Продлён контроль в рабочем порядке исполнения пункта 5 перечня поручений, данных Губернатору Приморского края по итогам работы в Приморском крае мобильной приёмной Президента Российской Федерации

Заместитель председателя правительства Приморского края – министр жилищно-коммунального хозяйства Приморского края Виталий Блоцкий доложил о ходе исполнения пункта 5 перечня поручений, данных по итогам работы в Приморском крае 9 июня 2021 года мобильной приёмной Президента Российской Федерации под руководством помощника Президента Российской Федерации Анатолия Серышева.

Поручение, данное Губернатору Приморского края по обращению Вышивановой Марины Сергеевны из города Уссурийска Приморского края, предусматривает совместное с Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации принятие мер по разработке и представлению графика проведения работ и их финансирования по строительству и вводу в эксплуатацию защитных сооружений от наводнений в городе Уссурийске.

В докладе сообщается о том, что Планом-графиком предусматривается реализация шести мероприятий. Мероприятие по отсыпке существующей дамбы защитного сооружения, увеличению высоты гребня в местах провалов, в том числе в месте проживания заявителя по ул. Васильковая, проведено в 2021 году за счёт местного бюджета. Мероприятие по реконструкции объекта «Инженерная защита от затопления микрорайона «Семь ветров» в районе ул. Раздольная в г. Уссурийске» начато в 2022 году, источником финансирования являются средства федерального, краевого и местного бюджетов, по состоянию на 21 декабря 2023 года степень технической готовности составляет 43%. Муниципалитетом проводится корректировка изысканий проектно-сметной документации по итогам паводка текущего года, срок завершения – 1 февраля 2024 года. Учитывая предварительные итоги корректировки изысканий, внесение изменений в проектно-сметную документацию планируется завершить во II квартале 2024 года. Оставшиеся 4 объекта запланированы к осуществлению на 2025–2028 годы с привлечением средств федерального, краевого и местного бюджетов. По линии Росводресурсов планируется привлечь средства для софинансирования объектов «Дамба «Солдатское озеро», «Инженерная защита от затопления г. Уссурийска паводковыми водами рек Раковка и Комаровка» «Сооружение противопаводковое водохранилище на р. Казачка» с учётом рассмотрения администрацией Уссурийского округа вопроса о корректировке проектно-сметной документации с учётом паводка текущего года и возможности выделения профильных работ в отдельные пусковые комплексы. Финансирование данного объекта планируется осуществлять за счёт субсидии краевого бюджета. В целях защиты от негативного воздействия вод в текущем году на территории Уссурийского городского округа проведён государственный мониторинг, а также начаты плановые работы за счёт субвенции федерального бюджета по расчистке русел рек, которые планируется завершить в 2025 году.

На этом основании продлён контроль в рабочем порядке за принятием мер – информированием о ходе работ по строительству сооружений инженерной защиты от наводнений в городе Уссурийске, а также о завершении реконструкции объекта «Инженерная защита от затопления микрорайона «Семь ветров» в районе улицы Раздольная в городе Уссурийске» в срок до 25 декабря 2025 года с представлением промежуточного доклада в срок до 25 августа 2024 года.