Продолжен контроль в рабочем порядке за принятием мер по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Пермского края, проведённого по поручению Президента Российской Федерации начальником Управления Президента Российской Федерации по обеспечению конституционных прав граждан Татьяной Локаткиной в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 23 октября 2020 года

Поручение, данное Министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по обращению Бекуриной Светланы Александровны из города Перми Пермского края, предусматривало совместное с правительством Пермского края принятие мер по разработке и представлению графика проведения работ и их финансирования по обеспечению нормативным водоснабжением, соответствующим требованиям СанПиН, жилых домов в посёлке Щучье Озеро Октябрьского района, обеспечив водоснабжение до завершения работ.

В связи с разработкой и утверждением плана-графика газификации станицы Преградной Урупского района, в том числе по улице Красной, поручение было снято с контроля. Принятие мер по газификации жилых домов в станице Преградной Урупского района, в том числе по улице Красной осуществляется в рабочем порядке.

Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Алексей Ересько доложил о том, что по информации Министерства жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края выполнен монтаж магистрального трубопровода диаметром 125 протяжённостью порядка 11 км., проложены распределительных сети диаметром 110 ориентировочной протяжённостью порядка 14 км., пробурены 2 новые скважины, выполнена прокачка 2-х существующих скважин, смонтировано щебеночное основание, выполнено бетонирование площадок под насосные станции 2 подъёма, смонтированы электрические сети, смонтированы ограждения на насосной станции 1 и 2 подъёма. Окончание строительно-монтажных работ согласно заключенному муниципальному контракту – 1 декабря 2024 года. По информации Федерального бюджетного учреждения «РосСтройКонтроль» на текущий момент готовность вышеуказанного объекта составляет 33,5%. Работы по строительству Объекта осуществляются в соответствии с утверждённым графиком выполнения строительно-монтажных работ.

На этом основании продолжен контроль в рабочем порядке за принятием мер – фактическим завершением строительно-монтажных работ в соответствии с ранее установленным сроком до 10 декабря 2024 года.