Продлён контроль исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Курской области, проведённого по поручению Президента Российской Федерации советником Президента Российской Федерации Александрой Левицкой в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 27 марта 2019 года

Поручение, данное Губернатору Курской области по обращению Кузнецовой Ирины Валерьевны из города Курска Курской области, предусматривает принятие мер по строительству автомобильной дороги в деревне Матвеевке Золотухинского района, обеспечив проезжее состояние дороги до завершения работ и безопасность дорожного движения.

Губернатор Курской области Роман Старовойт доложил, что в соответствии с государственным контрактом разработку проектно-сметной документации (с учётом получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации) планировалось завершить 31 июля 2020 года. Однако положительное заключение государственной экспертизы проектной документации получено 13 октября 2020 года с нарушением плановых сроков в связи с введенными ограничительными мерами, вызванными новой коронавирусной инфекцией. Планируемый срок заключения контракта на выполнение строительно-монтажных работ – 10 октября 2020 года. Сроки проведения подготовительных работ и работ по переустройству инженерных коммуникаций составят ориентировочно 2 месяца, вследствие этого выполнить полный объём работ согласно проектно-сметной документации до конца текущего года не представляется возможным. Завершить строительно-монтажные работы и ввести объект в эксплуатацию планируется в июне 2021 года.

На этом основании срок исполнения поручения продлён до 1 июля 2021 года.