Продолжен контроль исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Ленинградской области, проведённого по поручению Президента Российской Федерации начальником Управления Президента Российской Федерации по обеспечению деятельности Государственного совета Российской Федерации Александром Харичевым в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 18 ноября 2020 года

Поручение, данное Губернатору Ленинградской области по обращению от имени жителей Добжанской Валентины Михайловны из города Всеволожска Ленинградской области предусматривает принятие мер по разработке и представлению графика проведения работ и их финансирования по строительству и вводу в эксплуатацию крытого катка с искусственным льдом на земельном участке по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, город Всеволожск, улица Нагорная, участок 43.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко доложил о том, что фактическая строительная готовность объекта составляет 54%. Согласно утверждённому графику выполняются работы по устройству плит перекрытия, устройству трибун, завершающие работы по устройству противопожарной перегородки из сэндвич-панелей, устройству конструкций кровли, монтаж фахверка, оштукатуривание стен, монтаж воздуховодов, работы по устройству наружных инженерных сетей. При реализации муниципального контракта на строительство объекта возникла необходимость внесения изменений в отдельные разделы технической части проектной и сметной документации. 28 декабря 2022 года получено положительное заключение ГАУ «Леноблгосэскпертиза» на откорректированную проектно-сметную документацию. Заключено дополнительное соглашение к муниципальному контракту. Постановлением Правительства Ленинградской области от 13 июля 2023 года утверждены суммы ассигнований федерального, областного и местного бюджетов. В 2024 году на реализацию мероприятия по строительству объекта предусмотрена субсидия федерального бюджета. Министерство спорта Российской Федерации уведомило об отзыве ассигнований федерального бюджета на строительство объекта. В целях достижения целевых показателей федерального проекта по вводу в эксплуатацию объекта в установленные сроки Правительством Ленинградской области рассматривается вопрос о дополнительном финансировании объекта из областного бюджета Ленинградской области.

На этом основании контроль исполнения поручения продолжен в соответствии с ранее установленным сроком до 30 декабря 2024 года.