О ходе исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жителя Ямало-Ненецкого автономного округа, проведённого по поручению Президента Российской Федерации начальником Управления Президента Российской Федерации по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами в приёмной Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе 30 апреля 2019 года

Поручение, данное 30 апреля 2019 года начальником Управления Президента Российской Федерации по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Владимиром ЧерновымГубернатору Ямало-Ненецкого автономного округа по обращению Кирпатовского Кирилла Валентиновича из города Салехарда Ямало-Ненецкого автономного округа, предусматривает принятие мер по обеспечению дорожной и инженерной инфраструктурой земельных участков, предоставленных льготной категории граждан для индивидуального жилищного строительства, в микрорайоне Радужном города Салехарда.

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов доложил о том, что в рамках Адресной инвестиционной программы Ямало-Ненецкого автономного округа муниципальному образованию город Салехард предоставляется субсидия из окружного бюджета на строительство объекта «Инженерное обеспечение и благоустройство территории СНТ «Удача» г. Салехард». Проектной документацией по объекту предусмотрено строительство сетей электроснабжения, водоснабжения, газоснабжения, улично-дорожной сети и благоустройство территории. Проект реализовывается отдельными этапами строительства и состоит из 4-х этапов. В 2019–2020 годах завершено строительство сетей электроснабжения и автомобильных проездов с щебеночно-гравийным типом покрытия. На сегодняшний день решён вопрос обеспечения земельного участка заявителя дорожной и инженерной инфраструктурой (сети электроснабжения). Всего дорожной и инженерной (сети электроснабжения) инфраструктурой в микрорайоне Радужный муниципального образования город Салехард обеспечено 450 земельных участков. В июне 2021 года был заключён долгосрочный муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ по устройству сетей водоснабжения, газоснабжения, а также улично-дорожной сети и водоотводных лотков. На сегодняшний день выполнено строительство сетей газоснабжения на 90%, водоснабжения на 80%, водоотводные лотки на 45%, выполняются пуско-наладочные работы. Прокладка инженерных сетей осуществляется в соответствии с графиком производства работ. После прокладки подземных инженерных коммуникаций будет произведено устройство улично-дорожной сети. В настоящее время проектная документация корректируется в части учета новых требований об изменении диаметров и трассировки подключения к существующим сетям. Планируемый срок завершения работ с учётом корректировки документации и прохождения государственной экспертизы проектной документации – декабрь 2024 года.