Нажметдинұлы

Премьер-Министру

Республики Казахстан

Смаилову А.А.

Уважаемый Алихан Асханович!

По поручению Главы Государства началась реализация пилотного Национального проекта «Комфортная школа», целью которого является ликвидация аварийных школ, трехсменного обучения и дефицита ученических мест в организациях среднего образования, срок реализации 2023-2025 г. АО «Samruk-Kazyna Construction» определен в качестве дирекции по целевому строительству объектов организаций среднего образования (далее - Дирекция).

В рамках партийного контроля партии «Amanat» 14 августа т.г. мной проведена встреча с проектировщиками, привлеченными для проектирования комфортных школ в Туркестанской области и г.Шымкент, в ходе которой выяснилось, что реализация национального проекта под угрозой срыва, так как до сих пор не завершены работы по проектированию школ и имеется ряд нерешенных вопросов. Среди наиболее острых проблем, требующих безотлагательного решения, можно выделить следующие.

Во-первых, Дирекцией не было выдано проектным организациям ПСД по единому стандарту Национального проекта с положительным заключением государственной экспертизы для повторного применения, для привязки к местности. После заключения договоров проектные организации (по всем мощностям) разработали объемно-планировочные решения школ, на что по срокам ушло около двух месяцев.

Во-вторых, задание на проектирование не согласовано с местными исполнительными органами. А также Дирекцией не выдано утвержденное задание на проектирование проектным организациям с решением конструктивной схемы здания, выбора конструкции кровли, конструкции перегородок, стен, при этом перечисленное влияет на обьемно- планировочные решения, так как меняются площади, меняется шаг поперечных стен или заменяющих их конструкций-рам, в зависимости от сейсмичности площадки.

В-третьих, согласно Постановлению Правительства, утверждающего мероприятия по реализации проекта, местные исполнительные органы обеспечивают инженерной инфраструктурой школы до ввода их в эксплуатацию. Однако, до сегодняшнего дня не утверждены генеральные планы проектов Дирекции, соответственно МИО не может закончить ПСД, так как вводы инженерных сетей, парковочные места, автобусные остановки для высадки детей напрямую связаны с генеральными планами проектируемых школ.

В-четвертых, по истечении двух месяцев работы, у всех «мощностей школ» до сих пор отсутствуют официальные согласования принятых решений, подписанные протоколы техсовещаний, эскизные проекты.

В-пятых, не представлен полный перечень технологического оборудования, выбранного и утвержденного Министерством Просвещения Республики Казахстан.

В-шестых, не корректно составлены графики разработки проектирования.

В-седьмых, вопрос о конструкции кровли все еще не решен. Не обосновано принято (в устной форме) решение применения инверсионной кровли.

В-восьмых, не учитывается применение местных строительных материалов, согласно производственной мощности производителей данного региона. Так, в Туркестанской области утверждена монолитно-каркасная с кирпичным заполнением проемов конструкция школ, что приведет к удорожанию проектов в связи с дополнительным усилением и армированием фундамента и всего каркаса в целом. При этом все школы в регионе до этого строились с несущими стенами из кирпичной кладки с перемычками и сердечниками, в этой связи необходимо, пока имеется возможность, пересмотреть конструктивные схемы зданий.

Кроме того, одним из самых проблемных вопросов является проектирование школ на 300 мест вместо разрешенных трех этажей двухэтажными, что требует увеличения земельного участка сверх установленного строительными нормами и в итоге приведет к удорожанию строительства школ.

Учитывая вышесказанное, необходимо принять незамедлительные меры для предотвращения срыва сроков по реализации Национального проекта. В этой связи прошу поручить Комитету по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИИР РК в срочном порядке изучить имеющиеся проблемы и принять необходимые меры. Полный перечень проблем, обсуждавшихся на встрече, прилагается