Продлён контроль исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Нижегородской области, проведённого по поручению Президента Российской Федерации заместителем Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Владимиром Островенко в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 25 ноября 2021 года

Поручение, данное Губернатору Нижегородской области по обращению от имени жителей Мамаевой Марии Геннадьевны из города Нижнего Новгорода Нижегородской области предусматривает совместное с Министерством спорта Российской Федерации принятие мер по реконструкции футбольного поля на территории муниципального автономного учреждения «Спортивная школа «Мещера» в городе Нижнем Новгороде, обеспечив безопасные условия занятий физической культурой и спортом детей до завершения работ.

Исполняющий обязанности Губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев доложил о том, что в целях выполнения работ по замене покрытия футбольного поля на территории разработана проектно-сметная документация. 1 июня 2022 года заключен муниципальный контракт на выполнение работ по замене покрытия футбольного поля на территории школы со сроком исполнения – 15 сентября 2022 года. В ходе выполнения работ возникла необходимость в корректировке проектно-сметной документации по объективным причинам. Вследствие чего работы по замене покрытия футбольного поля с устройством системы подогрева, в том числе пуско-наладочные работы для выявления и устранения недостатков системы, планируется завершить до 30 декабря 2022 года. В настоящее время выполнены работы по устройству песчаного основания, укладке термомодулей и труб подогрева поля, завершаются работы по укладке щебеночного основания, устройству коллектора, монтаж теплопункта и благоустройство территории. С целью своевременного проведения запланированных работ скорректирован график их выполнения, осуществляется ежедневный контроль.

На этом основании срок исполнения поручения продлён до 20 января 2023 года.