Продлён контроль исполнения поручения, данного в режиме видео-конференц-связи жительницы Республики Саха (Якутия), проведённого по поручению Президента Российской Федерации помощником Президента Российской Федерации – начальником Референтуры Президента Российской Федерации Дмитрием Калимулиным в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 27 октября 2021 года

Поручение, данное Главе Республики Саха (Якутия) по обращению Сидорова Сергея Гаврильевича из села Бютейдях Мегино-Кангаласского улуса Республики Саха (Якутия), предусматривает совместное с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации принятие мер по разработке графика проведения работ и их финансирования по завершению газификации жилых домов в селе Бютейдях Мегино-Кангаласского улуса и предоставлению информации о реализации мероприятий по газификации жилых домов в Республике Саха (Якутия).

Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев доложил о том, что по итогам проведенной инвентаризации в селе Бютейдях определены 139 домовладений, которые необходимо подключить к газовым сетям, в том числе жилой дом гр. Сидорова С.Г. Газификация данных домовладений планировалась в рамках государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», однако проект не прошел конкурсный отбор проектов комплексного развития сельских территорий и агломераций на 2022 год в связи с недостаточным количеством баллов, а также ограниченным объемом средств федерального бюджета. В этой связи данные работы планируются провести в рамках программы социальной догазификации населенных пунктов. На сегодня составлен график проведения работ по газификации (прилагается) и разработана проектно-сметная документация. Работы будут производиться региональным оператором газификации населенных пунктов Республики Саха (Якутия) АО «Сахатранснефтегаз». Для догазификации вышеуказанных домовладений в 2022 году необходимо изыскать 55,2 млн. рублей. В качестве источника финансирования рассматриваются средства Единого оператора газификации в лице ООО «Газпром газификация» посредством заключения инвестиционного договора на строительство газопроводов-вводов и сетей газораспределения. Планируемый срок проведения строительно-монтажных работ – до 01 октября 2022 года.

На этом основании срок исполнения поручения продлён до 3 октября 2022 года.