О ходе принятия мер по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жителя города Севастополя, проведённого по поручению Президента Российской Федерации помощником Президента Российской Федерации в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 7 апреля 2016 года

Поручение, данное Губернатору города Севастополя 7 апреля 2016 года помощником Президента Российской Федерации Андреем Белоусовым по обращению Хрячкова Алексея Дмитриевича из города Севастополя, предусматривает совместно с Советом министров Республики Крым принятие мер по разработке и представлению графика проведения работ и их финансирования по реконструкции газораспределительной станции села Холмовка Бахчисарайского района Республики Крым и газификации жилых домов в селе Пироговка города Севастополя.

В связи с разработкой и предоставлением графика проведения работ и их финансирования по газификации жилых домов в селе Пироговка города Севастополя поручение было снято с контроля. Принятие мер по завершению проектирования и газификации домов в селе Пироговка Города Севастополя в соответствии с представленным графиком работ осуществляется в рабочем порядке.

Исполняющий обязанности заместителя Губернатора – Председателя Правительства Севастополя Владимир Базаров доложил о том, что для газификации села Пироговка необходима реализация следующих мероприятий. Газификация села Фронтовое. Газопровод высокого давления 2-й категории и среднего давления, Подрядчиком предоставлена документация в окончательной редакции после получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и сметной стоимости, ведётся работа по согласованию рабочей документации. Строительно-монтажные работы запланированы на 2021 год. Строительство газопровода высокого давления П категории от ГРП села Фронтовое до ГГРП села Верхнесадовое, в том числе проектно-изыскательские работы. Получены положительные заключения по проектной документации и экспертизе сметной стоимости. Строительно-монтажные работы запланированы на 2021 год. Газификация села Пироговка (низкое давление). Пройден входной контроль государственной экспертизы. В настоящее время проектная документация и проект инженерных изысканий готовы для прохождения государственной экспертизы. После получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, инженерных изысканий, сметной стоимости будет возможно выполнение строительно-монтажных работ.