О ходе исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Санкт-Петербурга, проведённого по поручению Президента Российской Федерации заместителем Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Владимиром Островенко в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 23 декабря 2020 года

Поручение, дополнительно данное Губернатору Новгородской области по обращению Базлуцкой Елены Александровны из города Санкт-Петербурга, предусматривает принятие мер по рассмотрению возможности решения вопросов водоотведения жилых домов и ремонта дорог в городе Сольцы Солецкого района Новгородской области.

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин доложил о том, что в 2022 году были завершены работы по ремонту автомобильных дорог (участков автомобильных дорог) общего пользования местного значения: ул.Курорт (участок от ул.Солецкой ЦРБ до ул.Набережной 7 Ноября), г.Сольцы; 1-ый Советский пер., г.Сольцы; ул.Гагарина (участок от д. 16 по ул.Гагарина до пер.Садовый), г.Сольцы; пер.Садовый, г.Сольцы; ул.Почтовая (участок от ул.Комсомола до ул.Гагарина), г.Сольцы; ул.Луначарского (участок от пл.Победы до ул.Богданова), г.Сольцы; пер.Школьный, г.Сольцы; ул.Горького, г.Сольцы; ул.Чернышевского, г.Сольцы; пер.Дружбы, г.Сольцы; ул. 1 Мая, г.Сольцы; ул.Володарского (от пересечения с ул.Комсомола до Советского просп. от д.79 до д.126 и от д.120 до городского кладбища), г.Сольцы; д.Невское, ул.Невская (3 этап). По 6 автомобильным дорогам в связи с увеличением объема работ получено положительное заключение о достоверности сметной стоимости ГАУ «Госэкспертиза Новгородской области» на дополнительные работы. В настоящее время оформляется документация и принимаются заявки на оплату: ул.Красных Партизан (участок от Ильинского собора до ул.Набережная 7 Ноября), г.Сольцы; ул.40 лет Октября, г.Сольцы; Сольцы-2 (участок от ДОС 165 до ДОС 186, участок от ДОС 200 до магазина «Верный», участок от магазина «Верный» до ул.Полковой), г.Сольцы; ул.Лермонтова (участок от ул.А. Матросова до ул.Ташкентской), г.Сольцы; ул.Сухова, г.Сольцы; ул.Луговая, г.Сольцы. Заключен муниципальный контракт на выполнение ремонтных работ по автомобильной дороге «ул.Курорт г.Сольцы (2 участок)» со сроком выполнения до 15 декабря 2022 года. В рамках муниципальной программы «Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Солецком муниципальном районе», утвержденной постановлением Администрации Солецкого муниципального района от 23.03.2020 № 330, завершены работы по подключению семи многоквартирных домов, расположенных по ул.Псковской в г.Сольцы, к системе централизованного водоотведения. Продолжаются дополнительные работы по подключению многоквартирного дома к системе централизованного водоотведения, расположенного по ул.Псковской, д.21а. Выполнен демонтаж железобетонных плит, планируется снос хозяйственных построек и перенос одной опоры линии электропередачи, срок окончания до 1 декабря 2022 года.