О ходе исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Ростовской области, проведённого по поручению Президента Российской Федерации начальником Управления Президента Российской Федерации по работе с обращениями граждан и организаций Михаилом Михайловским в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 14 апреля 2020 года

Поручение, данное первому заместителю Губернатора Ростовской области Игорю Гуськову по обращению Юрченко Анны Юрьевны из города Батайска Ростовской области, предусматривает принятие мер по разработке и предоставлению плана мероприятий по ремонту здания муниципального бюджетного учреждения культуры «Городской культурно-досуговый центр» в городе Батайске.

Первый заместитель Губернатора Ростовской области Игорь Гуськов доложил о том, что администрацией г. Батайска заключен контракт с подрядной организацией на выполнение работ по капитальному ремонту кровли «ГКДЦ» в г. Батайске. Срок выполнения работ по контракту — 31.10.2020. В ходе выполнения работ по капитальному ремонту кровли здания ГКДЦ подрядчиком выявлена невозможность использования материала теплоизоляции, указанного в действующей сметной документации, ввиду того, что в настоящее время он не производится, что повлекло за собой внесение изменений в сметную документацию и повторное прохождение государственной экспертизы. В настоящее время поставка материала теплоизоляции завершена, производится укладка слоев утеплителя. Подрядной организацией нарощен темп выполнения работ на объекте. Строительная готовность объекта составляет 90 %. По завершению работ по ремонту кровли планируется проведение капитального ремонта помещений здания ГКДЦ. Администрацией ГКДЦ заключен договор от 01.10.2020 № 05/2020 с ООО «Корпорация Эверест» на разработку сметной документации по объекту: «Капитальный ремонт помещений Муниципального бюджетного учреждения культуры «Городской культурно-досуговый центр» по адресу: Ростовская область, г. Батайск, пл. Ленина,5». Срок получения положительного заключения ГАУ РО «Государственная экспертиза проектов» (далее — экспертиза) по договору 02.11.2020. В настоящее время документация разработана, однако в связи с недобросовестным исполнением договора направление сметной документации в экспертизу запланировано 02.11.2020. Срок получения положительного заключения 02.12.2020.