О ходе исполнения поручения, данного по итогам работы в Республике Татарстан мобильной приёмной Президента Российской Федерации

Руководитель аппарата Президента Республики Татарстан Асгат Сафаров доложил о ходе исполнения поручения, данного по итогам работы в Республике Татарстан 26 января 2018 года мобильной приёмной Президента Российской Федерации под руководством начальника Управления пресс-службы и информации Президента Российской Федерации Андрея Цыбулина.

Поручение, данное по обращению Ивановой Ирины из села Нармонка Лаишевского района Республики Татарстан, предусматривает принятие мер по обеспечению ремонта муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Нармонской средней общеобразовательной школы» Лаишевского муниципального района Республики Татарстан и обустройству территории муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Нармонского детского сада «Солнышко» Лаишевского муниципального района Республики Татарстан.

В докладе сообщается, что Нармонская средняя общеобразовательная школа была включена в перечень общеобразовательных организаций, здания которых подлежат капитальному ремонту в 2018 году за счёт средств бюджета Республики Татарстан. Объект вошёл в Республиканскую программу «Капитальный ремонт общеобразовательных и дошкольных учреждений» с выполнением восьми согласованных видов работ: ремонт кровли, фасада, пищеблока, отмостки, входной группы, инженерных сетей, замена окон и дверей. На сегодняшний день вышеуказанные работы завершены полностью, но для окончания работ по капитальному ремонту здания школы необходимо провести общестроительные работы, благоустройство прилегающей территории и приобретение оборудования. В настоящий момент работы по благоустройству территории выполнены на 85%, ведётся работа по заключению договоров с поставщиками мебели, оборудования и инвентаря. Ориентировочный срок завершения всех работ – декабрь 2018 года. Для обустройства территории детского сада «Солнышко» в селе Нармонка была предоставлена сметная документация со следующим перечнем работ: ремонт подъездных путей из асфальтобетонного покрытия, автостоянки из асфальтобетонного покрытия, ограждения металлического, наружного освещения с установкой столбов и светильников, устройство покрытий площадок и тротуаров из брусчатки, детской и спортивной площадки из резинового покрытия. На сегодняшний день по данному объекту работы выполнены на 70%. Ориентировочный срок сдачи объекта – декабрь 2018 года.