О ходе исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, проведённого по поручению Президента Российской Федерации начальником Управления Президента Российской Федерации по работе с обращениями граждан и организаций Михаилом Михайловским в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 30 июня 2020 года

Поручение, данное Губернатору Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по обращению Перминовой Валентины Александровны из города Югорска Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, предусматривает принятие мер по реконструкции участка автомобильной дороги «город Югорск – посёлок городского типа Таёжный» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, обеспечив проезжее состояние дороги до завершения работ и безопасность дорожного движения.

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Наталья Комарова доложила о том, что в 2022 году завершена разработка проектной документации, получены заключения государственной экспертизы, по итогам которых выявилось удорожание стоимости реконструкции объекта. В целях объекта в бюджете автономного округа на период 2023–2025 годы предусмотрены необходимые финансовые средства. Проектной документацией определены следующие сроки выполнения работ по этапам: «Реконструкция автомобильной дороги город Югорск – поселок городского типа Таежный»; «Переустройство коммуникаций. Первый этап. Переустройство инженерных коммуникаций ПАО «Газпром»; «Переустройство коммуникаций. Второй этап. Переустройство инженерных коммуникаций». Общая продолжительность реконструкции с учетом параллельного выполнения работ по второму этапу составляет 34 месяца. С учетом применения технологий и средств механизации, ускоряющих строительные процессы, оптимизации логистики, контроля выполнения работ, цифровизации процессов, а также выполнения параллельно нескольких этапов работ, срок проведения строительно-монтажных работ будет сокращен до 32 месяцев. Срок заключения государственного контракта – до 1 марта 2023 года.