О ходе исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жителя Республики Дагестан, проведённого по поручению Президента Российской Федерации начальником Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам Сергеем Новиковым в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 24 октября 2019 года

Поручение, данное Главе Республики Дагестан по обращению Абдулкаримова Магомедрамазана Газимагомедовича из села Хебатли Цунтинского района Республики Дагестан, предусматривает принятие мер по строительству и вводу в эксплуатацию школы в селе Хебатли Цунтинского района, обеспечив реализацию права детского населения села Хебатли на начальное, основное и среднее общее образование до завершения работ.

Глава Республики Дагестан Сергей Меликов доложил о том, что строительство объекта «Общеобразовательная организация на 80 ученических мест в селе Хебатли Цунтинского района» приостановлено по причине выявленных недостатков в проектно-сметной документации. После корректировки проектно-сметной документации будет направлена на государственную экспертизу. Перенос сроков строительства объекта связан с тем, что работы ведутся в труднодоступной местности и в крайне сложных природно-климатических условиях. Также к снижению темпов выполняемых работ привели ограничительные меры санитарно-эпидемиологического характера, принятые в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. По причине неоднократного неисполнения поручений об обеспечении завершения строительства в установленные сроки освобожден от занимаемой должности руководитель ГКУ РД «Дирекция единого государственного заказчика-застройщика». В соответствии с соглашением от 15 сентября 2022 года срок ввода объекта в эксплуатацию установлен до конца 2023 года.