Продолжен контроль в рабочем порядке за принятием мер по исполнению пункта 7 перечня поручений, данных по итогам работы в Республике Крым мобильной приёмной Президента Российской Федерации

Заместитель Председателя Совета министров Республики Крым Михаил Назаров доложил о ходе исполнения пункта 7 перечня поручений, данных по итогам работы в Республике Крым 21 июня 2017 года мобильной приёмной Президента Российской Федерации под руководством советника Президента Российской Федерации Сергея Глазьева.

Поручение, данное по обращению Бацулиной Татьяны Юрьевны из посёлка городского типа Приморский города Феодосия Республики Крым, предусматривало принятие мер по обследованию здания бывшего детского сада, расположенного по адресу: город Феодосия, посёлок городского типа Приморский, улица Гагарина, дом 11, и представлению графика проведения работ и их финансирования по его реконструкции.

В связи с разработкой проекта реконструкции детского сада, поручение было снято с контроля. Принятие мер по завершению строительства указанного здания осуществляется в рабочем порядке.

В докладе сообщается о том, что в рамках государственного контракта на выполнение проектно-изыскательских работ получено положительное заключение по проектной документации и результатам инженерных изысканий, в том числе в части проверки достоверности определения сметной стоимости. Заключен государственный контракт на СМР со сроком окончания работ 22 августа 2022 гола и получено разрешение на строительство. На текущую дату строительная готовность объекта составляет 50 процентов. Строительная площадка обеспечена рабочей силой и необходимой техникой. Согласно дополнительному соглашению часть лимитов финансирования по объекту перераспределена на 2023 год, в связи с чем готовится дополнительное соглашение о переносе срока завершения СМР и вводе объекта в эксплуатацию на 2023 год, что не нарушает общего срока реализации объекта. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован в декабре 2023 года.

На этом основании контроль за принятием мер — завершением реконструкции и вводом в эксплуатацию детского сада, расположенного по адресу: город Феодосия, посёлок городского типа Приморский, улица Гагарина, дом 30, продолжен в рабочем порядке в соответствии с ранее установленным сроком до 20 декабря 2023 года.