О ходе исполнения пункта 5 перечня поручений, данных по итогам работы в Новгородской области мобильной приёмной Президента

Губернатор Новгородской области Сергей Митин доложил о ходе исполнения пункта 5 перечня поручений, данных по итогам работы в Новгородской области 23 октября 2014 года мобильной приёмной Президента Российской Федерации под руководством руководителя подгруппы рабочей группы при Администрации Президента Российской Федерации по координации и оценке работы с обращениями граждан и организаций, заместителя начальника Управления Президента Российской Федерации по работе с обращениями граждан и организаций Алексея Михеева.

Поручение, данное по обращению Бойцова Виталия Борисовича из города Великого Новгорода Новгородской области, предусматривает принятие мер по строительству подъездной дороги к микрорайону «Аркажская слобода» в Великом Новгороде.

В докладе сообщается о ходе выполнения поручения. Выполнение работ по строительству подъездной дороги было предусмотрено в два этапа. Первым этапом выполнены работы по обустройству временного проезда к микрорайону «Аркажская слобода». Сроки производства работ второго этапа по устройству асфальтобетонного покрытия дороги, тротуаров, наружного освещения нарушены. 9 июня 2016 года муниципальный контракт с ООО «Корпорация Евротракт» расторгнут. 16 июня 2016 года объявлен новый аукцион на право заключения муниципального контракта с исполнителем работ, который состоится 8 июля 2016 года. Заключение контракта планируется 19 – 20 июля 2016 года, срок окончания работ – до 1 октября 2016 года. Учитывая изложенное, высказана просьба продлить срок исполнения данного поручения до 1 ноября 2016 года.