Исполнено поручение (снято с контроля), данное по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Ямало-Ненецкого автономного округа, проведённого по поручению Президента Российской Федерации советником Президента Российской Федерации Александрой Левицкой в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 19 ноября 2019 года

На основании доклада заместителя Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Андрея Воронова признано исполненным поручение, данное по обращению Аксариной Светланы Александровны из села Горки Шурышкарского района Ямало-Ненецкого автономного округа снято с контроля принятие мер по обследованию условий образования детей в муниципальном казённом общеобразовательном учреждении «Горковская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья» в селе Горки Шурышкарского района, и по разработке и представлению графика проведения работ и их финансирования по строительству нового здания для указанного общеобразовательного учреждения, обеспечив надлежащие условия образования детей до завершения работ.

В докладе сообщается о том, что строительство нового объекта «Школа-интернат, село Горки Шурышкарского района, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы 1 этап – Школа на 100 мест» осуществляется в рамках адресной инвестиционной программы Ямало-Ненецкого автономного округа. В процессе строительства объекта были выявлены деформации несущих конструкций и разрушение фундаментов, трещины в ростверке по всему периметру здания, наружных стенах и между плитами перекрытия. Разработанная в 2011 году проектная документация не соответствует требованиям действующих нормативных документов, дополнительно будут проведены изыскательские работы для выявления причин проседания несущих конструкций здания. В июле 2020 года на официальном сайте закупок планируется размещение заявки с целью определения проектной организации на выполнение работ по корректировке проектной документации со сроком завершения работ – 2 квартал 2021 года с учетом получения положительного заключения государственной экспертизы. Планируемый срок заключения государственного контракта на выполнение строительно-монтажных работ – 2 квартал 2021 года. Ориентировочный срок ввода объекта в эксплуатацию – декабрь 2022 года.

На этом основании контроль за принятием мер – по вводу объекта в эксплуатацию осуществляется в рабочем порядке с предоставлением информации в соответствие с ранее установленными сроками до 1 декабря 2020 года, до 1 июля 2021 года, до 1 декабря 2021 года, до 1 мая 2022 года, до 1 сентября 2022 года и до 1 июня 2023 года.