О ходе исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жителя Новосибирской области, проведённого по поручению Президента Российской Федерации начальником Управления информационного и документационного обеспечения Президента Российской Федерации в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 17 октября 2018 года

Поручение, данное 17 октября 2018 года начальником Управления информационного и документационного обеспечения Президента Российской Федерации Сергеем Осиповым по обращению Худорожкова Игоря Александровича из посёлка городского типа Краснообск Новосибирского района Новосибирской области, предусматривает совместно с Министерством спорта Российской Федерации принять меры по завершению строительства и вводу в эксплуатацию физкультурно-оздоровительного комплекса в посёлке городского типа Краснообске Новосибирского района.

Министр спорта Российской Федерации Павел Колобков доложил о том, что строительномонтажные работы по объекту «Физкультурно-оздоровительный комплекс с искусственным льдом по ул. Восточной в р. п. Краснообске» (далее — Объект) возобновлены в 2018 году. В связи с длительным периодом консервации Объекта проведены обследования технического состояния несущих конструкций, выявлена необходимость усиления конструкций кровли и плит перекрытий. Кроме этого, по причине несоответствия ранее разработанной проектно-сметной документации действующим на текущий момент требованиям по пожарной безопасности, доступности для лиц с ограниченными возможностями здоровья проведена корректировка проекта, получившая положительное заключение государственной экспертизы. Строительство Объекта осуществлялось без привлечения средств федерального бюджета. Текущий уровень технической готовности Объекта составляет 60%. Предыдущий контракт на выполнение строительно-монтажных работ по Объекту расторгнут в июле 2019 года по соглашению сторон. В настоящий момент государственным заказчиком организованы повторные конкурсные процедуры на право заключения договора подряда на выполнение работ по завершению строительства Объекта. Планируемые сроки заключения государственного контракта — сентябрь 2019 года Ориентировочные сроки завершения строительства Объекта — III квартал 2020 года.