О ходе исполнения поручения, данного по итогам личного приёма жителя города Москвы, проведённого по поручению Президента Российской Федерации Мэром Москвы Сергеем Собяниным в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 23 сентября 2020 года

Поручение, данное заместителю Мэра Москвы в Правительстве Москвы – руководителю Аппарата Мэра и Правительства Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства по обращению Продувнова Александра Анатольевича из города Москвы, предусматривает принятие мер по завершению реконструкции существующего здания государственного бюджетного образовательного учреждения города Москвы «Школа № 2079» со строительством и вводом в эксплуатацию пристройки на 300 мест, расположенных по адресу: город Москва, поселение Рязановское, посёлок Знамя Октября.

Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы – руководитель Аппарата Мэра и Правительства Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев доложил о том, что строительство объекта в соответствии с адресной инвестиционной программой города Москвы. На сегодняшний день откорректирована проектная документация и получено положительное заключение экспертизы. Генеральным подрядчиком выполнены работы: усиление фундаментов; устройство фундамента под вертикальный транспорт; подготовительные работы по усилению цокольных панелей (50%); усиление плит перекрытия наземной части; устройство монолитного пояса наземной части; замена плит перекрытия наземной части; устройство стяжек и фасадов (60%); строительство надстраиваемой части (55%). Планируемый срок завершения работ по реконструкции существующего здания школы – четвертый квартал 2022 года.