Продолжен контроль исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Хабаровского края, проведённого по поручению Президента Российской Федерации первым заместителем Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Алексеем Громовым в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 6 февраля 2018 года

Поручение, данное по обращению Шпунтенко Анастасии Владимировны из города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края, предусматривает принять меры по строительству и вводу в эксплуатацию детского больничного комплекса в Ленинском округе города Комсомольска-на-Амуре.

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал доложил о том, что техническая готовность объекта – 45,7%, при плане за 2019 год – 98,55 %. Причиной отставания от графика выполнения работ явилось наличие ошибок проектной документации, выявленных подрядными организациями в ходе проведения строительно-монтажных работ, в части неучтённых объёмов работ и стоимости материалов, повлекших за собой необходимость корректировки проектной документации и прохождения повторной государственной экспертизы. В этой связи разработан и утвержден план мероприятий по осуществлению корректировки проектной документации и завершению строительства объекта в 2022 году. Дорожная карта согласована Министерством здравоохранения Российской Федерации и Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.

На этом основании контроль исполнения поручения продолжен в соответствии с ранее установленным сроком (до 1 ноября 2020 года).