О ходе исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жителя Омской области, проведённого по поручению Президента Российской Федерации начальником Управления Президента Российской Федерации по приграничному сотрудничеству в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 6 марта 2019 года

Поручение, данное 6 марта 2019 года начальником Управления Президента Российской Федерации по приграничному сотрудничеству Олегом Говоруном по обращению Папанова Александра Владимировича из Любинского рабочего посёлка Любинского района Омской области, предусматривает принятие мер совместно с Министерством спорта Российской Федерации по строительству и вводу в эксплуатацию 13 спортивных площадок, в том числе для сдачи нормативов «Готов к труду и обороне», в Омской области, включая в Любинском рабочем посёлке Любинского района.

Исполняющий обязанности Губернатора Омской области Валерий Бойко доложил о том, что в рамках реализации федерального проекта «Спорт-норма жизни» национального проекта «Демография» Омской области в 2019 году предоставлена субсидия из федерального бюджета на создание 13 малых спортивных площадок, на которых возможно проводить тестирование населения в соответствии с Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом ГТО. Министерством по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области 29 июля 2019 года заключен государственный контракт с ООО «Магаум» на приобретение 13 комплектов спортивных площадок для сдачи нормативов ГТО. Площадки размещаются в 12 муниципальных районах Омской области и городе Омске. Срок исполнения контракта до 26 ноября 2019 года. В перечень муниципальных районов Омской области для размещения малых спортивных площадок включен Любинский муниципальный район Омской области. 15 октября 2019 года в рабочем посёлке Любинский доставлен комплект покрытия для спортивной площадки. Основание для создания малой спортивной площадки в рабочем посёлке Любинский в настоящее время выполнено. С учетом срока монтажа оборудования в течение 14 дней, планируемый срок создания спортивной площадки 9 декабря 2019 года.