О ходе исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Новосибирской области, проведённого по поручению Президента Российской Федерации начальником Управления Президента Российской Федерации по внешней политике Александром Манжосиным в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 9 декабря 2016 года

Поручение, данное по обращению Фурсовой Елены Ивановны из посёлка Горный Тогучинского района Новосибирской области, предусматривает принятие мер по завершению строительства и вводу в эксплуатацию школы в посёлке Горный Тогучинского района.

Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий доложил, что строительство школы продолжается. С начала строительства школы выполнены следующие виды строительно-монтажных работ: 1 блок (спортивный блок с бассейном) – выполнены стены подвала, монолитные конструкции бассейна, монтаж металлоконструкций на 90 процентов, приступили к кладке наружных стен; 2 блок (учебный блок старших классов) – выполнено устройство кирпичных стен 1 – 2-го этажей и монтаж перекрытий, устройство кирпичных стен 3-го этажа, монтаж монолитного пояса 3-го этажа; 3 блок (административный блок) – выполнено устройство кирпичных стен 1-го этажа и перекрытие, кирпичные стены 2-го этажа выполнены на 35 процентов; 4 блок (учебный блок начальных классов) – выполнено устройство кирпичных стен 1-го этажа, монтаж монолитного пояса 1-го этажа.

В соответствии с Законом Новосибирской области от 28 декабря 2016 года № 128-ОЗ «Об областном бюджете Новосибирской области на 2017 год и плановый период на 2018 и 2019 годы» на строительство школы предусмотрено финансирование за счёт средств областного бюджета в 2017 – 2019 годах. Министерством образования Новосибирской области в январе 2017 года направлена заявка в Министерство образования Российской Федерации на получение средств федерального бюджета, при получении которых объект будет введён в эксплуатацию в 2017 году.