Продлён контроль исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Республики Карелия, проведённого по поручению Президента Российской Федерации начальником Управления Президента Российской Федерации по внутренней политике Андреем Яриным в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 19 сентября 2018 года

Поручение, данное Главе Республики Карелия по обращению Веренич Елены Валерьевны из посёлка Ляскеля Питкярантского района Республики Карелия, предусматривает принятие мер по строительству и вводу в эксплуатацию здания детского сада в посёлке Ляскеля Питкярантского района.

Глава Республики Карелия Артур Парфёнчиков доложил о том, что согласно информации Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия строительная готовность объекта на сегодняшний день – 6,3%. Отставание от графика производства работ составляет 6 месяцев. В связи с отсутствием достаточных строительных и финансовых ресурсов, квалифицированных кадров, ООО «СК Гарант» не справилось с обязательствами по контракту. Подрядчик не смог преодолеть отставание от графика производства работ, работы фактически остановлены на стадии устройства фундамента. 31 августа контракт расторгнут. В настоящее время ведётся перерасчёт сметной документации в действующие цены для определения начальной максимальной цены нового контракта.

На этом основании срок исполнения поручения продлён до 15 июля 2022 года.