Продлён контроль исполнения поручения, данного по итогам личного приема в режиме видео-конференц-связи жителя Камчатского края, проведенного по поручению Президента Российской Федерации первым заместителем Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергеем Кириенко в Приемной Президента Российской Федерации по приему граждан в Москве 23 июня 2022 года

Поручение, данное Губернатору Камчатского края по обращению Вагина Александра Руслановича из города Петропавловска-Камчатский Камчатского края, предусматривает принятие мер по завершению строительства подъездной автомобильной дороги к строящемуся аэровокзалу в городе Елизово, обеспечив безопасность дорожного движения.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов доложил о том, что работы по строительству указанной автомобильной дороги, проводимые в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги», завершены. Приёмка выполненных работ будет произведена до 15 декабря 2023 года. В составе проекта по строительству автомобильной дороги для очистки поверхностных стоков предусмотрено устройство очистных сооружений, в том числе строительство аккумулирующего резервуара. В результате обследования построенного резервуара выявлены замечания, препятствующие приёмке его в эксплуатацию в установленный государственным контрактом срок. В целях предотвращения срыва приёмки автомобильной дороги в эксплуатацию проводится корректировка проектной документации с выделением мероприятий по строительству очистных сооружений в отдельный пятый этап капитального строительства. Работы по переустройству резервуара начнутся при наступлении благоприятных погодных условий. Планируемый срок окончания указанных работ – сентябрь 2024 года.

На этом основании срок исполнения поручения продлён до 10 октября 2024 года.