Продолжен контроль исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Иркутской области, проведённого по поручению Президента Российской Федерации помощником Президента Российской Федерации – начальником Референтуры Президента Российской Федерации Дмитрием Калимулиным в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 7 октября 2020 года

Поручение, данное Губернатору Иркутской области по обращению Кучумовой Татьяны Васильевны из города Иркутска Иркутской области, предусматривает принятие мер по строительству и вводу в эксплуатацию пешеходного моста через реку Снежная в посёлке Новоснежная Слюдянского района, обеспечив доступность граждан к социально-значимым объектам до завершения работ.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев доложил о том, что за прошедший период заключён муниципальный контракт на корректировку проектной документации, актуализированы технические решения по строительству объекта. Проектная документация проходит государственную экологическую экспертизу. В связи со значительным увеличением цен на строительные материалы проектным институтом уточняется сметная стоимость объекта. Учитывая объективные обстоятельства, не зависящие от сторон муниципального контракта, строительно-монтажные работы по объекту возможно начать не раньше марта 2022 года. В связи с необходимостью производства работ в зимний период плановая дата ввода объекта в эксплуатацию переносится на 2023 год. Соответствующие изменения внесены в дорожную карту. Для обеспечения доступности граждан к социально значимым объектам перед началом работ на объекте запланировано устройство временного моста.

На этом основании контроль исполнения поручения продолжен в соответствии с ранее установленным сроком до 1 ноября 2022 года.