О ходе исполнения поручения, данного по итогам работы в городе Санкт-Петербурге мобильной приёмной Президента

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко доложил о ходе исполнения поручения, данного по итогам работы в городе Санкт-Петербурге 14 апреля 2015 года мобильной приёмной Президента Российской Федерации под руководством руководителя подгруппы рабочей группы при Администрации Президента Российской Федерации по координации и оценке работы с обращениями граждан и организаций, заместителя начальника Управления Президента Российской Федерации по работе с обращениями граждан и организаций Алексея Михеева.

Поручение, данное по обращению жителей Санкт-Петербурга в лице Садовниковой Ольги Валерьевны из города Санкт-Петербурга, предусматривает принятие дополнительных мер по завершению строительства жилых комплексов, осуществляемого ГК «Город», с представлением в срок до 15 мая 2015 года поэтапного плана мероприятий по выходу из сложившейся ситуации.

В докладе сообщается, что в настоящее время достройка объектов осуществляется под контролем Санкт-Петербургского государственного унитарного предприятия «Центр содействия строительству» (далее – ЦСС), наделённого функциями заказчика-застройщика для завершения строительства ЖК «Ленинский парк», ЖК «Прибалтийский», ЖК «Морская звезда». Технический надзор за производством работ осуществляет Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Управление строительными проектами». ЦСС для завершения строительства данных объектов привлёк генеральную подрядную организацию – ЗАО «Проммонолит». Разработаны графики производства работ со следующими сроками окончания работ на объектах: ЖК «Ленинский парк», участок 5 – ноябрь 2016 года; ЖК «Ленинский парк», участок 6 – май 2016 года; ЖК «Ленинский парк», участок 7 – июль 2016 года; ЖК «Прибалтийский», участок 8 – июль 2017 года, участок 9 – декабрь 2016 года; ЖК «Морская звезда», участок 6 – февраль 2018 года. На основании полученных из управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Санкт-Петербургу данных произведён сравнительный анализ количества зарегистрированных договоров долевого участия с количеством помещений, квартир в проектной документации, фактов «двойных продаж» не выявлено. На основании отчётов освидетельствования строительной готовности объектов, выполненных в июле 2015 года ОАО «Конструкторское бюро высотных и подземных сооружений», и сводного укрупнённого расчёта стоимости строительства, выполненного ОАО «Ленниипроект», произведён расчёт сметной стоимости всех объектов ООО «ГК «Город», определено значение свободных «активов» на указанных объектах. Определена разница между средствами, необходимыми на достройку указанных жилых комплексов, и возможными к реализации «активами» на объектах ООО «ГК «Город». По состоянию на 20 ноября 2015 ЗАО «Проммонолит» предъявлены объёмы выполненных работ на сумму 100 млн руб. Всего на объектах работает около 350 человек. Вопрос завершения строительства ЖК «Ленинский проспект», ЖК «Прибалтийский» и ЖК «Морская звезда» находится на контроле исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга.