О ходе исполнения поручения, данного по итогам личного приёма режиме видео-конференц-связи жителя Республики Крым, проведённого по поручению Президента Российской Федерации начальником Управления Президента Российской Федерации по внешней политике в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 20 декабря 2017 года

Поручение, данное Главе Республики Крым 20 декабря 2017 года начальником Управления Президента Российской Федерации по внешней политике Александром Манжосиным по обращению Коварж Александра Николаевича из села Амурского Красногвардейского района Республики Крым, предусматривает принятие мер по завершению строительства и вводу в эксплуатацию здания детского сада в селе Амурское Красногвардейского района.

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов доложил о том, что в рамках государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя реализуется объект «Строительство дошкольной образовательной организации в с. Амурское на 280 мест по ул. Молодёжная Республики Крым» (далее – Объект). По Объекту заключён государственный контракт от 12 мая 2022 года (далее – Контракт) на завершение строительно-монтажных работ (далее – СМР). В соответствии с Дополнительным соглашением от 16 февраля 2023 года к Контракту завершение СМР на Объекте предусмотрено не позднее 30 апреля 2024 года. В процессе выполнения работ выявлен дополнительный объём демонтажа бетона при разборке фундаментов, дополнительный объём разработки грунта, возникла необходимость пересогласования конструкций свай. В настоящее время выполнены следующие виды работ: демонтаж железобетонных фундаментов, демонтаж стен, земляные работы, устройство свай, устройство фундаментов, каркас здания. Выполняется кладка стен и перегородок из газоблока, заполнение оконных проемов, устройство кровли, устройство инженерных сетей, благоустройство территории. Строительная готовность Объекта 50%. Наблюдается отставание от графика производства работ в связи с недостаточным количеством людских ресурсов. Проводится необходимая работа по сокращению сроков имеющегося отставания в рамках выполнения СМР. В связи с нарушением контрактных обязательств была направлена претензия о взыскании неустойки (штрафа) от 31 мая 2023 года. Также направлено предпретензионное письмо от 25 сентября 2023 года. По состоянию на 1 ноября 2023 года замечания устранены частично, срок устранения замечаний продлён до 30 ноября 2023 года. Согласно плану-графику реализации мероприятий Программы, утвержденному Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 29 декабря 2022 года, ввод Объекта в эксплуатацию запланирован в декабре 2024 года.