Продлён контроль исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жителя Алтайского края, проведённого по поручению Президента Российской Федерации советником Президента Российской Федерации в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 1 февраля 2019 года

Поручение, данное 1 февраля 2019 года советником Президента Российской Федерации Михаилом Федотовым Губернатору Алтайского края по обращению Моргуна Романа Александровича из села Воеводского Целинного района Алтайского края, предусматривает принятие мер по строительству и вводу в эксплуатацию детского сада в селе Воеводском Целинного района.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко доложил о том, что строительство объекта начато в марте 2019 года. Вследствие возникших финансовых трудностей подрядной организацией нарушены сроки выполнения работ по контракту, в связи с чем государственный контракт был расторгнут в одностороннем порядке, подрядчик внесен в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей). В связи с необходимостью разработки дополнительных технологических решений и пересчета стоимости контракта заключались дополнительные соглашения об увеличении цены и срока выполнения работ по государственному контракту до 30 июня 2022 года. Несмотря на оказываемое органами исполнительной власти Алтайского края максимальное содействие, работы подрядной организацией выполнялись низкими темпами. По причинам неудовлетворительной организации строительно-монтажных работ произошло отставание от установленного государственным контрактом срока его исполнения, в связи с чем к подрядчику будут применены меры гражданско-правовой ответственности за нарушение срока завершения строительства, предусмотренного государственным контрактом. В настоящее время строительные работы на объекте завершены. Формируется пакет документов для получения заключения о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации.

На этом основании срок исполнения поручения продлён до 20 января 2023 года.