области «Региональный центр по ценообразованию в строительстве». Ремонтные работы в квартире заявителя выполнялись ей самостоятельно и в настоящее время завершены. Расходы по устройству декоративных коробов и напольного подиума возмещены администрацией муниципального образования «Светлогорский район» Маковой Н.В. в полном объёме.

Выполнение ремонтных работ в остальных помещениях дома требует проведения конкурсной процедуры в соответствии с федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». В утверждённый план-график закупок муниципального образования «Светлогорский район» конкурсные процедуры по отбору подрядной организации для проведения вышеуказанных работ включены не были, в связи с чем потребовалась его корректировка. Администрацией муниципального образования «Светлогорский район» подготовлена необходимая документация и предусмотрено проведение конкурсных процедур по отбору подрядной организации для проведения ремонтных работ. Срок завершения работ запланирован до конца первого полугодия 2014 года.

На этом основании контроль исполнения поручения Президента Российской Федерации продлён до 1 августа 2014 года.