О ходе исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Ростовской области, проведённого по поручению Президента Российской Федерации начальником Управления Президента Российской Федерации по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Владимиром Черновым в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 17 апреля 2013 года

Поручение, данное по обращению Завяловой Галины Петровны из города Зверево Ростовской области, предусматривает разработку графиков проведения работ и их финансирования по капитальному ремонту муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4» и ремонту автомобильных дорог в городе Зверево.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев доложил, что проектно-сметная документация для проведения капитального ремонта муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4» города Зверево разработана и находится на экспертизе, заключение по которой будет получено в I квартале 2015 года. Длительность подготовки проектно-сметной документации обусловлена возникновением в ходе проектирования дополнительных работ, связанных с ухудшением состояния здания с момента вывода из эксплуатации и необходимостью дополнительного инструментального обследования несущих конструкций, а также расторжением контракта по причине недобросовестного исполнения проектной организацией контрактных обязательств, повторным размещением заказа и заключением нового контракта. Планируемый срок начала капитального ремонта вышеуказанного образовательного учреждения – III квартал 2015 года.