О ходе исполнения пункта 3 перечня поручений, данных по итогам работы в Приморском крае мобильной приёмной Президента Российской Федерации

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко доложил о ходе исполнения пункта 3 перечня поручений, данных по итогам работы в Приморской крае 9 июня 2021 года мобильной приёмной Президента Российской Федерации под руководством помощника Президента Российской Федерации Анатолия Серышева.

Поручение, данное Губернатору Приморского края по обращению Кротковой Виктории Александровны из города Владивостока Приморского края, предусматривает принятие мер по завершению капитального ремонта зданий педиатрического отделения (Первая улица, дом 4а) и детской поликлиники (Первая улица, дом 6) краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Владивостокская больница № 3» в городе Владивостоке, обеспечив надлежащие условия оказания медицинской помощи до завершения работ.

В докладе сообщается о том, что на объекте «Капитальный ремонт здания педиатрического отделения КГБУЗ «Владивостокская больница № 3», расположенном на улице Первая, дом 4а, для завершения работ и ввода объекта в эксплуатацию в 2022 году были дополнительно выделены бюджетные ассигнования. Выполнены следующие работы: капитальный ремонт наружных сетей водоснабжения, канализации, охранно-пожарной сигнализации, СКУД, видеонаблюдения, электромонтажные работы, пусконаладочные работы внутренних инженерных систем, а также произведено благоустройство территории и снос ветхого строения. Для завершения капитального ремонта необходимо выполнить: установку электрических щитов в помещении реанимации и рентгенозащитных ставень, срок завершения работ – 30 октября 2022 года.

На объекте «Капитальный ремонт здания детской поликлиники КГБУЗ «Владивостокская больница № 3», расположенном на улице Первая, дом 6, для завершения работ и ввода объекта в эксплуатацию в 2022 году выполнены следующие работы: капитальный ремонт входной зоны для детей с признаками острого заболевания и замена противопожарных дверей; общестроительные и отделочные работы. Фактическое выполнение составляет 67%. В связи с увеличением объема работ на 10% от общего объема контракта потребовалось дополнительное время для закупки и доставки материалов, что повлияло на общий технологический процесс и увеличило срок ремонта поликлиники. Срок окончания работ по контракту – 30 сентября 2022 года, срок завершения работ – 30 ноября 2022 года. В ходе производства строительно-монтажных и отделочных работ надлежащее оказание медицинской помощи обеспечено.