Продолжен контроль в рабочем порядке по принятию мер по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жителя Приморского края, проведённого по поручению Президента Российской Федерации начальником Управления Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 9 апреля 2019 года

Поручение, данное 9 апреля 2019 года начальником Управления Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции Андреем ЧоботовымГубернатору Приморского края по обращению Волкова Романа Владимировича из города Владивостока Приморского края, предусматривало принятие меры по разработке и представлению графика проведения работ и их финансирования по строительству и вводу в эксплуатацию школы в жилом районе «Патрокл» города Владивостока, обеспечив надлежащие условия образования детей до завершения работ.

В связи с разработкой и представлением графика проведения работ и их финансирования по строительству и вводу в эксплуатацию школы в жилом районе «Патрокл» города Владивостока, поручение снято с контроля. Принятие мер по завершению строительных работ и вводу объекта в эксплуатацию осуществляется в рабочем порядке.

Заместитель Председателя Правительства Приморского края – министр образования Приморского края Эльвира Шамонова доложила о том, что в соответствии с подписанным дополнительным соглашением к соглашению о реализации регионального проекта «Современная школа» на территории Приморского края между Правительством Приморского края и Министерством просвещения Российской Федерации установлен срок ввода объекта в эксплуатацию – 31 декабря 2023 года. Распоряжением Правительства Российской Федерации бюджету Приморского края из средств федерального бюджета предусмотрена дополнительная финансовая поддержка с целью завершения строительства объекта. По состоянию на 12 июля 2023 года техническая готовность объекта составляет 40 %. На объекте ведутся следующие работы: оштукатуривание стен, устройство стяжки пола, монтаж опалубки плиты, армирование вертикальных конструкций, подготовка основания, армирование, бетонирование форшахт, бурение свай, срубка свай, монтаж системы вентиляции, устройство трассы под трубы отопления, укладка трубы отопления, монтаж лотков под электрический кабель, прокладка электрического кабеля, монтаж розеток и выключателей, разработка грунта под монтаж обвязочной балки в точках свай.

На этом основании продолжен контроль в рабочем порядке за принятием мер – по завершению строительства указанного объекта в соответствии с ранее установленным сроком до 20 января 2024 года.