Продлён контроль исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жителя Псковской области, проведённого по поручению Президента Российской Федерации помощником Президента Российской Федерации – начальником Контрольного управления Президента Российской Федерации Константином Чуйченко в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 13 марта 2014 года

Поручение, данное по обращению Оспенникова Ильи Андреевича из города Пскова Псковской области, предусматривает принятие мер по завершению реконструкции набережной реки Великой и благоустройству детского парка в городе Пскове.

Исполняющий полномочия Губернатора Псковской области Максим Жаворонков доложил, что по состоянию на 29 сентября 2014 года выполнено 87 процентов объёма работ по реконструкции набережной реки Великой в городе Пскове. В настоящее время выполняются работы по устройству дорожного покрытия из брусчатки на среднем уровне набережной, устройству штампованного бетона на нижнем уровне набережной, облицовке нижнего яруса набережной гранитом, которые не были предусмотрены в первоначальном проекте. В связи с существенным увеличением объёма работ и сложностями с поставкой валунного камня выполнить работы по облицовке откоса своевременно не представляется возможным. Таким образом, работы на объекте будут завершены в декабре 2014 года.

На этом основании контроль исполнения поручения продлён до 30 декабря 2014 года.