О ходе исполнения поручения, данного Министру сельского хозяйства Российской Федерации по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Республики Калмыкия, проведённого по поручению Президента Российской Федерации первым заместителем Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Вячеславом Володиным в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 20 ноября 2012 года

Поручение, данное по обращению Доржиновой Гульсары Камильевны из села Бага-Тугтун Яшалтинского района Республики Калмыкия, предусматривает совместно с Правительством Республики Калмыкия принятие мер по обеспечению водоснабжением жителей села Бага-Тугтун Яшалтинского района, а также разработку программы по обеспечению водоснабжением жителей Республики Калмыкия.

Исполняющий обязанности Министра сельского хозяйства Российской Федерации Евгений Громыко доложил о принятых совместно с Правительством Республики Калмыкия мерах по обеспечению водоснабжением жителей села Бага-Тугтун. На первом этапе было запланировано строительство пруда-копани, водозабора, подводящего водовода и насосной станции 1-го подъёма за счёт средств республиканского бюджета. Вместе с тем в условиях дефицита средств финансирование первого этапа не осуществлялось. Для обеспечения водоснабжения жителей села Правительством Республики Калмыкия было принято решение о замене мероприятий первого этапа на работы по расчистке от наносов, углублению и восстановлению проточности существующего пруда, являющегося основным источником воды в населённом пункте. В 2015 году на эти работы в республиканском бюджете предусмотрены финансовые средства. По данному объекту разработана проектная документация и получено положительное заключение государственной экспертизы, по итогам аукциона определена подрядная организация на выполнение работ. Вторым этапом было предусмотрено строительство разводящих внутрипоселковых сетей, водонапорной башни и установка станции очистки воды. Финансирование осуществлялось в 2013 – 2014 годах за счёт средств федерального бюджета в рамках реализации федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2013 года» и средств бюджета Республики Калмыкия. Объекты построены и введены в эксплуатацию в 2014 году. Минсельхозом России обязательства по софинансированию из федерального бюджета выполнены в полном объёме. В настоящее время подача воды населению осуществляется из существующих колодцев на берегу пруда по построенным разводящим водопроводам. В тоже время в связи с обмелением пруда и понижением уровня воды в колодцах не обеспечено стабильное водоснабжение населённого пункта. Работы по обеспечению жителей села Бага-Тугтун регулярным водоснабжением планируется завершить до 1 февраля 2016 года.