О ходе исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Волгоградской области, проведённого по поручению Президента Российской Федерации Руководителем Администрации Президента Российской Федерации Сергеем Ивановым в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 7 июня 2012 года

Поручение, данное по обращению Кочетовой Надежды Николаевны из хутора Арчедино-Чернушенского Фроловского района Волгоградской области предусматривает принятие мер по газификации хутора Арчедино-Чернушенского Фроловского района.

Временно исполняющий обязанности губернатора Волгоградской области Андрей Бочаров доложил, что правительством Волгоградской области принято решение о строительстве межпоселкового и внутрипоселкового газопроводов на условии софинансирования из областного бюджета и муниципального бюджета Фроловского района. В настоящее время проектная документация на строительство межпоселкового газопровода готова, получено положительное заключение государственной экспертизы, конкурсная документация для проведения аукциона на выполнение работ по строительству проходит согласование в установленном порядке. В соответствии с проектной документацией продолжительность строительства объекта составляет 108 дней, работы предусматривается завершить до 3 октября 2014 года. Администрацией Фроловского района

в феврале 2014 года заключён муниципальный контракт на выполнение работ по разработке проектной документации на строительство внутрипоселкового газопровода с учётом необходимости получения заключения государственной экспертизы, продолжительность выполнения работ составляет 150 дней. После проведения аукционных процедур строительство планируется завершить ориентировочно до 1 февраля 2015 года.

На протяжении последних пяти лет на территории области осенне-зимнее время года сопровождается сильными снегопадами и низким температурным режимом, в связи с чем проведение строительных работ затрудняется или приостанавливается. С учётом изложенного и в соответствии с утверждённым графиком проведения работ по газификации хутора Арчедино-Чернушенского завершение работ по строительству внутрипоселкового газопровода и сдача объекта в эксплуатацию будут осуществлены не позднее 1 мая 2015 года.