О ходе принятия мер по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Республики Крым, проведённого по поручению Президента Российской Федерации начальником Экспертного управления Президента Российской Федерации Владимиром Симоненко в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 2 февраля 2017 года

Поручение, данное Главе Республики Крым по обращению Адаменко Ольги Викторовны из посёлка Коктебель города Феодосия Республики Крым, предусматривало совместное с Министерством экономического развития Российской Федерации принятие мер по разработке и представлению графика проведения работ и их финансирования по строительству канализационных очистных сооружений в посёлке Коктебель города Феодосия.

В связи с разработкой и представлением графика проведения работ и их финансирования по строительству канализационных очистных сооружений в посёлке Коктебель города Феодосия поручение было снято с контроля. Контроль за результатами принятия мер – строительством канализационных очистных сооружений в посёлке Коктебель города Феодосия осуществляется в рабочем порядке.

Заместитель Председателя Совета министров Республики Крым-министр финансов Республики Крым Ирина Кивико доложила о том, что в рамках государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2025 года» предусмотрен комплекс мероприятий по созданию объектов обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Коктебель», в составе которого реализуется объект «Строительство очистных сооружений с системой разводящих коллекторов, посёлок Коктебель, Республика Крым». В период с ноября 2018 года по апрель 2020 года на объекте проводились проектно-изыскательские работы. Контракт на выполнение строительно-монтажных работ по объекту заключен 2 ноября 2020 года со сроком завершения работ в соответствии с дополнительным соглашением к контракту от 23 июня 2022 года № 13 – 1 декабря 2023 года. Дополнительным соглашением к контракту заказчиком утвержден детализированный график выполнения строительно-монтажных работ по объекту. На сегодняшний день процент выполнения строительно-монтажных работ составляет 32%. Выполнение работ осуществляется без отклонений от графика производства работ, влияющих на установленный срок реализации объекта.