Продолжен контроль исполнения пункта 2 перечня поручений, данных по итогам работы в Ставропольском крае мобильной приёмной Президента

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров доложил о ходе исполнения пункта 2 перечня поручений, данных по итогам работы в Ставропольском крае 15 мая 2014 года мобильной приёмной Президента Российской Федерации под руководством советника Президента Российской Федерации.

Поручение, данное по обращению Звягинцева Александра Фёдоровича из хутора Ташла Шпаковского района Ставропольского края, предусматривает принятие мер по обеспечению завершения газификации улицы Центральной в хуторе Ташла Шпаковского района.

В докладе в дополнение к представленной ранее информации сообщается, что строительство 1-го этапа объекта завершено, в эксплуатацию введено 0,975 км разводящей газовой сети. Строительство 2-го этапа объекта планируется завершить в IV квартале 2016 года. В части, касающейся строительства 3-го этапа, сообщается, что в настоящее время строительно-монтажные работы выполнены в объёме 50 процентов от сметной стоимости. Построено 1,9 км разводящей газовой сети. Строительство 3-го этапа планируется завершить в IV квартале 2016 года.

На этом основании контроль исполнения поручения продолжен до 10 декабря 2016 года.