Продлён контроль исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жителя Псковской области, проведённого по поручению Президента Российской Федерации помощником Президента Российской Федерации в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 21 ноября 2017 года

Поручение, данное Губернатору Псковской области 21 ноября 2017 года помощником Президента Российской Федерации Андреем Белоусовым по обращению Цупринова Алексея Александровича из города Великие Луки Псковской области предусматривает принятие мер по выделению школьного автобуса для населения микрорайона улиц Лаврино, Герцена и Щорса города Великие Луки для подвоза учащихся к образовательным учреждениям города Великие Луки, а также совместно с Министерством образования и науки Российской Федерации принятие мер по строительству и вводу в эксплуатацию здания школы в микрорайоне улиц Лаврино, Герцена и Щорса города Великие Луки.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников доложил о том, что ввод объекта в эксплуатацию был запланирован на 2020 год. В связи с отставанием от графика строительных работ по причине сложной эпидемической ситуации, вызванной новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), срок окончания строительства школы продлен до 10 сентября 2021 года. По состоянию на 09 сентября 2021 года строительная готовность объекта составила 64%. Отставание от графика строительных работ произошло в связи с внесением изменений в проектно-сметную документацию, перерасчетом сметной стоимости и проведением государственной экспертизы. Для завершения работ по строительству школы из областного бюджета дополнительно выделены денежные средства. Администрацией города Великие Луки заключено дополнительное соглашение об увеличении стоимости муниципального контракта и продлении срока сдачи объекта. Работы по строительству объекта будут завершены до 15 декабря 2021 года. Оформление разрешительных документов, в том числе получение лицензии на образовательную деятельность, будет завершено до 31 марта 2022 года.

На этом основании срок исполнения поручения продлён до 20 января 2022 года.