О ходе исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жителя города Москвы, проведённого по поручению Президента Российской Федерации Мэром Москвы Сергеем Собяниным в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 29 октября 2014 года

Поручение, данное по обращению Горемыко Григория Николаевича из города Москвы с просьбой о вводе в эксплуатацию подъёмных устройств для маломобильной категории граждан в подземных пешеходных переходах на пересечении проспекта Маршала Жукова и улицы Народного Ополчения, предусматривает обеспечение ввода в эксплуатацию подъёмных устройств для маломобильной категории граждан в подземных пешеходных переходах на пересечении проспекта Маршала Жукова и улицы Народного Ополчения

Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы Марат Хуснуллин доложил, что ранее установленные на указанном объекте подъёмные платформы не прошли технические испытания, поскольку не в полной мере обеспечивали комфортность и безопасность использования. В связи с этим возникла необходимость заменить подъёмные платформы на лифтовое оборудование для маломобильных групп граждан. В настоящее время выполнены работы по демонтажу существующих подъёмных платформ. Заводом-изготовителем осуществляется поставка нового лифтового оборудования на объект. В соответствии с графиком производства работ срок завершения монтажных работ по устройству нового лифтового оборудования – 30 декабря 2016 года. Ориентировочный срок завершения пусконаладочных работ с оформлением необходимого комплекта документов, позволяющих приступить к эксплуатации лифтового оборудования, – 27 января 2017 года.