О ходе исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Республики Карелия, проведённого по поручению Президента Российской Федерации первым заместителем Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Алексеем Громовым в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в городе Москве 15 ноября 2018 года

Поручение, данное по обращению Яковлевой Лидии Александровны

из города Сегежа Республики Карелия, предусматривает принятие мер

по ремонту многоквартирного жилого дома 2 по улице Ленина в городе Сегеже, обеспечив надлежащие условия проживания граждан

до завершения работ.

Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков доложил о том, что Многоквартирный дом № 2 по улице Ленина в городе Сегеже включен

в региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Карелия, на 2015–2044 годы (далее — Региональная программа) на 2018 год.

Собственниками помещений указанного многоквартирного дома принято решение о формировании фонда капитального ремонта на счете регионального оператора. Фондом капитального ремонта Республики Карелия (далее — Фонд) в рамках исполнения функций технического заказчика в 2018 году была организована работа по оценке технического состояния многоквартирного дома № 2 по улице Ленина в городе Сегеже и разработке проектной документации на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме. На основании разработанной проектной документации Фондом проведен электронный аукцион на выполнение капитального ремонта, по результатам которого с ООО «Сегежское строительно-монтажное управление» (далее — подрядчик) заключен договор от 17 мая 2019 года на сумму 10,346 млн. рублей. В соответствии с договором предусмотрено выполнение капитального ремонта фундамента, крыши, внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения. В настоящее время подрядчиком завершаются работы по капитальному ремонту фундамента и внутридомовой системы электроснабжения. В полном объеме выполнены работы по замене сетей водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения в подвальном помещении. Ведется работа по замене инженерных систем в жилых помещениях и замене кровельных конструкций. Планируемый срок завершения работ по ремонту внутридомовых инженерных систем — до конца сентября 2019 года, ремонту крыши — до 15 октября текущего года.

На указанном объекте на постоянной основе осуществляется строительный и общественный контроль.