Продлён контроль исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Сахалинской области, проведённого по поручению Президента Российской Федерации заместителем Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Дмитрием Козаком в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 20 апреля 2021 года

Поручение, данное Губернатору Сахалинской области по обращению Власовой Светланы Владимировны из села Адо-Тымово Тымовского городского округа Сахалинской области, предусматривает принятие мер по завершению строительства и вводу в эксплуатацию дома культуры в селе Адо–Тымово Тымовского городского округа, обеспечив безопасность проведения работ.

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко доложил о том, что в течение 2020–2022 годов техническим заказчиком проведены три закупочные процедуры по определению поставщика (подрядчика) на выполнение строительно–монтажных работ по указанному объекту. В связи с систематическим нарушением подрядными организациями сроков исполнения графика производства работ, отсутствием на объекте достаточного количества трудовых ресурсов и механизмов заказчиком в одностороннем порядке расторгнуты три муниципальных контракта. По вновь заключенному в марте 2022 года муниципальному контракту строительно–монтажные работы ведутся согласно утвержденному графику. Плановый срок завершения строительства – 1 августа 2023 года. По состоянию на 15 августа 2022 года с начала реализации объекта произведены следующие работы: вынос сетей связи за границы земельного участка, разработка котлована, замена обводненного грунта основания котлована, устройство подстилающих слоев оснований из щебня, бетонная подготовка под фундаменты, устройство арматурных каркасов и бетонирование фундаментов. Уровень технической готовности объекта на отчетную дату – 10 процентов.

На этом основании срок исполнения поручения продлён до 15 августа 2023 года.