О ходе исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жителя Нижегородской области, проведённого по поручению Президента Российской Федерации заместителем Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Магомедсаламом Магомедовым в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 11 ноября 2021 года

Поручение, данное Губернатору Нижегородской области по обращению Цветкова Александра Валерьевича из деревни Сухоноска Ковернинского района Нижегородской области, предусматривает принятие мер по завершению строительства и вводу в эксплуатацию крытого катка с искусственным льдом по улице Чкалова в рабочем посёлке Ковернино Ковернинского района.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин доложил о том, что в связи с выявленными в ходе строительства проблемами, связанными с некачественно выполненной проектной документацией, существенным повышением цен на строительные ресурсы, а также недобросовестной работой субподрядной организации, работы не были завершены в установленные сроки. Вследствие существенных нарушений условий договора было принято решение о его расторжении в одностороннем порядке с субподрядной организацией, а также о направлении искового заявление в суд.С целью активизации хода строительства объекта заключен новый договор. К настоящему времени все проблемные вопросы, связанные со строительством объекта, решены. Техническая готовность составляет 95,2 процента. Срок получения заключения о соответствии построенного (реконструированного) объекта капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов – июнь 2022 года, срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию – сентябрь 2022 года.