О ходе исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жителя Ленинградской области, проведённого по поручению Президента Российской Федерации помощником Президента Российской Федерации Игорем Левитиным в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 24 января 2017 года

Поручение, данное Губернатору Ленинградской области по обращению Сморыги Вячеслава Александровича из города Приозерска Ленинградской области, предусматривает принятие мер по обеспечению дорожной и инженерной инфраструктурами земельных участков, предоставленных для индивидуального жилищного строительства в массиве № 1 в посёлке Моторное Приозерского района.

Ранее поручение в части принятия мер по устройству дороги и уличного освещения было снято с контроля.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко доложил о том, что перераспределены полномочия в сфере водоснабжения и водоотведения. Региональным оператором определён ГУП «Леноблводоканал». Проектная документация рассмотрена, выявлены существенные замечания. Проектная документация по объекту, в части проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, не сможет получить положительное заключение ГАУ «Леноблгосэкспертиза», так как не соответствует постановлению Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года. Существующая в настоящее время скважина не обеспечит необходимый расчётный объём подачи воды, проектные решения требуют корректировки в части устройства второй скважины. В связи с необходимостью внесения изменений и уточнений в проектную документацию по объекту сметные расчёты подлежат актуализации с последующим прохождением государственной экспертизы в ценах на момент подачи необходимого пакета документов. После корректировки проектно-сметной документации и получения положительного заключения ГАУ «Леноблгосэкспертиза» ГУП «Леноблводоканал» подготовит необходимый пакет документов для включения объекта в адресно-инвестиционную программу (предварительно – II квартал 2022 года). Планируемые сроки корректировки и получения положительного заключения проектно-сметной документации – 2022 год. Строительно-монтажные работы запланированы на 2022–2023 годы.