Продлён контроль исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Амурской области, проведённого по поручению Президента Российской Федерации помощником Президента Российской Федерации – начальником Государственно-правового управления Президента Российской Федерации Ларисой Брычевой в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 6 апреля 2021 года

Поручение, данное Губернатору Амурской области по обращению Улашук Лины Петровны из города Райчихинска Амурской области, предусматривает принятие мер по комплексному благоустройству территорий возле многоквартирных жилых домов 57, 59, 61 и 63 по улице Победы в городе Райчихинске, обеспечив безопасные условия пребывания граждан до завершения работ.

Губернатор Амурской области Василий Орлов доложил, о том, что общественная территория, расположенная в жилом районе жилых домов 57–63 по улице Победы, определена как территория, подлежащая благоустройству в первоочередном порядке в 2021 году, по результатам онлайн-голосования, проведенного администрацией города Райчихинск в феврале 2020 года в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды (Амурская область)». Проектом благоустройства предусмотрено оборудование общественной спортивной площадки и зоны отдыха. На данные цели в 2021 году предусмотрено финансирование из средств федерального, областного бюджетов и бюджета муниципального образования. Для выполнения благоустройства общественной территории заключено четыре муниципальных контракта: благоустройство детской спортивной площадки, подготовительные работы для устройства уличного освещения, озеленение и благоустройство, устройство наружного освещения. Срок исполнения контрактов – 27 августа 2021 года. По состоянию на 20 сентября 2021 года подрядчиком фактически выполнено 62 % работ от запланированного объема, в том числе подготовительные работы (спил деревьев, земляные работы), завершена планировка территории, укладка плитки, укладка кабеля для устройства уличного освещения. Нарушение срока окончания работ обусловлено чрезвычайной ситуацией, вызванной сильными дождями, прошедшими в мае – августе 2021 года на территории Амурской области. В настоящее время администрацией города Райчихинск ведется претензионная работа в отношении подрядчика по причинам неисполнения контракта в установленные сроки.

На этом основании срок исполнения поручения продлён до 1 июня 2022 года.