О ходе исполнения поручения, данного по итогам личного приема в режиме видео-конференц-связи жительницы Республики Крым, проведённого по поручению Президента Российской Федерации помощником Президента Российской Федерации Анатолием Серышевым в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 11 декабря 2019 года

Поручение, данное Главе Республики Крым, Председателю Совета Министров Республики Крым по обращению Коваленко Ольги Сергеевны из города Керчи Республики Крым, предусматривает принятие мер по строительству и вводу в эксплуатацию нового здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Керчи Республики Крым «Школа-гимназия № 2 имени Владимира Галактионовича Короленко».

Глава Республики Крым, Председатель Совета Министров Республики Крым Сергей Аксёнов доложил о том, что заказчиком строительства по Объекту выступает Государственное казённое учреждение «Инвестстрой Республики Крым». Между Заказчиком и подрядной организацией — ООО «Элтонстрой» заключён Государственный контракт от 25.08.2020 на выполнение строительно-монтажных работ по Объекту со сроком завершения работ не позднее 30 декабря 2022 года. По информации Заказчика, Подрядчиком выполнены земляные работы, планировка территории и уплотнение грунта с целью последующего благоустройства территории, бетонная подготовка под устройство железобетонных фундаментов блоков 1–7. Выполняется устройство фундаментов и железобетонных элементов каркаса блоков 1 −7 Объекта. Отставания от графика производства работ по объекту строительства не наблюдается.