О ходе исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жителя Ленинградской области, проведённого по поручению Президента Российской Федерации начальником Экспертного управления Президента Российской Федерации Владимиром Симоненко в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 2 февраля 2017 года

Поручение, данное Губернатору Ленинградской области по обращению Хоменко Сергея Васильевича из города Сертолово Ленинградской области предусматривает разработку и представление графика проведения работ и их финансирования по строительству и вводу в эксплуатацию спортивного комплекса для занятий хоккеем, а также принятие мер по реконструкции существующей коробки в городе Сертолово.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко доложил о том, что застройщиком выполнен начальный этап строительства объекта, установлено ограждение, оборудована строительная площадка, установлен глубинный дренаж, строительная площадка отсыпана песком и щебнем, выполнены работы по устройству фундамента. Объект зарегистрирован в собственности застройщика, как объект незавершенного строительства, уровень строительной готовности – 5 %. В связи с неисполнением застройщиком обязательств по строительству объекта Администрация МО «Сертолово» Всеволожского района обратилась в Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском о признании отсутствующим права собственности на объект незавершенного строительства. Учитывая, что до настоящего времени решение суда ответчиками не исполнено, меры принудительного исполнения результатов не дали, земельный участок фактически занят подлежащими демонтажу конструкциями, что препятствует дальнейшему его использованию, администрацией Сертолово 20 октября 2022 года подано в Арбитражный суд города Санкт-Петербург и Ленинградской области заявление о предоставлении истцу права осуществить действия по демонтажу конструкций самостоятельно с отнесением расходов по совершению данных действий на ответчиков. Заявление рассмотрено, способ исполнения решения суда изменен, решение суда вступит в законную силу 25 декабря 2022 года. Вопрос о дальнейшем использовании участка будет решен после его фактического освобождения. По состоянию на 13 июля 2023 года исключена запись о праве собственности из Единого государственного реестра недвижимости об объекте незавершенного строительства, объект снят с кадастрового учета. Администрацией МО «Сертолово» проводится работа по подготовке аукционной документации на право заключения договора аренды земельного участка для строительства ледовой арены. Планируемый срок размещения документации — до 1 сентября 2023 года.