О ходе исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жителя Республики Саха (Якутия), проведённого по поручению Президента Российской Федерации начальником Управления Президента Российской Федерации по работе с обращениями граждан и организаций Михаилом Михайловским в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 29 декабря 2020 года

Поручение, данное Главе Республики Саха (Якутия) по обращению Саморцева Бориса Николаевича из села Октёмцы Хангаласского улуса Республики Саха (Якутия), предусматривает совместное с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации принятие мер по газификации жилых домов в селе Октёмцы Хангаласского улуса, а также принятие мер по газификации домовладения Саморцева Бориса Николаевича в селе Октёмцы Хангаласского улуса.

Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев доложил о том, что правительством Республики Саха (Якутия) проведена работа по выделению финансирования из средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на реализацию 2 этапа строительства газовых сетей в селе Октемцы Хангаласского улуса. 23 мая 2022 года заключен государственный контракт с подрядной организацией для проведения строительно-монтажных работ по укладке уличных газовых сетей, в том числе монтажу 119 выходов из земли к частным земельным участкам. В настоящий момент работы выполняются силами 2-х бригад, закуп материально-технических ресурсов составляет 90%, на объект вывезены стальные трубы разного диаметра, 2 экскаватора, сварочные работы выполнены на 70%, изоляционные работы – 40%, заготовка выходов к жилым домам – 100%. Земляные работы и укладка труб планируется с 28 июня 2022 года, планируемый срок ввода объекта – сентябрь 2022 года.