О ходе исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Сахалинской области, проведённого по поручению Президента Российской Федерации начальником Управления Президента Российской Федерации по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 8 ноября 2019 года

Поручение, данное Губернатору Сахалинской области 8 ноября 2019 года начальником Управления Президента Российской Федерации по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи Андреем Липовым по обращению Демержи Ирины Ивановны из города Южно-Сахалинска Сахалинской области, предусматривает принятие мер по строительству и вводу в эксплуатацию автомобильных дорог по Героической улице и улице имени Н.И.Крылова в городе Южно-Сахалинске, обеспечив проезжее состояние дорог до завершения работ и безопасность дорожного движения.

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко доложил о том, что в условиях падения доходной части областного бюджета из‑за общемирового кризиса и падения цен на углеводороды Правительством Сахалинской области ведется работа по развитию механизма государственно-частного партнёрства и привлечения в экономику области частных инвестиций. Так, в отношении строительства рассматриваемых дорог принято решение реализовать их в рамках Федерального закона от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях». Соглашение между администрацией муниципального образования городской округ «Город Южно-Сахалинск» и инвестором заключено в декабре 2020 года. В настоящее время инвестором осуществляется разработка проектно-сметной документации, срок завершения работ и получение положительного заключения государственной экспертизы – ноябрь 2021 года. Учитывая, что получение разрешения на строительство приходится на зимний период и является основанием для технологического перерыва, инвестор приступит к строительно-монтажным работам в весенний период 2022 года. По условиям концессионного соглашения срок ввода автомобильной дороги в эксплуатацию – до 01 января 2023 года.