Продлён контроль исполнения поручений, данных по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Иркутской области, проведённого по поручению Президента Российской Федерации начальником Управления Президента Российской Федерации по научно-образовательной политике Инной Биленкиной в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 25 ноября 2020 года

Поручения, данные Губернатору Иркутской области и Министру просвещения Российской Федерации по обращению Казимиренок Елены Николаевны из города Тулуна Иркутской области, предусматривают совместное с генеральным директором – председателем правления ОАО «Российские железные дороги» принятие мер по строительству и вводу в эксплуатацию школы в микрорайоне «Берёзовая роща» города Тулуна, обеспечив надлежащие условия образования детей до завершения работ.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и исполняющий обязанности Министра просвещения Российской Федерации Андрей Корнеев доложили о том, что проектными организациями произведена корректировка сметной стоимости строительства объекта, обусловленная существенным увеличением в 2021 году стоимости строительных материалов. Минпросвещения России в оперативном порядке организовало работу по включению мероприятия по строительству объекта в национальный проект «Образование» с последующим выделением запрашиваемых регионом средств федерального бюджета. Соответствующие предложения в установленном порядке поддержаны на уровне Правительства Российской Федерации. Строительная готовность школы – около 92%. В настоящее время на объекте проводятся работы по покраске стен, монтажу потолочных систем, светильников и благоустройству прилегающей территории. Завершение строительно-монтажных работ запланировано до конца 2022 года. В связи с задержкой поставок строительных материалов, а также с введением ограничительных мер в привлечении для строительства иностранной рабочей силы, связанных с распространением коронавирусной инфекции, строительно-монтажные работы на объекте ведутся с отставанием от графика производства работ. К подрядной организации применены штрафные санкции. Продолжаются работы по оснащению школы и благоустройству территории.

На этом основании контроль исполнения поручений, данных Губернатору Иркутской области и Министру просвещения Российской Федерации продлён до 15 марта 2023 года.