О ходе исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Республики Крым, проведённого по поручению Президента Российской Федерации помощником Президента Российской Федерации Игорем Левитиным в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 19 февраля 2019 года

Поручение, данное Министру экономического развития Российской Федерации по обращению Свидловой Галины Алексеевны из города Феодосии Республики Крым, предусматривает совместное с Советом министров Республики Крым принятие мер по обеспечению централизованным водоснабжением и водоотведением жилых домов в микрорайонах «Карантин» и «Форштадт» города Феодосии.

Министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников доложил о том, что реализация объекта осуществляется в рамках заключенного с подрядной организацией государственного контракта от 29 июля 2020 года. В настоящее время на объекте ведутся строительно-монтажные работы. Строительная готовность объекта составляет 60 процентов. Отставание от графика выполнения работ составляет не более трех месяцев. Отставание вызвано эпидемиологической ситуацией в регионе и ограничительными мерами, направленными на предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции. В связи с этим заказчиком разработана, согласована с подрядчиком и 18 ноября 2021 г. утверждена актуализированная «дорожная карта». В соответствии с указанной «дорожной картой» срок окончания строительно-монтажных работ на объекте – до 31 мая 2022 года, ввод объекта в эксплуатацию – не позднее 31 июля 2022 года.