О ходе исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Сахалинской области, проведённого по поручению Президента Российской Федерации начальником Управления Президента Российской Федерации по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 8 ноября 2019 года

Поручение, данное 8 ноября 2019 года начальником Управления Президента Российской Федерации по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи Андреем Липовым Губернатору Сахалинской области по обращению Демержи Ирины Ивановны из города Южно-Сахалинска Сахалинской области, предусматривает принятие мер по строительству и вводу в эксплуатацию автомобильных дорог по Героической улице и улице имени Н.И.Крылова в городе Южно-Сахалинске, обеспечив проезжее состояние дорог до завершения работ и безопасность дорожного движения.

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко доложил о том, что 17 декабря 2020 года заключено Концессионное соглашение по созданию и эксплуатации участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице имени Н.И.Крылова и части улицы Героической. Положительное заключение государственной экспертизы на строительство объекта получено 25 июля 2022 года. В рамках проекта предусмотрены замена труб отопления и обустройство пескоуловителя, решеток и лотков. Их изготовление и поставка займет более трех месяцев. Учитывая длительность сроков поставки, работы по прокладке труб в настоящее время не возможны по причине наступления отопительного сезона. На основании вышеизложенного принято решение о заключении дополнительного соглашения с целью продления сроков строительства объекта до 1 ноября 2023 года.