О ходе исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Республики Карелия, проведённого по поручению Президента Российской Федерации начальником Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам Сергеем Новиковым в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 27 сентября 2018 года

Поручение, данное по обращению Ветровой Марии Владимировны из города Суоярви Республики Карелия, предусматривает принятие мер по разработке и представлению графика проведения работ и их финансирования по ремонту автомобильной дороги «Петрозаводск – Суоярви» в Республике Карелия, обеспечив проезжее состояние дороги до завершения работ и безопасность дорожного движения.

Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков доложил о том, что в рамках реализации Национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в текущем году выполнены работы по ремонту участка автомобильной дороги «Петрозаводск – Суоярви», км 92+600 – км 131+360 (выборочно участками общей протяженностью 34,72 км). Кроме того, возможные меры по улучшению состояния данной автодороги в 2019 году принимались в рамках работ по содержанию автомобильной дороги (устранение деформаций и повреждений покрытия). Выполнение работ по ремонту и содержанию данной автодороги будет продолжено. Перечнем объектов, предлагаемых к реализации в рамках вышеуказанного Национального проекта, также предусмотрены следующие этапы ремонта данной автодороги: — в 2020 году на участке км 36+952 – км 92+600; – в 2021 году на участке км 16+480 – км 36+952. К концу 2021 года автомобильная дорога «Петрозаводск – Суоярви» будет приведена полностью в нормативное состояние.