Продлён контроль исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жителя Нижегородской области, проведённого по поручению Президента Российской Федерации начальником Управления Президента Российской Федерации по обеспечению деятельности Государственного совета Российской Федерации Александром Харичевым в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 8 апреля 2021 года

Поручение, данное Губернатору Нижегородской области по обращению Зотеева Виктора Юрьевича из города Чкаловска Чкаловского района Нижегородской области, предусматривает принятие мер по обеспечению нормативным водоснабжением, соответствующим требованиям СанПиН, жилых домов в городе Чкаловске Чкаловского района с реконструкцией водопроводных сетей и водозабора, обеспечив питьевой водой до завершения работ.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин доложил о том, что в рамках федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Жилье и городская среда» с целью обеспечения повышения качества питьевого водоснабжения для населения городского округа город Чкаловск Нижегородской области на территории указанного муниципального образования осуществляется реализация мероприятия «Реконструкция водозаборных сооружений г. Чкаловск». В соответствии с соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации, срок реализации данного мероприятия – 2021–2024 гг. Срок завершения реализации мероприятия перенесён с 2023 года на 2024 год в связи с необходимостью выполнения дополнительных работ, требующих внесения изменений в проектную документацию с повторным прохождением государственной экспертизы проектно-сметной документации. Срок ввода объекта в эксплуатацию – декабрь 2024 года. График выполнения мероприятий и прогноз кассовых выплат по расходам средств федерального бюджета соблюдается. Уровень технической готовности объекта «Реконструкция водозаборных сооружений г. Чкаловск» соответствует значениям, установленным соглашением. В 2023 году обеспечено полное освоение средств федерального бюджета, выделенных на реализацию данного мероприятия. В 2024 году проведение строительно-монтажных работ планируется за счёт средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации. На текущий момент выполнение строительно-монтажных работ продолжается.

На этом основании срок исполнения поручения продлён до 16 января 2025 года.