Продлён контроль исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Иркутской области, проведённого по поручению Президента Российской Федерации начальником Управления Президента Российской Федерации по обеспечению деятельности Государственного совета Российской Федерации Александром Харичевым в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 29 ноября 2022 года

Поручение, данное Губернатору Иркутской области по обращению Жилиной Елены Юрьевны из деревни Усть-Куда Иркутского района Иркутской области, предусматривает принятие мер по строительству и вводу в эксплуатацию нового детского сада в деревне Усть-Куда Иркутского района, а также по разработке и представлению графика проведения работ и их финансирования по капитальному ремонту помещений муниципального дошкольного образовательного учреждения Иркутского районного муниципального образования «Усть-Кудинский детский сад», обеспечив надлежащие условия образования детей до завершения работ.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев доложил о том, что строительство детского сада на 145 мест в деревне Усть-Куда осуществляется в рамках регионального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография». Контракт на выполнение работ по строительству объекта «Детский сад на 145 мест в д. Усть-Куда» заключён 30 сентября 2022 года. Строительная готовность объекта – 86%. Ведутся работы по благоустройству, внутренней отделке, подключению к инженерным сетям. Планируемый срок завершения работ – декабрь 2023 года. Капитальный ремонт муниципального дошкольного образовательного учреждения Иркутского районного муниципального образования «Усть-Кудинский детский сад» запланирован после завершения строительства нового здания детского сада. Проведено обследование действующего здания детского сада, продолжается разработка проектной документации на проведение капитального ремонта, плановый срок направления проекта для прохождения государственной экспертизы – ноябрь 2023 года.

На этом основании срок исполнения поручения продлён до 31 января 2024 года.