О ходе исполнения пункта 6 перечня поручений, данных по итогам работы в Республики Дагестан мобильной приёмной Президента Российской Федерации

Глава Республики Дагестан Владимир Васильев доложил о ходе исполнения пункта 6 перечня поручений, данных по итогам работы в Республики Дагестан 6 ноября 2019 года мобильной приёмной Президента Российской Федерации под руководством советника Президента Российской Федерации Руслана Эдельгериева.

Поручение, данное по обращению Агасиева Вадима Абдулхаликовича из села Ахты Ахтынского района Республики Дагестан, предусматривает принятие мер по завершению строительства и вводу в эксплуатацию центральной республиканской больницы в селе Ахты Ахтынского района.

В докладе сообщается о том, что проектно-сметная документация на строительство центральной районной больницы в селе Ахты разработана в 2009 году. Заказчиком-застройщиком объекта является ГКУ РД «Дирекция единого государственного заказчика-застройщика». В соответствии с проектом предусмотрено строительство следующих объектов: поликлиника на 250 посещений в смену, стационар на 120 коек, инфекционный корпус, пищеблок, хозяйственный корпус, станция скорой помощи, гараж на 5 автомобилей, пожарный водоем (200 куб. м) трансформаторная подстанция, котельная. Финансирование строительства центральной районной больницы в селе Ахты осуществлялось в рамках федеральной целевой программы «Юг России (2008- 2013 годы)». С 2014 года после завершения срока реализации федеральной целевой программы «Юг России (2008–2013 годы)» финансирование строительства объекта осуществлялось в рамках республиканской инвестиционной программы. Степень готовности объекта составляет 60 процентов. Проектно-сметная документация, разработанная в 2009 году, не соответствует техническим и санитарным нормам и требованиям к помещениям объектов здравоохранения, действующим на сегодняшний день. В рамках Республиканской инвестиционной программы на 2020–2022 годы на 2020 год на строительство указанного объекта предусмотрено 250,0 млн рублей, а на 2021 год — 154,6 млн рублей. Ввод объекта в эксплуатацию предусмотрен в 2021 году.