О ходе исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Чувашской Республики, проведённого по поручению Президента Российской Федерации начальником Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам Сергеем Новиковым в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 17 октября 2023 года

Поручение, данное Главе Чувашской Республики по обращению Кирилловой Татьяны Львовны из села Тобурданово Канашского района Чувашской Республики, предусматривает принятие мер по завершению ремонта автомобильной дороги от села Тобурданово до деревни Яманово в Канашском районе, обеспечив проезжее состояние дороги и безопасность дорожного движения, в том числе на период проведения работ.

Глава Чувашской Республики Олег Николаев доложил о том, что в рамках строительства скоростной автомобильной дороги М-12 «Москва – Нижний Новгород – Казань» (далее – М-12) был утверждён перечень автодорог регионального и местного значения для использования при перевозке инертных материалов. Автомобильная дорога общего пользования местного значения «Цивильск – Ульяновск» – Тобурданово – Яманово – граница Канашского района» вошла в данный перечень и использовалась для транспортировки инертных материалов при строительстве 7 этапа М-12. Ввиду того, что вес подвижного состава транспортных средств, используемых для перевозки инертных материалов при строительстве М-12, значительно превышал допустимые весовые нагрузки, указанная автомобильная дорога фактически разрушилась и в настоящее время находится в ненормативном состоянии. В соответствии с соглашением между Чувашской Республикой и ГК «Автодор» (Казанский филиал ГК «Автодор», отвечающий за реализацию 7 этапа М-12) последняя взяла на себя обязательство силами генеральной подрядной организации ООО «СК «Автодор» (дочернее предприятие ГК «Автодор)» восстановить указанную автодорогу после завершения ее использования. Фактически перевозка инертных материалов по данному участку автодороги прекратилась в III квартале текущего года. В настоящее время ввиду ненадлежащей организации работ подрядной организацией данный объект до сих пор не завершён. По состоянию на 15 ноября 2023 года объём выполненных работ составляет: срезка поверхностного слоя – 85%; устройство нижнего слоя покрытия толщиной 0,07 м из к/з а/б тип Б марки II – 40%; устройство оснований толщиной 0,25 м из ЩПС С4 М800 – 34%; устройство верхнего слоя покрытия толщиной 0,06м из а/б смеси ЩМА-20 – 20%; укрепление обочин толщиной 0,07 м – 0%. Фактическое выполнение объекта в целом по всем видам работ составляет не более 30%. В настоящее время ГК «Автодор» переносит ориентировочный срок завершения восстановления автомобильной дороги местного значения «Цивильск – Ульяновск» – Тобурданово – Яманово – граница Канашского района» на конец ноября 2023 года.