О ходе принятия мер по исполнению пункта 7 перечня поручений, данных по итогам работы в Республике Крым мобильной приёмной Президента Российской Федерации

Заместитель Председателя Совета министров Республики Крым Евгений Кабанов доложил о ходе исполнения пункта 7 перечня поручений, данных по итогам работы в Республике Крым 21 июня 2017 года мобильной приёмной Президента Российской Федерации под руководством советника Президента Российской Федерации Сергея Глазьева.

Поручение, данное по обращению Бацулиной Татьяны Юрьевны из посёлка городского типа Приморский города Феодосия Республики Крым, предусматривало принятие мер по обследованию здания бывшего детского сада, расположенного по адресу: город Феодосия, посёлок городского типа Приморский, улица Гагарина, дом 11, и представлению графика проведения работ и их финансирования по его реконструкции.

В связи с разработкой проекта реконструкции детского сада, поручение было снято с контроля. Принятие мер по завершению строительства указанного здания осуществляется в рабочем порядке.

В докладе сообщается о том, что в 2018 году министерством образования, науки и молодежи Республики Крым была предложена замена реконструкции на строительство и сформирован инвестиционный пакет под новый объект. В 2019 году в рамках очередной корректировки федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2022 года» объект реконструкции заменён на новый объект «Строительство дошкольного учебного заведения на 260 мест, расположенного по адресу город Феодосия, посёлок Приморский, улица Гагарина 30». Получение положительного заключения ГАУ РК «Госстройэкспертиза» по проектно-сметной документации запланировано на апрель 2021 года в рамках реализации государственного контракта на выполнение проектно-изыскательских работ. По результатам продления реализации мероприятий программы срок ввода объекта в эксплуатацию перенесён на декабрь 2023 года. В связи с необходимостью перераспределения лимитов финансирования на приоритетные объекты водообеспечения на территории Республики Крым в 2021 году часть лимитов финансирования на завершение строительно-монтажных работ по объекту перенесена на 2023 год.