О ходе исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Республики Калмыкия, проведённого по поручению Президента Российской Федерации первым заместителем Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Вячеславом Володиным в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 20 ноября 2012 года

Поручение, данное по обращению Доржиновой Гульсары Камильевны из села Бага-Тугтун Яшалтинского района Республики Калмыкия, предусматривает принятие мер по обеспечению водоснабжением жителей села Бага-Тугтун Яшалтинского района, а также разработку программы по обеспечению водоснабжением жителей Республики Калмыкия.

Исполняющий обязанности Министра сельского хозяйства Российской Федерации Игорь Манылов доложил, что для стабильной подачи воды подведомственными Минсельхозу России ФГБУ «Управление «Калммелиоводхоз» и ФГБУ «Управление Ставропольмелиоводхоз» проведена очистка магистрального Право-Егорлыкского канала и обводнительного канала РР-8. Пруды заполнены и подпитывают питьевые колодцы. По информации Правительства Республики Калмыкия разработана проектная документация по строительству объекта «Водоснабжение с. Бага-Тугтун Яшалтинского района Республики Калмыкия» (далее – Объект). Первым этапом предусматривается строительство водозабора, насосной станции, водонапорных башен, подводящего водовода, пруда-копани. Финансирование первого этапа будет осуществляться в рамках республиканской целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Республики Калмыкия на 2013 – 2020 годы» и государственной программы «Повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, развитие инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства Республики Калмыкия на 2013 – 2017 годы». Бюджетные ассигнования на финансирование первого этапа Объекта будут предусмотрены при внесении изменений в Закон Республики Калмыкия № 18-У-3 «О республиканском бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» в 2014 году. Для обеспечения централизованного бесперебойного питьевого водоснабжения указанного села в 2014 году запланировано строительство водонапорной башни. Вторым этапом предусмотрено строительство разводящих сетей питьевого водоснабжения села Бага-Тугтун и ввод в эксплуатацию станции очистки воды «Исток 200-К». В 2013 году на строительство разводящих сетей питьевого водоснабжения в рамках федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2013 года» были выделены средства из федерального и республиканского бюджета. В настоящее время выполнены работы по строительству разводящих сетей и ведётся строительство водонапорной башни. Ввод в эксплуатацию объектов строительства второго этапа запланирован в 2014 году. Весь цикл строительных работ по Объекту будет завершён в 2015 году.