О ходе исполнения пункта 1 перечня поручений, данных по итогам работы в Калининградской области мобильной приёмной Президента Российской Федерации

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов доложил о ходе исполнения пункта 1 перечня поручений, данных по итогам работы в Калининградской области 23 июня 2015 года мобильной приёмной Президента Российской Федерации под руководством начальника Управления Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции Олега Плохого.

Поручение, данное Губернатору Калининградской области по обращению Хрипуновой Марии Эдуардовны из города Калининграда Калининградской области, предусматривает принятие мер по обеспечению надлежащего медицинского обслуживания детей в государственном бюджетном учреждении здравоохранения Калининградской области «Городская детская поликлиника № 1».

В докладе сообщается о том, что фактическая готовность Объекта составляет 99%. Основные строительно-монтажные работы на Объекте завершены. По состоянию на 9 января 2024 года проводится освидетельствование осуществления фактического технологического присоединения Объекта к ресурсоснабжающим сетям, проведение лабораторных исследований и оформление соответствующей документации, подтверждающей соблюдение требований специальных видов безопасности и санитарно-эпидемиологического благополучия на Объекте. В связи с невозможностью поставок на территорию Российской Федерации предусмотренного ранее оборудования медицинского газоснабжения были внесены соответствующие изменения в проектную документацию по Объекту в части замены технологического оборудования на аналогичное по функциональному назначению. В настоящее время откорректированная проектная документация получила положительное заключение государственной экспертизы в установленном порядке. Министерством здравоохранения Калининградской области ведётся работа по дооснащению Объекта оставшейся частью необходимого медицинского оборудования и хозяйственных товаров в рамках предстоящего лицензирования деятельности медицинского учреждения. Планируемый срок ввода Объекта в эксплуатацию – 1 квартал 2024 года.