О ходе исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Калужской области, проведённого по поручению Президента Российской Федерации советником Президента Российской Федерации в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 4 февраля 2015 года

Поручение, данное 4 февраля 2015 года советником Президента Российской Федерации Сергеем Григоровым Губернатору Калужской области по обращению Соловьёвой Татьяны Вадимовны из деревни Потресово Малоярославецкого района Калужской области, предусматривает принятие мер по газификации жилых домов в деревне Потресово Малоярославецкого района.

Заместитель Губернатора Калужской области Константин Горобцов доложил о том, что за счёт средств областного бюджета ведутся работы по строительству объекта «Межпоселковый газопровод к дер. Потресово – дер. Ратманово и уличный газопровод дер. Потресово Малоярославецкого района». По состоянию на 15 ноября 2023 года выполнено строительство более 13 километров газопровода из общей протяжённости объекта 15,1 километра, срок выполнения работ до конца текущего года. Подключение указанного объекта предусмотрено от объекта «Газопровод межпоселковый от дер. Кривское – к дер. Городня – дер. Писково с отводом на дер. Сороковеть, дер. Бавыкино, дер. Машково, дер. Заречье Боровского района Калужской области» протяжённостью 23 километра, строительство которого осуществляется за счёт средств Группы Компаний Газпром. На сегодняшний день уложено около 18 километров газопровода.

В соответствии с утверждённым планом-графиком синхронизации выполнения программы газоснабжения и газификации Калужской области срок завершения строительства объекта – декабрь 2023 год. По информации АО «Газпром газораспределение Калуга», поставка оборудования (восемь газорегуляторных пунктов шкафных) планируется в первой половине декабря текущего года, однако предыдущий опыт показывает, что заводами-изготовителями поставки оборудования переносятся на значительно более поздние сроки. Ориентировочный срок ввода объекта в эксплуатацию – I квартал 2024 года. Заявки на газификацию домовладений жители дер. Потресово смогут подать в апреле 2024 года. Учитывая, что срок проведения мероприятий по газификации в границах земельного участка составляет от 100 до 135 дней, домовладения к приему газа будут готовы к середине августа 2024 года. Подача газа может быть осуществлена после получения согласования от ООО «Газпром межрегионгаз».