Продлён контроль исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Псковской области, проведённого по поручению Президента Российской Федерации начальником Управления Президента Российской Федерации по вопросам государственной службы и кадров Антоном Федоровым в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 22 октября 2014 года

Поручение, данное по обращению Алексеевой Надежды Валерьевны из города Пскова Псковской области, предусматривает принятие мер по строительству пристройки к основному зданию государственного бюджетного образовательного учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения» Псковской области, расположенного в городе Пскове.

Губернатор Псковской области Андрей Турчак доложил, что в соответствии с разработанной проектно-сметной документацией срок окончания строительства пристройки к зданию данного учреждения был запланирован на 1 июля 2015 года. Из‑за невыполнения субподрядчиком ООО «Норд-Строй Д» графика производства работ и плохого качества работ произошла смена субподрядчика на ООО «МСК Масштаб». В результате осмотра и обследования изготовленных металлоконструкций строительных ферм здания установлены факты нарушений, отклонений, дефектов и брака от требований проекта, в связи с чем потребовалось проведение экспертизы несущих конструкций. Срок завершения работ на объекте перенесён на 20 декабря 2015 года.

На этом основании контроль исполнения поручения продлён до 25 декабря 2015 года.