О ходе исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Псковской области, проведённого по поручению Президента Российской Федерации первым заместителем Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Алексеем Громовым в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 9 февраля 2022 года

Поручение, данное Губернатору Псковской области по обращению от имени жителей Чикуновой Натальи Геннадьевны из деревни Мигушино, Невельского района Псковской области, предусматривает принятие мер по завершению ремонта и реставрации здания главного корпуса государственного бюджетного учреждения здравоохранения Псковской области «Невельская межрайонная больница» в городе Невель Невельского района, обеспечив надлежащие условия оказания медицинской помощи гражданам до завершения работ.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников доложил о том, что ГКУ ПО «Управление капитального строительства» 13 января 2022 года принято решение об одностороннем отказе от исполнения заключенных контрактов с подрядной оргаизацией в связи с низкими темпами проведения работ по ремонту и реставрации здания главного корпуса ГБУЗ ПО «Невельская межрайонная больница». Решение об одностороннем отказе от исполнения контрактов вступило в законную силу 23 февраля 2022 года. Заключён новый государственный контракт на выполнение I этапа работ по ремонту и реставрации здания главного корпуса ГБУЗ ПО «Невельская межрайонная больница». Сроки выполнения работ по контракту – январь 2024 года. В рамках выполнения контракта предусмотрены демонтажные работы, усиление цокольного перекрытия, усиление оконных и дверных проемов, устранение существующих дефектов металлоконструкций, устройство лифтовой шахты, отделочные работы (без чистовой отделки), ремонт инженерных систем. В настоящее время подрядчиком завершены демонтажные работы, выполнено усиление цокольного перекрытия, устранены существующие дефекты металлоконструкций. Выполняется ремонт инженерных систем и внутренние отделочные работы. В связи с низкими темпами строительно-монтажных работ заказчиком проводится претензионная работа. В целях исполнения работ в сроки, установленные контрактом, подрядчик увеличил количество работников на объекте и обеспечил выполнение работ по продленному дню и в выходные дни. Финансовые средства на выполнение II этапа работ по ремонту и реставрации здания главного корпуса ГБУЗ ПО «Невельская межрайонная больница» включены в проект бюджета Псковской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов. Завершение ремонтных работ и реставрации главного корпуса ГБУЗ ПО «Невельская межрайонная больница» запланировано на июнь 2025 года.