О ходе исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Республики Марий Эл, проведённого по поручению Президента Российской Федерации помощником Президента Российской Федерации – начальником Контрольного управления Президента Российской Федерации Дмитрием Шальковым в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 20 ноября 2018 года

Поручение, данное по обращению Савинцевой Ольги Леонидовны из города Йошкар-Ола Республики Марий Эл, предусматривает совместно с Министерством просвещения Российской Федерации принятие мер по строительству и вводу в эксплуатацию школы в микрорайоне 9В города Йошкар-Олы.

Министр просвещения Российской Федерации Ольга Васильева доложила, что в строительство школы в городе Йошкар-Оле осуществляется в 2019–2020 годах в рамках реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях национального проекта «Образование». На строительство школы в городе Йошкар-Оле в рамках мероприятий по создание новых мест из федерального бюджета в 2019 и 2020 годах бюджету Республики Марий Эл предусмотрены соответствующие средства.

В настоящее время строительная готовность школы в городе Йошкар-Оле составляет 30%.

, что строительство средней общеобразовательной школы в микрорайоне 9В города Йошкар-Олы на 825 мест (далее – объект) ведется в рамках национального проекта «Образование» по мероприятию содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования».

22 октября 2018 года администрацией городского округа «Город Йошкар-Ола» был заключен муниципальный контракт на строительство средней общеобразовательной школы. Срок завершения работ по контракту – 1 июля 2020 г., предполагаемая дата ввода объекта – 1 сентября 2020 г. Готовность объекта составляет 30 процентов. В настоящий момент завершаются работы по строительству 3 этажа здания, одновременно ведутся работы по внутренней черновой отделке первого этажа с устройством инженерных систем и монтажу оконных блоков. График производства работ соблюдается, отклонений в сроках строительства общеобразовательной организации не имеется.