О ходе исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Сахалинской области, проведённого по поручению Президента Российской Федерации начальником Управления Президента Российской Федерации по работе с обращениями граждан и организаций Михаилом Михайловским в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 24 июня 2022 года

Поручение, данное дополнительно исполняющему обязанности заместителя председателя правительства Сахалинской области по обращению Барановой Валентины Александровны из города Холмска Холмского городского округа Сахалинской области, предусматривает информирование о принимаемых мерах по устранению замечаний в рамках гарантийных обязательств, выявленных по результатам проведения капитального ремонта многоквартирного жилого дома 4 по улице 60 лет Октября в городе Холмске Холмского городского округа подрядной организацией, и по ремонту подводящих сетей водоснабжения.

Исполняющий обязанности председателя Правительства Сахалинской области Олег Попов доложил о том, что в 2022 году проводится капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения. Работы по капитальному ремонту системы электроснабжения многоквартирного дома завершены. Работы по капитальному ремонту системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения планируется завершить в срок до 14 августа 2022 года. В случае возникновения нарушений или дефектов при проведении капитального ремонта подрядной организацией все выявленные замечания будут устранены в рамках гарантийных обязательств. Капитальный ремонт подвальных помещений предусмотрен в 2023 году. Проектно-сметная документация будет разработана в текущем году. В настоящее время разработан локально-сметный расчет на проведение капитального ремонта внутриквартальных труб водоснабжения и направлен на проверку в областное автономное учреждение «Сахалинский центр по ценообразованию в строительстве» для проведения проверки достоверности. После прохождения проверки будет сформирована конкурсная документация на проведение аукциона по отбору подрядной организации, по итогам которого будет заключен муниципальный контракт со сроком выполнения работ до 15 октября 2022 года. К прохождению отопительного периода 2022–2023 будут выполнены мероприятия по текущему содержанию системы теплоснабжения.