О ходе исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Самарской области, проведённого по поручению Президента Российской Федерации заместителем Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Магомедсаламом Магомедовым в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 8 октября 2013 года

Поручение, данное по обращению Герасимовой Валентины Сергеевны из города Самары Самарской области, предусматривает принятие мер по проведению капитального ремонта многоквартирного дома 101 по улице Победы в городе Самаре.

Губернатор Самарской области Николай Меркушкин доложил, что в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Самарской области, для многоквартирного дома 101 по улице Победы в городе Самаре (далее – дом) был определён первоочередной вид работ – «Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме». В результате проведения технического обследования дома в марте 2014 года некоммерческой организацией «Региональный оператор Самарской области «Фонд капитального ремонта» (далее – Фонд) было направлено предложение собственникам общего имущества о проведении вышеназванных работ. Однако на общем собрании собственники приняли решение изменить вид работ на «Ремонт и утепление фасада». После повторного обследования дома специалистами Фонда в августе 2014 года в Фонд представлен протокол общего собрания собственников помещений многоквартирного дома на разработку проектно-сметной документации (ремонт фасада дома). Поскольку дом является объектом культурного наследия, Фондом был направлен запрос в министерство культуры области на получение планового реставрационного задания на разработку научно-проектной документации на здание-памятник (далее – реставрационное задание). После получения реставрационного задания Фондом размещено извещение о проведении конкурсной процедуры по определению подрядной организации на разработку проектно-изыскательных работ в соответствии с плановым реставрационным заданием. Ориентировочная дата проведения конкурса –19 декабря 2014 года. Строительно-монтажные работы по ремонту фасада дома будут завершены в 2015 году.