Продлён контроль исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жителя Забайкальского края, проведённого по поручению Президента Российской Федерации начальником Управления Президента Российской Федерации по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 2 октября 2018 года

Поручение, данное края 2 октября 2018 года начальником Управления Президента Российской Федерации по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи Андреем Липовым Губернатору Забайкальского по обращению Матросова Валерия Фёдоровича из посёлка городского типа Вершино–Дарасунский Тунгокоченского района Забайкальского края предусматривает принятие мер по завершению ремонта дорожного покрытия по улице Центральной в посёлке городского типа Вершино-Дарасунском Тунгокоченского района, обеспечив проезжее состояние дороги до завершения работ и безопасность дорожного движения.

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов доложил о том, что по состоянию на 22 марта 2022 года готовность объекта – 80 %. Работы по обустройству дорожного покрытия, кюветов, примыканий, освещения и остановочных пунктов выполнены на 100 %, проводятся работы по укладке бортовых камней, устройству лотков, установке металлического пешеходного ограждения. В зимнее время года работы не производились, при наступлении положительных температур воздуха работы будут продолжены. Планируемый срок сдачи объекта – 15 августа 2022 года.

На этом основании срок исполнения поручения продлён до 20 августа 2022 года.