О ходе принятия мер по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Магаданской области, проведённого по поручению Президента Российской Федерации первым заместителем Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Алексеем Громовым в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в городе Москве 13 марта 2019 года

Поручение, данное Министру спорта Российской Федерации по обращению Гальчиной Оксаны Сергеевны из города Магадана Магаданской области, предусматривало принятие мер по разработке и предоставлению плана мероприятий по реконструкции существующего бассейна с ванной 25 метров, физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном с ванной 50 метров в городе Магадане.

В связи с разработкой и представлением плана мероприятий по реконструкции существующего бассейна с ванной 25 метров, физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном с ванной 50 метров в городе Магадане, поручение было снято с контроля. Принятие мер по вводу объектов в эксплуатацию осуществляется в рабочем порядке.

Первый заместитель Министра спорта Российской Федерации Азат Кадыров доложил о том, что в текущем году завершается строительство двух спортивных объектов с плавательными бассейнами: «Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном с ванной 25x8,5м в г. Магадане, ул. Октябрьская». Дата ввода в эксплуатацию – 26 ноября 2020 года, «Плавательный бассейн 25x8,5м с озонированием в п. Ола, Ольского городского округа» Дата ввода в эксплуатацию – 25 декабря 2020 года. Также в период 2020–2021 годов с привлечением средств из федерального бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта» осуществляется строительство спортивно-оздоровительного комплекса «Президентский» в городе Магадане, в котором предусмотрен плавательный бассейн 25м на 8 дорожек для проведения тренировочных мероприятий и спортивных соревнований межрегионального уровня. Строительство Комплекса ведется в соответствии с графиком строительных работ. В настоящее время техническая готовность Комплекса составляет 42% (плановое значение по итогам года – 59,6%). Завершение строительства Комплекса запланировано в 2022 году.