Продолжен контроль исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Республики Алтай, проведённого по поручению Президента Российской Федерации начальником Экспертного управления Президента Российской Федерации Владимиром Симоненко в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 3 марта 2022 года

Поручение, данное Главе Республики Алтай, Председателю Правительства Республики Алтай по обращению Маняхиной Маргариты Владиславовны из города Горно-Алтайска Республика Алтай, предусматривает принятие мер по завершению строительства и вводу в эксплуатацию физкультурно-оздоровительного комплекса с игровым универсальным залом в городе Горно-Алтайске.

Глава Республики Алтай, Председатель Правительства Республики Алтай Олег Хорохордин доложил о том, что в 2021 году в городе Горно-Алтайске по переулку Спортивному 12 начато строительство «Физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом». 15 июля 2021 года заключен контракт на строительство объекта со сроком выполнения строительно-монтажных работ до 30 июня 2022 года. Дополнительным соглашением срок контракта продлен до 30 ноября 2022 года. В рамках мероприятий по строительству объекта в 2021 году выполнены работы: подготовка строительной площадки со сводом древесной растительности и кустарников; демонтаж маневренного фонда (модульное здание общежития, состоящее из 26 блоков); снос сооружений (ангар, хозяйственные постройки); демонтаж инженерных коммуникаций; вывоз материалов, размещенных на строительной площадке; подготовка котлована с послойным уплотнением основания; частично выставлены колонны фундаментов. В 2022 году выполнены работы: монтаж колонн фундаментов под блоком спортивного зала; обратная засыпка котлована и временных съездов с послойным уплотнением; вертикальная планировка земельного участка; монтаж подпорной стенки с проведением мероприятий по гидроизоляции; установка декоративного ограждения на подпорной стенке с полимерным покрытием; возведение монолитных участков здания; прокладка инженерных коммуникаций. В настоящее время готовность объекта составляет — 40%. Строительство объекта ведется с отставанием от графика производства работ на четыре месяца из‑за корректировки проектной документации. Кроме того, по причине удорожания строительства объекта возникла потребность в дополнительном финансировании. В отношении дополнительной финансовой потребности Правительством Российской Федерации поручено заинтересованным министерствам Российской Федерации обеспечить перераспределение средств для завершения строительства объекта и ввода его в эксплуатацию в 2023 году.

На этом основании контроль исполнения поручения продолжен в соответствии с ранее установленным сроком до 1 марта 2023 года.