Продлён контроль исполнения пункта 2 перечня поручений, данных по итогам работы в Псковской области мобильной приёмной Президента Российской Федерации

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников доложил о ходе исполнения пункта 2 перечня поручений, данных по итогам работы в Псковской области 26 апреля 2019 года мобильной приёмной Президента Российской Федерации под руководством начальника Управления Президента Российской Федерации по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи Андрея Липова.

Поручение, данное по обращению Папинок Александра Юрьевича из города Пскова Псковской области, предусматривает принятие мер по ремонту автомобильной дороги по улице Индустриальной на участке от улицы Ипподромной до улицы Инженерной в городе Пскове, обеспечив проезжее состояние дороги до завершения работ и безопасность дорожного движения.

В докладе сообщается о том, что в 2018 году была разработана проектная документация на реконструкцию перекрестка ул. Инженерной и ул. Индустриальной в городе Пскове Псковской области (далее — Объект). Общая протяженность реконструируемого Объекта составляет 0,924 км, в том числе участков по ул. Индустриальной, ул. Инженерной и проезда к ГБУЗ ПО «Псковская городская поликлиника № 3» в городе Пскове. В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» между Управлением городского хозяйства Администрации города Пскова и ООО «ЭксирсссСтрой» заключен муниципальный контракт на выполнение работ по реконструкции Объекта. Срок реконструкции Объекта по муниципальному контракту — 01.07.2019–28.11.2020. В июле 2019 года начались работы на участке Объекта по ул. Индустриальной в городе Пскове. В настоящее время переустраиваются сети инженерных коммуникаций, ливневая канализация и воздушные линии электропередачи, выполняются земляные работы и работы по устройству основания дорожной одежды. В 2020 году будут проводиться работы на участке Объекта по ул. Инженерной и на проезде к ГБУЗ ПО «Псковская городская поликлиника № 3», а также работы по устройству верхнего слоя асфальтобетонного покрытия на всем Объекте в период благоприятных погодных условий. Для обеспечения безопасности дорожного движения участок производства ремонтных работ обустроен необходимыми техническими средствами организации дорожного движения.

На этом основании контроль исполнения поручения продлён до 20 декабря 2020 года.