Продлён контроль исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Республики Башкортостан, проведённого по поручению Президента Российской Федерации советником Президента Российской Федерации Александрой Левицкой в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 10 апреля 2020 года

Поручение, данное Главе Республики Башкортостан по обращению Хабибуллиной Алины Фидаиловны из села Булгаково Уфимского района Республики Башкортостан, предусматривает принятие мер по строительству и вводу в эксплуатацию здания школы в селе Булгаково Уфимского района.

Глава Республика Башкортостан Радий Хабиров доложил о том, что строительство объекта «Строительство школы на 825 ученических мест в селе Булгаково сельского поселения Булгаковский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан» осуществляется с 2020 года в рамках регионального проекта «Жилье Республики Башкортостан» национального проекта «Жилье и городская среда». В ходе производства строительно-монтажных работ на объекте выявлено занижение объемов работ в составе проектно-сметной документации, после ее корректировки получено положительное заключение государственной экспертизы. Удорожание стоимости объекта составило 217,1 млн. рублей. Дополнительные средства выделены распоряжением Правительства Республики Башкортостан от 28 октября 2021 года. В настоящее время строительная готовность объекта составляет 86,3%. Полностью выполнены работы по фундаменту, перекрытиям, кладке стен и перегородок на этажах, утеплению чердака. Работы по строительству водопровода, канализации, газопровода, тепловых сетей и теплотрассы завершены. Продолжаются работы по наружным сетям связи и благоустройству территории.

На этом основании срок исполнения поручения продлён до 1 сентября 2022 года.