О ходе исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жителя Томской области, проведённого по поручению Президента Российской Федерации советником Президента Российской Федерации Антоном Кобяковым в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 15 мая 2019 года

Поручение, данное по обращению Копылова Юрия Александровича из посёлка Аэропорт Томского района Томской области, предусматривает принятие мер по строительству и вводу в эксплуатацию детского хоккейного корта в посёлке Аэропорт Томского района.

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин доложил о том, что законом Томской области от 29.12.2018 № 151–03 «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» в рамках реализации государственной программы «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта Томской области» запланировано финансирование объекта «Строительство детского хоккейного корта по адресу: Томский район, п. Аэропорт, уч. 13» в объеме 6 835,7 тыс. рублей на условиях софинансирования из бюджета муниципального образования «Томский район» в объеме 1 784,35 тыс. рублей. По результатам конкурсных процедур Управлением территориального развития Администрации Томского района заключен муниципальный контракт от 09.08.2019 № 7 на выполнение строительно-монтажных работ по строительству детского хоккейного корта с подрядной организацией ООО «СК «СТРОЙКОМПЛЕКТ». Срок выполнения работ установлен контрактом до 15 октября 2019 года. По состоянию на 25.11.2019 подрядной организацией допущено отставание от графика производства работ по причине выполнения дополнительных работ, выявленных в ходе строительства и не учтенных в проектно-сметной документации. В настоящее время в рамках муниципального контракта выполнены земляные работы по планировке площадки, устройству подстилающих слоев из песка и песчано-гравийной смеси, устройство бетонных оснований с укладкой сетки, электромонтажные работы. Завершаются работы по монтажу ограждения хоккейного корта и устройству полимерного покрытия. Техническая готовность объекта составляет более 80%, работы ведутся высокими темпами. Администрация Томского района совместно с Департаментом архитектуры и строительства Томской области контролируют ход выполнения работ на объекте. Срок сдачи объекта в эксплуатацию запланирован на 15 декабря 2019 года.