О ходе исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Республики Мордовия, проведённого по поручению Президента Российской Федерации советником Президента Российской Федерации Александрой Левицкой в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 23 марта 2016 года

Поручение, данное по обращению Алексиной Ирины Александровны из посёлка Левженского Рузаевского района Республики Мордовия, предусматривает принятие мер по строительству детского сада в посёлке Левженском Рузаевского района.

Глава Республики Мордовия Владимир Волков доложил о том, что принято решение о привлечении дополнительной строительной организации, имеющей достаточный объём собственных средств, для завершения строительства. Скорректирован план производства работ с учётом ликвидации отставания от протокольного графика в 18 дней. В настоящее время на объекте ведутся работы по монтажу кровельного покрытия, подводу электрических сетей к объекту, произведён замер оконных блоков и дверных коробок, начато их изготовление. На объект привлечены дополнительные технические и людские ресурсы. Правительство Республики Мордовия осуществляет ежедневный мониторинг хода строительства объекта и гарантирует его ввод в эксплуатацию в установленные протокольным графиком сроки.