Продолжен контроль исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жителя Свердловской области, проведённого по поручению Президента Российской Федерации начальником Управления Президента Российской Федерации по государственным наградам Владимиром Осиповым в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 6 декабря 2012 года

Поручение, данное по обращению Чистякова Виктора Евгеньевича из города Первоуральска Свердловской области, предусматривает разработку графика проведения работ и их финансирования по строительству лыжного комплекса в городе Первоуральске, а также принятие мер по его строительству.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев доложил, что в настоящее время продолжается работа по оформлению земельного участка для размещения здания лыжной базы, подготовлено эскизное предложение и схема генерального плана земельного участка, планируемого под строительство лыжной базы, проведена работа по межеванию земельного участка. В марте 2014 года планируется провести кадастровые работы и поставить вышеуказанный участок на кадастровый учёт. В мае 2014 года будут начаты работы по передаче земельного участка в постоянное бессрочное пользование и оформлению правоустанавливающих документов на него. По факту получения исходно-разрешительной документации проектная организация разработает проектно-сметную документацию и до конца сентября 2014 года получит заключение о достоверности определения сметной стоимости инвестиционного проекта. На основании указанного документа в октябре 2014 года планируется получить заключение об эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения. Вопрос об объёме финансирования на 2014 – 2015 годы строительства лыжной базы в городе Первоуральске будет решён после оформления необходимой документации и получения вышеуказанных заключений.

На этом основании контроль исполнения поручения Президента Российской Федерации продолжен до 1 июля 2015 года с предоставлением промежуточного доклада до 15 ноября 2014 года.