О ходе исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Ярославской области, проведённого по поручению Президента Российской Федерации начальником Управления Президента Российской Федерации по обеспечению деятельности Государственного совета Российской Федерации Александром Харичевым в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 8 апреля 2021 года

Поручение, данное Губернатору Ярославской области по обращению Заикиной Ирины Евгеньевны из посёлка Рязанцево города Переславль–Залесский Ярославской области предусматривает совместное с ПАО «Газпром» принятие мер по газификации жилых домов в населённых пунктах Горки, Дубки, Елизарово, Рязанцево и Смоленское городского округа города Переславля–Залесского.

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев доложил о том, что завершено строительство объекта «Газопровод межпоселковый ГРС Ленинский Путь – пос. Рязанцево – с. Елизарово – дер. Горки – с. Смоленское с отводом на пос. Дубки Переславского муниципального района Ярославской области» протяжённостью 44,29 км. В рамках реализации указанной региональной программы акционерным обществом «Газпром газораспределение Ярославль» выполняются следующие работы: заключён договор на строительно-монтажные работы на распределительном газопроводе в с. Смоленском, подрядчик приступил к работам, выполнение составляет 49 процентов; заключён договор на строительно-монтажные работы на распределительном газопроводе в дер. Горки, подрядчик приступил к работам, выполнение составляет 85 процентов; заключён договор на строительно-монтажные работы на распределительном газопроводе в с. Елизарово, подрядной организацией проложено 200 метров сетей; строительно-монтажные работы на распределительном газопроводе в пос. Рязанцево завершены, акт строительной проверки подписан 25 декабря 2023 года, произведён пуск газа; строительно-монтажные работы на распределительном газопроводе в пос. Дубки завершены, акт строительной проверки подписан 2 февраля 2024 года. В соответствии с календарно-сетевыми графиками окончание работ на распределительных газопроводах в с. Елизарово, дер. Горки, с. Смоленском запланировано в II квартале 2024 года.