Снято с контроля исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Пензенской области, проведённого по поручению Президента Российской Федерации начальником Управления Президента Российской Федерации по внешней политике в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 21 января 2016 года

Поручение, данное 21 января 2016 года начальником Управления Президента Российской Федерации по внешней политике Александром Манжосиным по обращению Подчуфаровой Валентины Дмитриевны из посёлка Индивидуальной Застройки ЗИФ города Пензы Пензенской области, предусматривает принятие мер по разработке и представлению графика проведения работ и их финансирования по обеспечению централизованным водоснабжением жилых домов в посёлке Индивидуальной Застройки ЗИФ города Пензы.

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев доложил, что заключен контракт на разработку проектно-сметной документации с ООО «ТЭС-ГИП». Проектная документация на объект разработана в полном объеме. Выполнены и прошли экспертизу работы по инженерным изысканиям. Проектируемый водопровод имеет значительную протяженность (от точки врезки на ул. Аустрина до поселка ЗИФ и внутриквартальные сети). Для обеспечения необходимого напора в сети запроектированы две насосные станции. Проектирование сети водопровода выполнялось на ограниченном земельном участке в связи с проектированием транспортной развязки на пересечении ул. Островская с федеральной трассой М-5 «Урал» на 633 км. В результате стыковки двух проектов потребовалось уменьшение зоны санитарной охраны двух насосных станций, что потребовало разработки проекта на сокращение данных зон. Проект сокращения зон санитарной охраны разработан, получено положительное экспертное заключение органов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области» и Росприроднадзора по Пензенской области. В настоящее время откорректированная проектная документация направлена в ГАУ «РЦЭЦС» на предмет прохождения экспертизы. Реализация проекта по строительству водопровода от ул. Аустрина до поселка ЗИФ и внутриквартальных сетей запланирована в 2020 году.

На этом основании контроль за исполнением поручения осуществляется в рабочем порядке с предоставлением доклада до 25 ноября 2020 года.