Продолжен контроль в рабочем порядке за принятия мер по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жителя города Севастополя, проведённого по поручению Президента Российской Федерации советником Президента Российской Федерации в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 22 ноября 2016 года

Исполняющая обязанности заместителя Губернатора – Председателя Правительства Севастополя Ольга Тимофеева доложила о том, что 17.10.2019 заключен контракт на реконструкцию стадиона «Горняк» на сумму 340,5 млн. рублей. Дополнительным соглашением к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 14.02.2019 срок ввода стадиона «Горняк» в эксплуатацию продлен до декабря 2020 года. На сегодняшний день на объекте выполнены работы по демонтажу существующих железобетонных конструкций, ливневой канализации, водопровода, канализации, вырубке зеленых насаждений, удалению покрытия поля и слоев земли, замещению грунта, выносу сетей связи из зоны строительства. Выполняются работы по отоплению, выносу сетей водопровода, укреплению металлоконструкций здания с трибунами для зрителей, сооружению дождевой канализации и наружного водопровода, возведен контрольно-пропускной пункт КПП, фундаменты под мачты освещения. В настоящее время процент технической готовности объекта составляет 42%. 20.08.2020 подрядчику направлено решение об отказе от исполнения государственного контракта, по причине регулярных нарушений ООО «Гласстрой» сроков проведения строительно-монтажных работ. 02.10.2020 контракт на реконструкцию стадиона «Горняк» расторгнут. В настоящее время ведется работа по заключению контракта на завершение реконструкции стадиона в сроки, установленные вышеуказанным соглашением.

На этом основании контроль за принятием мер – реконструкции стадиона «Горняк» в Балаклавском районе города Севастополя осуществляется в рабочем порядке с предоставлением информации в соответствии с ранее установленным сроком до 15 октября 2021 года.