Продлён контроль исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жителя Новосибирской области, проведённого по поручению Президента Российской Федерации заместителем Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Дмитрием Козаком в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 10 декабря 2020 года

Поручение, данное Губернатору Новосибирской области по обращению Сагандыкова Николая Тулежановича из села Киевка Татарского района Новосибирской области, предусматривает принятие мер по строительству и вводу в эксплуатацию остановочного пункта на участке (км 0 + 000 – км 1 + 000) автомобильной дороги «Татарск – Красноярка» в городе Татарске, обеспечив безопасность дорожного движения.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников доложил о том, что в целях строительства остановочного пункта на автомобильной дороге «Татарск–Красноярка» в Татарском районе Новосибирской области заключен контракт на выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации, выполнение изыскательских работ на строительство остановочного пункта в рамках реконструкции участка автомобильной дороги «Татарск – Красноярка» в Татарском районе Новосибирской области. В связи с неисполнением подрядчиком принятых на себя обязательств данный контракт расторгнут 19 марта 2021 года. 17 мая 2021 года состоялся повторный электронный аукцион, по итогам заключен контракт на выполнение работ по разработке проекта планировки территории и проекта межевания территории, проектной и рабочей документации, выполнение изыскательских работ. Работы по разработке проектной и рабочей документации и выполнению изыскательских работ приняты 4 октября 2021 года. Проведен аукцион на выполнение работ по строительству остановочного пункта в рамках реконструкции участка автомобильной дороги «Татарск – Красноярка» в Татарском районе Новосибирской области. Выполнение строительно–монтажных работ разделено на два этапа: первый этап – в 2021 году: выполнение работ по строительству заездных карманов, площадок под остановочные автопавильоны, установка двух остановочных автопавильонов, устройство освещения; второй этап – в 2022 году: окончание работ по устройству земляного полотна, основания дорожной одежды, заездных карманов, посадочной площадки и тротуаров. Работы по первому этапу будут завершены до 8 ноября 2021 года в полном объёме. Завершение работ по второму этапу запланировано в срок до 15 октября 2022 года.

На этом основании срок исполнения поручения продлён до 25 октября 2022 года.