Продлён контроль в рабочем порядке за принятием мер по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жителя Приморского края, проведённого по поручению Президента Российской Федерации начальником Референтуры Президента Российской Федерации в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 6 марта 2018 года

Поручение, данное 6 марта 2018 года начальником Референтуры Президента Российской Федерации Дмитрием Калимулиным Министру Российской Федерации по развитию Дальнего Востока по обращению Шопина Артёма Валерьевича из города Артём Приморского края, предусматривало совместно с администрацией Приморского края и Министерством транспорта Российской Федерации принятие мер по разработке и представлению графика проведения работ и их финансирования по реконструкции мостовых переходов автомобильной дороги Артём – Находка – порт Восточный в Приморском крае, обеспечив проезжее состояние дороги до завершения работ и безопасность дорожного движения.

В связи с разработкой и представлением графика проведения работ и их финансирования по реконструкции мостовых переходов автомобильной дороги Артём – Находка – порт Восточный в Приморском крае, поручение было снято с контроля. Принятие мер по выполнению работ по реконструкции указанных объектов осуществляется в рабочем порядке.

Директор Департамента развития инфраструктуры Дальнего Востока и Арктики Сослан Абисалов доложил о том, что строительство и реконструкция мостовых переходов на автомобильной дороге Артем — Находка — порт Восточный в Приморском крае осуществляется в соответствии с планом-графиком, который предусматривает реализацию 22 объектов. По состоянию на 1 ноября 2022 введены в эксплуатацию три объекта, на шести объектах строительные работы полностью завершены, ведется работа по вводу в эксплуатацию. Продолжаются строительные работы по реконструкции трёх мостовых переходов со сроком завершения работ в конце 2023 года. Разработана проектно-сметная документация и получены положительные заключения государственной экспертизы на реконструкцию семи мостовых переходов. По двум объектам выполняются проектно-изыскательские работы. По одному объекту разработанная проектно-сметная документация получила отрицательное заключение государственной экспертизы, проводится работы по расторжению контракта с проектной организацией.

На этом основании продлён контроль в рабочем порядке за принятием мер – завершением реконструкции мостовых переходов до 5 декабря 2022 года.