Продолжен контроль исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Сахалинской области, проведённого по поручению Президента Российской Федерации советником Президента Российской Федерации Русланом Эдельгериевым в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 21 декабря 2023 года

Поручение, данное Губернатору Сахалинской области по обращению Ерёминой Елены Гиндулловны из города Южно-Сахалинска Сахалинской области, предусматривает принятие мер по завершению строительства, вводу в эксплуатацию и началу образовательного процесса в детской школе искусств в планировочном районе Луговое города Южно-Сахалинска, обеспечив надлежащие условия образования детей, в том числе на период проведения работ.

Исполняющий обязанности Губернатора Сахалинской области Алексей Белик доложил о том, что объект реализуется в рамках государственной программы «Развитие сферы культуры в Сахалинской области» и адресной инвестиционной программы Сахалинской области на период 2024–2026 годов. Плановый срок исполнения работ по контракту – 31 августа 2024 года. За период строительства Объекта выполнены следующие работы: устройство фундамента, устройство ж/б конструкций здания, вынос инженерных сетей, кладка стен из газоблока, монтаж внутренних металлических конструкций, устройство кровли, наружных инженерных сетей. По состоянию на 30 апреля 2024 года ведутся работы по устройству электрических сетей и слаботочных систем, стяжке полов, монтажу противопожарных витражей, оштукатуриванию стен, укладке керамогранитной плитки. Фактический уровень технической готовности Объекта – 60%.

На этом основании контроль исполнения поручения продолжен в соответствии с ранее установленным сроком до 31 августа 2024 года.