Продлён контроль исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Астраханской области, проведённого по поручению Президента Российской Федерации первым заместителем Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Алексеем Громовым в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 26 ноября 2020 года

Поручение, данное Губернатору Астраханской области по обращению Лушниковой Надежды Петровны из рабочего посёлка Лиман Лиманского района Астраханской области предусматривает принятие мер по разработке и представлению графика проведения работ и их финансирования по строительству и вводу в эксплуатацию новой поликлиники в рабочем посёлке Лиман Лиманского района, обеспечив надлежащие условия реализации права граждан на медицинскую помощь.

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин доложил о том, что в 2019 году в ходе реализации мероприятия по строительству поликлиники в рабочем посёлке Лиман администрацией муниципального образования «Лиманский район» Астраханской области была проведена работа по формированию и объединению земельных участков под строительство поликлиники и теплого перехода между строящимся и существующим зданиями ГБУЗ АО «Лиманская районная больница», в результате которой градостроительный план объединенного земельного участка был представлен на согласование главному заказчику – государственному казённому учреждению Астраханской области «Управление по капитальному строительству Астраханской области». 1 июля 2019 года с подрядной организацией был заключен контракт на выполнение проектно-изыскательских работ со сроком исполнения не позднее – 9 декабря 2019 года. Подрядной организацией обязательства по контракту не выполнены. В 2020 году проводилась претензионная работа, подан иск в Арбитражный суд Астраханской области для расторжения контракта. По итогам судебного разбирательства будет принято решение либо о завершении работ по разработке проектно-сметной документации в рамках действующего контракта и получении положительного заключения государственной экспертизы, либо о заключении нового контракта. После выполнения работ по разработке проектно-сметной документации Правительством Астраханской области в первоочередном порядке будет рассмотрен вопрос о выделении финансовых средств на строительство поликлиники.

На этом основании срок исполнения поручения продлён до 10 ноября 2021 года.