Продлён контроль исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жителя Иркутской области, проведённого по поручению Президента Российской Федерации помощником Президента Российской Федерации Владимиром Мединским в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 17 февраля 2021 года

Поручение, данное Губернатору Забайкальского края по обращению Астраханцева Максима Павловича из города Иркутска Иркутской области, предусматривает принятие мер по строительству и вводу в эксплуатацию школы в селе Александровский Завод Александрово-Заводского района Забайкальского края.

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов доложил о том, что 30 марта 2022 года заключен государственный контракт. Из‑за наличия мерзлого грунта заменена строительная площадка. Документы на земельный участок оформлены, получено разрешение на строительство. По состоянию на 30 августа 2022 года выполнены геодезические и геологические изыскания, выполняется корректировка ПСД, разработан генплан, выполнена перебазировка строительной техники, бетонно-растворного узла для изготовления бетона. На участке выполнены земляные работы под устройство фундаментов, ведутся работы по устройству опалубки, выполняется завоз инертных материалов. Объект будет введен в эксплуатацию до 20 декабря 2022 года.

На этом основании срок исполнения поручения продлён до 15 января 2023 года.