Исполнен пункт 1 (меры приняты) перечня поручений, данных по итогам работы в Республике Татарстан мобильной приёмной Президента Российской Федерации

Временно исполняющий обязанности Министра просвещения Российской Федерации Александр Бугаев доложил о ходе исполнения пункта 1 перечня поручений, данных по итогам работы в Республике Татарстан 11 февраля 2019 года мобильной приёмной Президента Российской Федерации под руководством начальника Управления пресс-службы и информации Президента Российской Федерации Андрея Цыбулина.

Поручение, данное по обращению Шарафутдиновой Регины Ренатовны из села Малые Кабаны Лаишевского района Республики Татарстан, предусматривает принятие мер по разработке и представлению графика проведения работ и их финансирования по строительству и вводу в эксплуатацию дошкольного образовательного учреждения мощностью на 260 мест в Большекабанском сельском поселении Лаишевского района.

В докладе сообщается о том, что поскольку реализация Объекта в селе Большие Кабаны не была осуществлена вследствие нахождения на выделенном земельном участке газопровода высокого давления, строительство Объекта перенесено в селе Малые Кабаны Лаишевского муниципального района, в котором был выделен земельный участок под размещение детского сада на 260 мест (далее – детский сад). Распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан на разработку проектной документации по детскому саду выделены денежные средства, заключён государственный контракт. По информации Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан, проектная документация разработана, получено положительное заключение от 19 декабря 2022 года. По результатам совместной работы Минпросвещения России с Республикой Татарстан в соответствии с распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан на строительство детского сада выделены денежные средства и заключён муниципальный контракт. В настоящее время выполнены работы по устройству котлована, осуществляются работы по забивке свай. Ориентировочный срок завершения строительно-монтажных работ – август 2024 года.

На этом основании поручение признано исполненным.