О ходе исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Республики Калмыкия, проведённого по поручению Президента Российской Федерации первым заместителем Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Алексеем Громовым в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в городе Москве 21 января 2020 года

Поручение, данное Главе Республики Калмыкии по обращению Бутенко Анны Филипповны из села Воробьёвка Приютненского района Республики Калмыкия, предусматривает принятие мер по завершению капитального ремонта здания муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Воробьёвская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Николая Тимофеевича Воробьёва» в селе Воробьёвке Приютненского района и по благоустройству прилегающей территории, в том числе устройству ограждения, обеспечив надлежащие условия образования детей до завершения работ.

Глава Республики Калмыкия Бату Хасиков доложил о том, что в ходе проведения капитального ремонта выявлена необходимость осуществления дополнительных работ и принято решение о выделении дополнительных средств. По состоянию на 20 ноября 2020 года работы по установке ограждения и замене внутренних дверных блоков в здании завершены в полном объёме. Введенные в связи с пандемией ограничения, необходимость проведения дополнительных работ, не предусмотренных проектно-сметной документацией, осуществление конкурентных процедур для определения подрядчика на выполнение работ по замене электропроводки и установке автоматической пожарной сигнализации явились следствием позднего заключения контракта. В настоящее время ведутся работы по замене электропроводки и установке автоматической пожарной сигнализации, их готовность составляет 20 процентов, срок исполнения контракта по данному виду работ – 10 февраля 2021 года.