О ходе исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жителя Волгоградской области, проведённого по поручению Президента Российской Федерации начальником Управления Президента Российской Федерации по внешней политике Игорем Неверовым в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 15 апреля 2020 года

Поручение, данное Губернатору Волгоградской области по обращению от имени жителей Черноярова Александра Николаевича из посёлка Отрадное города Михайловки Волгоградской области, предусматривает совместное с Министерством просвещения Российской Федерации принятие мер по строительству и вводу в эксплуатацию нового здания муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Отрадненская средняя школа городского округа город Михайловка Волгоградской области».

Исполняющий обязанности Губернатора Волгоградской области Евгений Харичкин доложил о том, на строительстве нового здания муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Отрадненская средняя школа городского округа город Михайловка Волгоградской области» завершены мероприятия по устройству строительного городка и системы видеонаблюдения, разработке котлована, замещению грунта песком с уплотнением, устройству железобетонной фундаментной плиты, монтажу водопроводного колодца и накопительных емкостей для водоснабжения. Выполняются работы по устройству стен подвала.

На строительную площадку поставлены блочно-модульная котельная, плиты перекрытия подвала здания. Вместе с тем с учетом складывающейся в настоящее время в стране экономической ситуации, отразившейся в том числе и на строительной сфере, не представляется возможным обеспечить завершение строительства объекта в установленный срок, поскольку: приостановлена поставка импортного технологического оборудования, предусмотренного проектной документацией по объекту, доля которого в общем объеме составляет порядка 50 процентов, а поиск российских аналогов требует дополнительного времени, в том числе и для последующей корректировки технической документации; изменилась стоимость строительных материалов, металла и комплектующих, что повлекло увеличение стоимости строительно-монтажных работ на объекте и соответственно привело к необходимости увеличения финансирования, в связи с чем требуется внесение изменений в проектную документацию и закон об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.