О ходе исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы города Севастополя, проведённого по поручению Президента Российской Федерации советником Президента Российской Федерации Сергеем Глазьевым в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 16 февраля 2017 года

Поручение, данное по обращению Пресновой Наталии Леонидовны из села Фруктовое города Севастополя, предусматривает принятие мер по газификации жилых домов в селе Фруктовом города Севастополя.

Заместитель Губернатора – председатель Правительства Севастополя Владимир Базаров доложил о том, что Постановлением Правительства Севастополя утверждена государственная программа города Севастополя «Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры города Севастополя», в которую входит Подпрограмма 5. «Газификация города Севастополя» (далее — Программа). В соответствии с Программой предусмотрено мероприятие «Газификация сел Фруктовое и Поворотное, в том числе проектно-изыскательские работы Г=7000м». Заключен государственный контракт от с ООО «СимИнжГаз» на выполнение проектно-изыскательских работ (далее — ПИР) по мероприятию «Газификация сел Фруктовое и Поворотное, в том числе проектно-изыскательские работы Г=7000м» (далее — Объект). Проектировщиком ООО «СимИнжГаз» разработана проектная документация и проведены инженерные изыскания. Документация направлена в ГАУ «Государственная экспертиза города Севастополя» для прохождения экспертизы достоверности сметной стоимости. В соответствии с утвержденной документацией по планировке территории линейного Объекта для реализации программного мероприятия необходимо было изъять для государственных нужд части следующих земельных участков, расположенных по адресам: г. Севастополь, ЗАО с. Перовской, пай 361, г. Севастополь, Нахимовский р-н, с. Поворотное, 65; г. Севастополь, с. Поворотное, 66. При исполнении государственного контракта от 16.04.2018 № 16Г1ИР-ОК на выполнение проектно-изыскательских работ по Объекту ранее не были учтены в проектной стоимости затраты на выкуп частей вышеуказанных земельных участков. В связи с увеличением сметной стоимости, возникшей из‑за выкупа частей земельных участков, прохождением экспертизы достоверности сметной стоимости, сроки реализации строительно-монтажных работ по газификации в с. Фруктовом запланированы до декабря 2021 года.