Продлён контроль исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Астраханской области, проведённого по поручению Президента Российской Федерации начальником Управления Президента Российской Федерации по вопросам государственной службы и кадров Максимом Травниковым в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 24 ноября 2021 года

Поручение, данное Губернатору Астраханской области по обращению Гриньковой Олеси Викторовны из города Камызяка Камызякского района Астраханской области, предусматривает принятие мер по завершению строительства и вводу в эксплуатацию детского сада-яслей по улице Ульянова в городе Камызяке Камызякского района.

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин доложил о том, что строительство данного объекта осуществляется в рамках реализации регионального проекта «Содействие занятости (Астраханская область)» национального проекта «Демография» государственной программы «Развитие образования Астраханской области». Заключен государственный контракт. По состоянию на 19 сентября 2022 года выполнены свайные работы, выравнивание и трамбовка грунта, устройство подбетонки и щебеночной подготовки, армирование и бетонирование ростверка, уложены плиты перекрытия технического этажа, проложены трубы сетей наружного водопровода, закончен монтаж здания котельной и кирпичная кладка стен первого этажа, ведутся работы по укладке плит перекрытия первого этажа и кирпичной кладке стен второго этажа. Основной причиной отставания от графика производства работ является ошибка проектной организации в геологических исследованиях и проектировании основания под фундаменты. Срок ввода в эксплуатацию объекта – март 2023 года.

На этом основании срок исполнения поручения продлён до 31 марта 2023 года.