Продлён контроль исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Иркутской области, проведённого по поручению Президента Российской Федерации помощником Президента Российской Федерации – начальником Референтуры Президента Российской Федерации Дмитрием Калимулиным в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 7 октября 2020 года

Поручение, данное Губернатору Иркутской области по обращению Кучумовой Татьяны Васильевны из города Иркутска Иркутской области, предусматривает принятие мер по строительству и вводу в эксплуатацию пешеходного моста через реку Снежная в посёлке Новоснежная Слюдянского района, обеспечив доступность граждан к социально-значимым объектам до завершения работ.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев доложил о том, что ранее заключенный муниципальный контракт от 21 декабря 2022 года в апреле текущего года расторгнут по причине представления подрядной организацией недостоверных сведений для участия в конкурсном отборе, средства бюджета Иркутской области, направленные подрядной организации в качестве аванса, восстановлены в полном объёме, Минстроем России утверждён проект планировки, получено разрешение на строительство, проектная документация скорректирована в части уточнения метода бурения скважин и направлена для прохождения государственной экспертизы повторно. Администрацией Слюдянского муниципального района разработана дорожная карта, определены сроки контрактации – октябрь 2023 года и строительства – с ноября 2023 года по ноябрь 2024 года, предусмотрено обеспечение доступа граждан к социально значимым объектам посредством устройства временного моста.

На этом основании срок исполнения поручения продлён до 17 декабря 2024 года.