Продлён контроль исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Республики Алтай, проведённого по поручению Президента Российской Федерации начальником Управления Президента Российской Федерации по работе с обращениями граждан и организаций Михаилом Михайловским в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 24 мая 2016 года

Поручение, данное Главе Республики Алтай, Председателю Правительства Республики Алтай по обращению Сухатериной Надежды Николаевны из села Усть-Кокса Усть-Коксинского района Республики Алтай, предусматривает принятие мер по разработке и представлению плана мероприятий по организации учебного процесса в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Усть-Коксинская средняя общеобразовательная школа», графика проведения работ и их финансирования по строительству здания общеобразовательной школы в селе Усть-Кокса Усть-Коксинского района с учётом мнения жителей села.

Глава Республики Алтай, Председатель Правительства Республики Алтай Олег Хорохордин доложил о том, что в целях осуществления строительства объекта общего образования «Строительство общеобразовательной школы на 275 учащихся в селе Усть-Кокса Усть-Коксинского района Республики Алтай» 4 июля 2019 года заключен муниципальный контракт. В ходе выполнения строительных работ были выявлены значительные объемы дополнительных видов работ. Администрацией муниципального образования «Усть-Коксинский район» принято решение о корректировке проектной документации с прохождением государственной экспертизы и повторным определением достоверности сметной стоимости, что повлекло увеличение сроков строительства. Положительное заключение на проектную документацию планируется получить до 2 сентября 2020 года. Вместе с тем, в связи с кадровым дефицитом специалистов в строительной отрасли, а так же с их отъездом из региона и невозможностью привлечения рабочей силы из‑за распространения коронавирусной инфекции COVID-19, на объекте имеется дефицит рабочих строительных специальностей. На данный момент на объекте работают 42 человека, 4 единицы техники. Завершить строительные работы в соответствии с откорректированным графиком производственных работ планируется в мае 2021 года, ввести объект в эксплуатацию до 1 сентября 2021 года. Уровень технической готовности объекта в данный момент составляет 22%.

На этом основании срок исполнения поручения продлён до 1 сентября 2021 года.