Продлён контроль исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жителя Приморского края, проведённого по поручению Президента Российской Федерации начальником Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам Сергеем Новиковым в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 10 марта 2022 года

Поручение, данное Губернатору Приморского края по обращению Пономаренко Максима Петровича из города Находка Приморского края, предусматривает принятие мер по ремонту участков автомобильной дороги, проходящей вдоль микрорайона Врангель в городе Находке, обеспечив проезжее состояние дороги до завершения работ и безопасность дорожного движения.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко доложил о том, что заключен государственный контракт на ремонт участков автомобильной дороги регионального или межмуниципального значения Артем-Находка-порт Восточный км 160+200-км 161+200, км 162+200-км 163+305, км 165+038-км 166+140, км 167+300-км 167+783 на территории Приморского края в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». По состоянию на 31 августа 2022 года техническая готовность объекта составляет 52%. Завершены работы по устройству выравнивающего и нижнего слоев дорожного покрытия. В настоящее время подрядная организация приступает к выполнению работ по укладке верхнего слоя дорожного покрытия. В связи с отвлечением сил подрядной организации на ликвидацию последствий ЧС при прохождении ливневых осадков на территории Приморского края в июле-августе 2022 года, возникла ситуация с нарушением сроков окончания ремонтных работ. Принимаются меры для выполнения работ по объекту и его полного завершения в срок до 30 октября 2022 года. В целях обеспечения безопасности дорожного движения проезжее состояние дороги до завершения ремонтных работ обеспечивается.

На этом основании срок исполнения поручения продлён до 10 ноября 2022 года.