Продолжен контроль поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жителя Магаданской области, проведённого по поручению Президента Российской Федерации начальником Управления информационного и документационного обеспечения Президента Российской Федерации в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 23 апреля 2019 года

Поручение, данное 23 апреля 2019 года начальником Управления информационного и документационного обеспечения Президента Российской Федерации Сергеем Осиповым Губернатору Магаданской области по обращению Падерина Александра Андреевича из села Гижига Северо-Эвенского района Магаданской области, предусматривает принятие мер по завершению строительства и вводу в эксплуатацию спортивного зала муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа имени Виктора Алексеевича Лягушина села Гижига» Северо-Эвенского городского округа Магаданской области, обеспечив надлежащие условия образования детей до завершения работ.

Губернатор Магаданской области Сергей Носов доложил о том, что в 2020 году с целью завершения строительства здания спортзала неоднократно проводились закупочные процедуры, на которые не было подано ни одной заявки, в связи с чем, закупочные процедуры признаны несостоявшимися. Государственный контракт на выполнение работ по реконструкции школы в селе Гижига Северо-Эвенского района заключен 6 августа 2021 года. Предметом контракта является выполнение работ по реконструкции школы в селе Гижига, включая разработку проектной и рабочей документации, получение положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, выполнение строительно-монтажных работ. В ходе исполнения контракта возникли обстоятельства, повлекшие невозможность его исполнения в установленный срок: усложнение логистических цепочек, задержка в поставке товарно-материальных ценностей на отдельные виды материалов, трудности доставки товарно-материальных ценностей по маршруту город Магадан – село Гижига, ограниченный период морской навигации. С учетом изложенного, 8 декабря 2022 года заключено дополнительное соглашение, согласно которому срок окончания работ по контракту продлен до 25 августа 2023 года.

На этом основании контроль исполнения поручения продолжен в соответствии с ранее установленным сроком до 25 августа 2023 года.