Продолжен контроль исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Приморского края, проведённого по поручению Президента Российской Федерации помощником Президента Российской Федерации – начальником Контрольного управления Президента Российской Федерации Дмитрием Шальковым в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 25 марта 2021 года

Поручение, данное Губернатору Приморского края по обращению Парфеновой Натальи Александровны из города Артём Приморского края предусматривает принятие мер по строительству и вводу в эксплуатацию детского сада в городе Артём. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко доложил о том, что заключён муниципальный контракт на выполнение инженерных изысканий и разработку проектной документации для строительства объекта. Получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий. 15 марта 2021 года на основании положительного заключения экспертизы для подготовки документации к размещению заказа на строительство объекта разработана рабочая документация. Дважды торги были признаны несостоявшимися из‑за удорожания металлических конструкций. В связи с этим принято решение о корректировке проектно-сметной документации. 30 июня 2021 года планируется получить повторную государственную экспертизу. Начало строительства объекта с учётом положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий – август 2021 года. Продолжительность строительства объекта – 13 месяцев. Срок ввода в эксплуатацию объекта – декабрь 2022 год. На этом основании контроль исполнения поручения продолжен в соответствии с ранее установленными сроками до 1 марта 2022 года и до 1 августа 2022 года.