Продолжен контроль исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Вологодской области, проведённого по поручению Президента Российской Федерации первым заместителем Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Алексеем Громовым в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 7 февраля 2023 года

Поручение, данное Губернатору Вологодской области по обращению Куликовой Надежды Васильевны из города Вологды Вологодской области, предусматривает принятие мер по завершению капитального ремонта тракта водоподачи «водохранилище Кубенское – водохранилище на реке Вологде» в городе Вологде.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Вологодской области Георгий Филимонов доложил о том, что работы по капитальному ремонту тракта водоподачи из Кубенского водохранилища в целях увеличения водности водохранилища на реке Вологде вблизи д. Михальцево проводятся на территории Вологодской области с 2018 года. Проектной документацией предусмотрен капитальный ремонт участка протяжённостью 5,1 км, работы разделены на 4 этапа. 1 этап капитального ремонта на участке (от насосной станции Михальцево до камеры переключения 12) протяжённостью 1,3 км выполнен в 2018–2019 годах. 2 этап капитального ремонта на участке (от камеры переключения 12 до камеры переключения 11) протяжённостью 0,8 км выполнен в 2019–2020 годах. В 2023 году завершены профильные работы 3 этапа капитального ремонта тракта водоподачи. Протяжённость отремонтированного участка составила 1,6 км. В соответствии с соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации, заключённым между Правительством области и Федеральным агентством водных ресурсов, и муниципальными контрактами выполнение работ 4 этапа (от камеры переключения 10 до камеры переключения 9) предусмотрено в 2024 году. Протяженность участка, подлежащего капитальному ремонту, составляет 1,3 км. На выполнение указанных работ предусмотрены средства федерального, областного и городского бюджетов.

На этом основании контроль исполнения поручения продолжен в соответствии с ранее установленными сроками до 30 декабря 2024 года.