О ходе принятия мер по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жителя Чувашской Республики, проведённого по поручению Президента Российской Федерации начальником Управления Президента Российской Федерации по работе с обращениями граждан и организаций Михаилом Михайловским в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 19 июля 2019 года

Поручение, данное Главе Чувашской Республики по обращению Егорова Николая Николаевича из города Шумерля Чувашской Республики, предусматривало принятие мер по завершению строительства и вводу в эксплуатацию трёх блочно-модульных котельных, а также разработку и представление плана мероприятий по замене подводящих инженерных сетей к указанным котельным и по приведению в надлежащее состояние оставшихся трёх котельных в городе Шумерля.

В связи с завершением строительства и вводом в эксплуатацию трех блочно-модульных котельных поручение было снято с контроля. Принятие мер по замене подводящих инженерных сетей к трём построенным блочно-модульным котельным в городе Шумерля осуществляется в рабочем порядке.

Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики Павел Данилов доложил о том, что Чувашской Республикой ведётся масштабная работа по обновлению коммунальной инфраструктуры в малых городах Шумерля, Козловка, Алатырь. С 2022 года с привлечением средств Фонда Национального Благосостояния реализуется 8 проектов по замене тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения, в том числе в городе Шумерля реализуется 6 проектов. Степень готовности строительства тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения от действующих блочно-модульных котельных (по ул. К. Маркса, ул. Чайковского, Школьному переулку) следующая: по ул. Чайковского – степень готовности 92%, укладка сетей на стадии завершения, 95% потребителей подключены, ведётся благоустройство территории; по ул. К. Маркса – степень готовности 90%, укладка сетей на стадии завершения, 95% потребителей подключены, ведётся благоустройство территории; по пер. Школьный – степень готовности 66%.

Для начала отопительного сезона запланировано завершение обвязки магистральных сетей и подключение потребителей к системе отопления. Завершение всех работ планируется до 15 ноября 2023 года. Отопительный период 2023–2024 годов в городе Шумерля будет начат в установленный срок независимо от степени завершения работ на указанных объектах.