На заседании был рассмотрен ход восстановительных работ на электростанции в соответствии с принятым ранее планом. Отмечено, что в октябре завершена расчистка разрушенных объектов, подготовлена площадка для проведения дальнейших ремонтных работ, в частности, полностью восстановлен тепловой контур машинного зала.

Выделение средств для финансирования восстановительных работ на Саяно-Шушенской ГЭС осуществляется точно и в срок под жестким государственным контролем.

В рамках реализации поручений Председателя Правительства Российской Федерации В.В.Путина особое внимание на заседании Правительственной комиссии было уделено обеспечению надежной и бесперебойной работы Объединенной энергосистемы Сибири, готовности всех энергетических объектов региона к осенне-зимнему периоду. В этих целях предусмотрен ввод дополнительных мощностей за счет тепловых электростанций, завезены дополнительные объемы угля и других видов топлива. Проверена готовность Федеральной сетевой компании и Межрегиональной распределительной сетевой компании Сибири к аварийному реагированию.

Для замещения дефицита электроэнергии даны поручения по ускорению ввода в эксплуатацию Богучанской ГЭС, при этом вопросы технической безопасности должны иметь приоритетное значение. Так, всем заинтересованным структурам даны поручения в обязательном порядке учитывать результаты технического расследования аварии на СШГЭС и при необходимости внести изменения в проекты с учетом новых требований технической безопасности строящихся энергетических объектов.

Кроме того, соответствующим ведомствам поручено обеспечить штатную работу водохранилищ Саяно-Шушенской ГЭС и Ангаро-Енисейского каскада в период паводка.