О ходе исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Хабаровского края, проведённого по поручению Президента Российской Федерации начальником Управления Президента Российской Федерации по государственным наградам Владимиром Осиповым в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 17 марта 2023 года

Поручение, данное Губернатору Хабаровского края по обращению Котовой Марины Викторовны из города Хабаровска Хабаровского края, предусматривает принятие мер по строительству и вводу в эксплуатацию школы в микрорайоне Строитель города Хабаровска.

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв доложил о том, что в целях обеспечения детей школьного возраста местами в общеобразовательной организации заключено концессионное соглашение. В соответствии с условиями концессионного соглашения срок строительства Объекта – до 31 декабря 2023 года. В 2022 году в ходе строительства Объекта подрядной организацией была нарушена технология бетонирования в зимний период времени участка фундаментной плиты. С целью создания качественной и безопасной школы, концессионером было принято решение о проведении испытаний монолитной железобетонной плиты методом неразрушающего контроля для определения прочности и однородности бетона. По результатам испытаний проектной организацией установлена необходимость полного демонтажа и переустройства участка фундаментной плиты. Строительно-монтажные работы на строительной площадке были остановлены в период с февраля по март 2023 года и возобновлены с апреля 2023 года. Правительством Хабаровского края согласованы основные условия финансирования и прямое соглашение, направленные концессионером в целях привлечения внебюджетного финансирования средств АО «Банк Дом РФ». Привлечение внебюджетных средств позволит обеспечить строительство Объекта необходимым финансированием (бюджетным и внебюджетным). В случае отсутствия заключения концессионером соглашений о привлечении внебюджетного финансирования Правительство Хабаровского края перейдет к судебным процедурам досрочного расторжения, а также к выбору иного механизма дальнейшего строительства школы в микрорайоне Строитель города Хабаровска.