О ходе исполнения пункта 1 перечня поручений, данных по итогам работы в Республике Башкортостан мобильной приёмной Президента

Временно исполняющий обязанности Президента Республики Башкортостан Рустэм Хамитов доложил о ходе исполнения пункта 1 перечня поручений, данных по итогам работы в Республике Башкортостан 29 августа 2012 года мобильной приёмной Президента Российской Федерации под руководством советника Президента Российской Федерации Александра Бедрицкого.

Поручение Президента Российской Федерации, данное по обращению Халилова Раиля Ильдаровича из города Уфы Республики Башкортостан, предусматривает принятие мер по обеспечению нормативным водоснабжением села Бекетово Кармаскалинского района Республики Башкортостан.

В докладе сообщается, что согласно муниципального контракта от 17 июля 2013 года генподрядная организация ООО «Водопровод» в 2014 году продолжила работы по объекту «Строительство водопровода с обустройством скважины в селе Бекетово». Выполнен ряд строительно-монтажных работ, произведена оплата оборудования объектов водоснабжения. Срок поставки оборудования по контракту – вторая декада августа 2014 года. В связи с несоответствием качества воды требованиям СанПиН в пробуренных для водозабора скважинах в настоящее время работы по строительству водозабора приостановлены для проведения корректировки проекта и строительства водозабора в 4 километрах от предусмотренного проектом места, там, где пробы артезианской воды соответствуют нормативам. Учитывая изложенное, завершение всех работ и ввод в эксплуатацию объекта водоснабжения села Бекетово Кармаскалинского района планируется осуществить в срок до конца октября 2014 года.