О ходе исполнения поручения, данного по итогам личного приема в режиме видео-конференц-связи жителя Ростовской области, проведенного по поручению Президента Российской Федерации советником Президента Российской Федерации Александрой Левицкой в Приемной Президента Российской Федерации по приему граждан в Москве 1 декабря 2015 года

Поручение, данное Губернатору Ростовской области по обращению Киселева Владимира Анатольевича из города Таганрога Ростовской области, предусматривает принятие мер по строительству и вводу в эксплуатацию катка с искусственным льдом в городе Таганроге.

Ранее в правительство Ростовской области было направлено письмо с просьбой проинформировать Администрацию Президента Российской Федерации о строительной готовности объекта и планируемых сроках завершения строительства и ввода объекта в эксплуатацию с учетом произошедшей в декабре 2020 года приостановке строительно-монтажных работ.

Заместитель Губернатора Ростовской области Артём Хохлов доложил о том, что строительство крытого катка с искусственным льдом, выполняется за счет инвестора. Инвестором приостанавливались работы по причине возникновения проблем с финансированием. На сегодняшний день на объекте выполнены работы по подготовке участка к проведению работ по выносу наружных сетей с участка, вынос сетей ливневой канализации, хозяйственно-бытовой канализации, электроснабжения и связи с территории строительства (незапланированные работы), переключение сетей ливневой и хозяйственно-бытовой канализации (незапланированные работы), очистка участка от зеленых насаждений; вертикальная планировка участка; закрепление грунтов основания. В настоящее время ведутся работы по проверке качества уплотнения грунта, закуплен металлопрокат для изготовления металлического каркаса здания, заказаны ограждающие конструкции здания, выполняется изготовление металлоконструкций на заводе (изготовлено 90 процентов металлоконструкций). Строительная готовность объекта – 17 процентов. Срок завершения строительно-монтажных работ – декабрь 2021 года, с последующим вводом объекта в эксплуатацию – 1 квартал 2022 года.