О ходе исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео–конференц–связи жительницы города Севастополя, проведённого по поручению Президента Российской Федерации начальником Управления Президента Российской Федерации по работе с обращениями граждан и организаций Михаилом Михайловским в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 22 января 2021 года

Поручение, данное Губернатору города Севастополя по обращению Богородской Оксаны Степановны из города Севастополя, предусматривает принятие мер по благоустройству сквера вблизи дома 10А по улице Софьи Перовской в городе Севастополе, обеспечив безопасные условия пребывания граждан до завершения работ.

Губернатор города Севастополя Михаил Развожаев доложил о том, в сентябре 2021 года заключен государственный контракт на выполнение строительно–монтажных работ по капитальному ремонту сквера. Проектом предусмотрены озеленение территории, устройство экопарковки автомобилей (в том числе для маломобильных групп населения), устройство зон отдыха с теневыми навесами, скамьями, урнами, организация детской и спортивной площадок, обеспечение доступа на территорию для маломобильных групп населения, устройство комплексного освещения, организация мест для пикника, высадка розария. На сегодняшний день на территории сквера выполняются устройство систем водоснабжения, наружного освещения, электроснабжения, установка бортовых камней, устройство подстилающих и выравнивающих слоев для организации пешеходных дорожек. Проведены вертикальная планировка и демонтажные работы. Строительно–монтажные работы начаты 13 сентября 2021 года. В проектно–сметную документацию внесены принципиальные изменения: запланированы устройство экопарковки (с сохранением зеленых насаждений), очистка водоема, вблизи детского, сада дополнительное благоустройство территории, включающее устройство детской площадки. В связи с особенностями природно–климатических условий региона выполнение работ по высадке зеленых насаждений в сквере запланировано в ноябре 2021 года. Завершение строительно–монтажных работ запланировано в срок до 30 декабря 2021 года.