Продолжен контроль исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Республики Крым, проведённого по поручению Президента Российской Федерации первым заместителем Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Алексеем Громовым в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в городе Москве 21 января 2020 года

Поручение, данное по обращению Кирилюк Елены Евгеньевны из села Краснофлотского Советского района Республики Крым, предусматривает совместно Министерству экономического развития Российской Федерации и Совету Министров Республики Крым принять меры по завершению строительства и вводу в эксплуатацию детского сада в посёлке городского типа Советский Советского района.

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов доложил о том, что в декабре 2016 года заключён государственный контракт на выполнение строительно-монтажных работ со сроком завершения работ в декабре 2017 года. По причине неисполнения подрядной организацией условий договорных обязательств Государственный контракт расторгнут в одностороннем порядке в августе 2018 года, аванс возвращён в полном объёме. В целях возобновления строительства и необходимостью корректировки проектно-сметной документации в 2018 году заключён государственный контракт с подрядной организацией. Срок окончания работ по контракту – декабрь 2020 года. По состоянию на апрель 2020 года разработанная проектно-сметная документация находится на стадии прохождения государственной экспертизы, получение положительного заключения которой ожидается в мае 2020 года. После прохождения экспертизы планируется заключение контракта на остаточные объёмы и виды работ по объекту.

На этом основании контроль исполнения поручения продолжен в соответствии с ранее установленным сроком до 31 декабря 2020 года.