Продлён контроль в рабочем порядке по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Санкт-Петербурга, проведённого по поручению Президента Российской Федерации помощником Президента Российской Федерации в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 25 апреля 2017 года

Поручение, данное 25 апреля 2017 года помощником Президента Российской Федерации Владимиром Кожиным Губернатору Санкт-Петербурга по обращению Седовой Екатерины Владимировны из города Санкт-Петербурга, предусматривало принятие мер по разработке и представлению графика проведения работ и их финансирования по строительству и вводу в эксплуатацию детской и взрослой поликлиник в жилом районе «Славянка» посёлка Шушары Пушкинского района.

В связи с определением источников финансирования объекта и проработкой вопроса о возможности заключения концессионного соглашения о создании и использовании (эксплуатации) консультативно-диагностического центра амбулаторно-поликлинического типа на территории Пушкинского района Санкт-Петербурга поручение было снято с контроля. Принятие мер по заключению государственного контракта по объекту с представлением графика проведения строительных работ и ввода объекта в эксплуатацию осуществляется в рабочем порядке.

Правительство Санкт-Петербурга доложило о заключении государственного контракта на выполнение работ по проектированию и строительству здания поликлиники по адресу: Санкт-Петербург, пос. Шушары, Колпинское шоссе, участок 168 (квартал II) (далее – Объект). Реализация Объекта планируется в следующем графике: разработка проектной документации – февраль 2024 года – апрель 2025 года; получение положительного заключения государственной экспертизы – апрель 2025 года; выполнение строительно-монтажных работ – май 2025 года – декабрь 2026 года; – получение разрешения Службы государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга на ввод Объекта в эксплуатацию – декабрь 2026 года.

На этом основании продлён контроль в рабочем порядке за принятием мер – завершением разработки и утверждением проектной документации, получением положительного заключения государственной экспертизы и началом строительно-монтажных работ здания поликлиники в срок до 22 мая 2025 года.