О ходе исполнения поручения, данного по итогам личного приема в режиме видео-конференц-связи жительницы Республики Крым, проведённого по поручению Президента Российской Федерации помощником Президента Российской Федерации Анатолием Серышевым в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 11 декабря 2019 года

Поручение, данное Главе Республики Крым, Председателю Совета Министров Республики Крым по обращению Коваленко Ольги Сергеевны из города Керчи Республики Крым, предусматривает принятие мер по строительству и вводу в эксплуатацию нового здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Керчи Республики Крым «Школа-гимназия № 2 имени Владимира Галактионовича Короленко».

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов доложил о том, что реализация объекта осуществляется в рамках федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2025 года». Заказчиком строительства по объекту выступает Государственное казённое учреждение Республики Крым «Инвестиционно-строительное управление Республики Крым». Между Заказчиком и подрядной организацией заключён государственный контракт на выполнение строительно-монтажных работ объекта. По объекту выполнены следующие работы: земляные – 100 %, по устройству фундамента – 100 %, железобетонный каркас здания – 89 %. Согласно утверждённому Министерством экономического развития Российской Федерации плану-графику реализации мероприятий Программы ввод объекта в эксплуатацию запланирован в декабре 2023 года. По состоянию на текущую дату строительная готовность объекта составляет 26%. Срок завершения строительно-монтажных работ согласно контракту не позднее 30 декабря 2022 года.