Продлён контроль исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жителя Омской области, проведённого по поручению Президента Российской Федерации начальником Управления Президента Российской Федерации по внешней политике Игорем Неверовым в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 23 ноября 2018 года

Поручение, данное Губернатору Омской области по обращению Ермакова Вячеслава Михайловича из села Куликово Калачинского района Омской области, предусматривает принятие мер по обеспечению нормативным водоснабжением, соответствующим требованиям СанПиН, жилых домов в селе Куликово Калачинского района.

Исполняющий обязанности Губернатора Омской области Валерий Бойко доложил о том, что объект «Реконструкция сетей водоснабжения с. Куликово Калачинского муниципального района Омской области» реализуется в рамках федерального проекта «Чистая вода». Работы на объекте ведутся на основании муниципального контракта, заключенного 18 мая 2021 года Администрацией Калачинского муниципального района Омской области с подрядной организацией. Срок завершения строительно-монтажных работ по контракту – 20 ноября 2021 года. В связи с задержкой сроков поставки оборудования подрядной организацией завершение строительно-монтажных работ планируется до 30 декабря 2021 года. Администрацией Калачинского муниципального района Омской области в отношении подрядной организации ведется претензионная работа. По состоянию на 30 ноября 2021 года подрядной организацией выполнена реконструкция сетей водоснабжения протяженностью 11,1 км, установлено 5 резервуаров чистой воды, выполнен монтаж насосной станции, ведется установка модуля очистки воды. После завершения строительно-монтажных работ и получения лабораторного заключения о соответствии очищенной воды гигиеническим требованиям к качеству питьевой воды централизованных систем водоснабжения, Администрацией Калачинского муниципального района Омской области планируется обеспечить выполнение работ по переподключению потребителей, обеспеченных ранее централизованным водоснабжением, и подключению новых абонентов в соответствии с законодательством. Завершение работ по обеспечению жителей с. Куликово Калачинского района Омской области качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения планируется до 1 апреля 2022 года.

На этом основании срок исполнения поручения продлён до 1 апреля 2022 года.