О ходе исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Удмуртской Республики, проведённого по поручению Президента Российской Федерации начальником Управления информационного и документационного обеспечения Президента Российской Федерации Антоном Федоровым в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 17 февраля 2023 года

Поручение, данное Главе Удмуртской Республики по обращению Костицыной Анастасии Радиковны из города Ижевска Удмуртской Республики, предусматривает принятие мер по завершению строительства и вводу в эксплуатацию здания муниципального автономного учреждения образовательной организации дополнительного образования «Детская школа искусств № 3 имени М.И.Глинки» в микрорайоне Столичный города Ижевска.

Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов доложил о том, что в апреле 2023 года заключён муниципальный контракт на выполнение работ по реконструкции здания Объекта. В ходе строительно-монтажных работ были выявлены дополнительные работы, которые не были отражены в проектной документации 2014 года (выполненные ранее работы по лифтовым шахтам не соответствуют проекту, вентиляционное оборудование не соответствует нормам пожарной безопасности, инженерные коммуникации не завершены в полном объёме и т. д.), а также не учтены требования вступивших в силу изменений в нормативно-правовые акты в части санитарно-эпидемиологических норм, пожарной и антитеррористической безопасности. В проектной документации 2014 года отсутствовали разделы проектной документации по насыщению оборудованием двух концертных залов, большого и органного. Все это повлекло за собой необходимость внесения большого количества изменений и дополнений в проектную документацию. В связи с этим заключено 5 муниципальных контрактов по внесению изменений в проектную документацию. Исполнение контрактов планируется в первой декаде мая 2024 года. В результате дополнительных работ стоимость муниципального контракта увеличилась. В связи с увеличением стоимости муниципального контракта и внесением изменений в проектную документацию возникла необходимость проведения конкурентных процедур. Завершение строительства Объекта планируется на декабрь текущего года.