Исполнено поручение (снято с контроля), данное по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Ярославской области, проведённого по поручению Президента Российской Федерации советником Президента Российской Федерации в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 8 декабря 2015 года

Поручение, данное 8 декабря 2015 года советником Президента Российской ФедерацииСергеем ГлазьевымГубернатору Ярославской области по обращению Лебедевой Натальи Константиновны из деревни Дёмино Рыбинского района Ярославской области, предусматривает принятие мер по разработке и представлению графика проведения работ и их финансирования по обеспечению нормативным водоснабжением и газификации жилых домов в деревне Дёмино Рыбинского района.

Ранее контроль за принятием мер в части обеспечения водоснабжением жилых домов в деревне Дёмино Рыбинского района завершён.

Исполняющий обязанности заместителя Председателя Правительства Ярославской области Виктор Неженец доложил о том, что газификация деревни Дёмино будет возможна после строительства в 2021 – 2022 годах межпоселкового газопровода высокого давления от дер. Вокшерино до пос. Шашково Рыбинского муниципального района. В сентябре 2021 года органом местного самоуправления проведен электронный аукцион на выполнение работ по организации строительства объекта «Строительство распределительных газовых сетей в дер. Дёмино Рыбинского района Ярославской области». В ходе проведения аукциона определена подрядная организация и 29 сентября 2021 года заключен муниципальный контракт на строительство газораспределительных сетей с подрядной организацией. Срок выполнения работ по контракту – до 30 декабря 2021 года. Работы по строительству газовых распределительных сетей по контракту в д. Дёмино Рыбинского муниципального района подходят к завершающему этапу (проложено 95% газовых сетей). В связи с прохождением газопровода по особо охраняемой природной территории «Парк Демино» и необходимостью подготовки дополнительных документов, администрацией Рыбинского муниципального района перенесен срок завершения работ по строительству межпоселкового газопровода от дер. Вокшерино до пос. Шашково на 2022 год.

На этом основании контроль за результатами принятия мер – завершением работ по газификации жилых домов в деревне Дёмино Рыбинского района, осуществляется в рабочем порядке с предоставлением информации до 1 ноября 2022 года.