О ходе исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Краснодарского края, проведённого по поручению Президента Российской Федерации советником Президента Российской Федерации Антоном Устиновым в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан Москве 21 марта 2013 года

Поручение, данное по обращению Головиной Татьяны Александровны из посёлка Уч-Дере Лазаревского района города Сочи Краснодарского края, предусматривает принятие мер по завершению рекультивации полигона твёрдых бытовых отходов в посёлке Лоо Лазаревского района, организации сбора и вывоза твёрдых бытовых отходов из города Сочи в соответствии с санитарными методами.

Глава администрации (губернатор) Краснодарского края Александр Ткачёв доложил, что мероприятие «Полигон твёрдых бытовых отходов в Лазаревском районе (снос, рекультивация)» реализуется в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации продолжаемых мероприятий жилищно-коммунальной инфраструктуры Программы строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического курорта» краевой государственной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» (далее – подпрограмма). Согласно проектно-сметной документации длительность строительно-монтажных работ составляет 24 месяца. На 2014 год в рамках предусмотренного подпрограммой финансирования были заключены следующие контракты:

от 4 декабря 2013 года на изготовление схемы, отображающей расположение построенного, реконструированного объекта капитального строительства, расположения сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и внеплощадочных сетей;

от 18 августа 2014 года на выполнение комплекса подрядных работ;

от 26 сентября 2014 года на разработку проектно-сметной документации. На стадии заключения контракта находится осуществление авторского надзора. В настоящее время в рамках заключённого контракта от 18 августа 2014 года на объекте ведутся работы по отводу русла реки Битха, рекультивации свалочного тела и подготовительные работы в части устройства подпорных стен. Проходит процедуру согласования проект внесения изменений в краевую государственную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства», предусматривающий финансирование мероприятие «Полигон твёрдых бытовых отходов в Лазаревском районе (снос, рекультивация)» в 2016 году. После согласования и утверждения данного проекта будет уточнён сетевой график выполнения указанного мероприятия.