Продлён контроль исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Чувашской Республики, проведённого по поручению Президента Российской Федерации помощником Президента Российской Федерации – начальником Контрольного управления Президента Российской Федерации в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 21 марта 2017 года

Поручение, данное 21 марта 2017 года помощником Президента Российской Федерации – начальником Контрольного управления Президента Российской Федерации Константином Чуйченко Главе Чувашской Республики по обращению Ефремовой Татьяны Витальевны из города Чебоксары Чувашской Республики предусматривает принятие мер по разработке и представлению графика проведения работ и их финансирования по строительству и вводу в эксплуатацию школы в микрорайоне 3 Садового района города Чебоксары.

Глава Чувашской Республики Олег Николаев доложил о том, что строительство объекта «Общеобразовательная школа поз. 37 в мкр. 3 района «Садовый» г. Чебоксары Чувашской Республики» на 1650 мест предусмотрено подпрограммой «Создание в Чувашской Республике новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» государственной программы Чувашской Республики «Развитие образования». В связи с неисполнением подрядной организацией обязательств по государственному контракту, заключенному 12 мая 2021 года на строительство школы, контракт расторгнут в одностороннем порядке 19 июня 2023 года. 14 июля 2023 года заключён контракт на строительство объекта с новой подрядной организацией. В соответствии с соглашением, заключенным между Министерством просвещения Российской Федерации и Кабинетом Министров Чувашской Республики о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Чувашской Республики на софинансирование расходов, возникающих при реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», срок завершения работ по вышеуказанному объекту – 31 декабря 2023 года. В настоящее время объём выполненных работ составляет 77,4%. На объекте ведутся отделочные работы, монтаж слаботочных сетей, сетей вентиляции, устройство полов, утепление и облицовка потолков 2 и 4 блока, устройство тротуаров, подготовка основания покрытия футбольного поля, подготовка площадок под озеленение.

На этом основании срок исполнения поручения продлён до 26 января 2024 года.