Продолжен контроль исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Волгоградской области, проведённого по поручению Президента Российской Федерации советником Президента Российской Федерации в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 22 марта 2012 года

Поручение, данное по обращению Вразовой Дэи Григорьевны из города Волгограда Волгоградской области, предусматривает разработку графика проведения работ и их финансирования и принятие мер по восстановлению здания Дворца культуры имени С.М.Кирова в городе Волгограде.

Исполняющий обязанности Губернатора Волгоградской области Александр Федюнин доложил о получении положительного заключения государственной историко-культурной экспертизы на проектную документацию по объекту «Реконструкция здания Дворца культуры имени С.М.Кирова в Кировском районе Волгограда» в части соответствия требованиям законодательства о государственной охране объектов культурного наследия. По разделам проектной документации «Архитектурные и объёмно-планировочные решения», «Конструктивные решения» и мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности было выдано отрицательное заключение государственной экспертизы от 29 января 2014 года. В соответствии с данным заключением подрядчику необходимо устранить инженерно-технические ошибки в проектной документации и осуществить разработку специальных технических условий по обеспечению пожарной безопасности в целях сохранения объекта культурного наследия. В связи с длительным неисполнением ООО «ПроектСтрой XXI век» обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, и неустранением замечаний госэкспертизы администрацией Волгограда в мае и ноябре 2014 года поданы исковые заявления о понуждении подрядной организации к исполнению обязательств по муниципальному контракту и о взыскании неустойки и оплаченной суммы в рамках работ по муниципальному контракту. Решением Арбитражного суда Волгоградской области от 24 ноября 2014 года иск администрации Волгограда о понуждении подрядной организации исполнить обязательства по муниципальному контракту удовлетворён в полном объёме. Второе исковое заявление администрации Волгограда находится на стадии рассмотрения.

На этом основании контроль исполнения поручения продолжен до 30 декабря 2016 года с представлением промежуточного доклада до 30 декабря 2015 года.