Исполнено поручение (снято с контроля), данное по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Красноярского края, проведённого по поручению Президента Российской Федерации начальником Управления Президента Российской Федерации по общественным связям и коммуникациям Александром Смирновым в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 25 сентября 2018 года

На основании доклада Губернатора Красноярского края Александра Усса, а также соответствующей проверки признано исполненным поручение, данное по обращению Смирновой Татьяны Анатольевны из города Красноярска Красноярского края снято с контроля принятие мер по разработке с учётом проведения общественных слушаний представления графика проведения работ и их финансирования по строительству и вводу до 1 сентября 2021 года в эксплуатацию школы в жилом районе Бугач города Красноярска.

Губернатор Красноярского края Александр Усс доложил о том, что заказчиком разработки проектной документации и строительства школы является администрация города Красноярска. В настоящее время сформирован земельный участок, получено положительное экспертное заключение о соответствии земельного участка санитарно-гигиеническим

требованиям, разработана проектная документация на строительство школы на 1550 учащихся, которая направлена на| государственную экспертизу. Планируемый срок получения положительного заключения государственной экспертизы — до 01.05.2020. До 1 сентября 2020 года будут завершены конкурентные процедуры по определению подрядной организации на выполнение работ по строительству школы и заключен муниципальный контракт. Строительство школы планируется начать в сентябре 2020 года. С учетом продолжительности строительства школы в соответствии с проектной документацией (24 месяца) срок завершения строительства запланирован на август 2022 года. Соглашением от 21.12.2019 заключенным между Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Красноярского край, определен объект капитального строительства, на который направляются средства федерального бюджета, общеобразовательная школа в жилом районе «Бугач» в г. Красноярске со сроком ввода в эксплуатацию в 2022 году.

На этом основании контроль за принятием мер – получением положительного заключения государственной экспертизы осуществляется в рабочем порядке в ранее установленный срок до 1 июня 2020 года, о ходе строительства школы в срок до 1 сентября 2021 года, о вводе объекта в эксплуатацию в срок до 1 сентября 2022 года.