О ходе исполнения пункта 3 перечня поручений, данных по итогам работы в Ивановской области мобильной приёмной Президента Российской Федерации

Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский доложил о ходе исполнения пункта 3 перечня поручений, данных Губернатору Ивановской области по итогам работы в Ивановской области мобильной приёмной Президента Российской Федерации 16 мая 2019 года под руководством начальника Управления Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции Андрея Чоботова.

Поручение, данное по обращению Кутуевой Ирины Дмитриевны из деревни Жуково Ивановского района Ивановской области, предусматривает принятие мер по разработке и предоставлению графика проведения работ и их финансирования по строительству и вводу в эксплуатацию дошкольного образовательного учреждения в Коляновском сельском поселении Ивановского района.

В докладе сообщается о том, что строительная готовность дошкольного образовательного учреждения в Коляновском сельском поселении Ивановского муниципального района Ивановской области на 120 мест составляет 97%. На объекте завершаются внутренние отделочные работы и ведутся работы по благоустройству территории. Завершение строительных работ запланировано до 30 августа 2020 года, а ввод объекта в эксплуатацию до 30 сентября 2020 года. С учетом оформления необходимой документации для получения положительных заключений надзорных органов и лицензирования образовательной деятельности, открытие объекта и прием детей планируется до 10 октября 2020 года Со строительством нового образовательного учреждения в Коляновском сельском поселении Ивановского муниципального района Ивановской области будет обеспечена 100% доступность дошкольного образования для детей.