Официальный информационный ресурс Премьер-Министра Республики Казахстан | Газопровод «Сарыарка» будет сдан в эксплуатацию 31 декабря 2019 года — М. Журебеков 

Вице-министр энергетики РК Мурат Журебеков на пресс-конференции в Правительстве рассказал о ходе реализации проекта строительства магистрального газопровода «Сарыарка» по маршруту «Кызылорда – Нур-Султан» в рамках Пяти социальных инициатив Первого Президента РК – Елбасы Н. Назарбаева.

Одной из задач, поставленных Главой государства К. Токаевым перед Министерством энергетики в предвыборной программе, является своевременное завершение первой очереди магистрального газопровода «Сарыарка» в целях газификации столицы, северных и центральных регионов страны.

Как отметил М. Журебеков, данный участок газопровода позволит поставлять природный газ в города Нур-Султан, Караганды, Темиртау, Жезказган, а также жителям ближайших к трассе газопровода населенных пунктов.

Для реализации проекта была создана компания «АстанаГаз ҚМГ». Ее акционеры — Фонд «Самрұқ-Қазына» и Холдинг «Бәйтерек».

Схема и условия финансирования были одобрены Госкомиссией по модернизации экономики в августе прошлого года. Так, 80,3 млрд тенге предоставляются путем формирования уставного капитала проектной компании АО «АстанаГаз КМГ», 85 млрд тенге — облигационный займ АО «ЕНПФ» и 102 млрд тенге — облигационный займ Евразийского банка развития и АО «Банк развития Казахстана». Генеральным подрядчиком строительства определена компания «КазСтройСервис».

М. Журебеков сообщил, что на сегодняшний день строительство магистрального газопровода «Сарыарка» до г. Нур-Султан находится на стадии завершения.

Отмечено, что в строительстве газопровода задействовано порядка 1 700 специалистов и 1000 единиц специальной техники. На сегодняшний день сварено и уложено 1061,3 км или 100% линейной части газопровода. При этом испытано 963 км или 91% газопровода.

Кроме того, ведутся работы по строительству газопроводов-отводов и пяти автоматизированных газораспределительных станций, газоизмерительной станции и пункта управления

«В целом работы идут по графику, и в декабре текущего года будет завершено строительство всех объектов, включающих в себя магистральный газопровод, пять единиц автоматизированных газораспределительных станций, газоизмерительной станции и пункта управления. Приемка газопровода в эксплуатацию запланирована на 31 декабря т. г.», — сказал вице-министр.

По его словам, строительство магистрального газопровода до г. Нур-Султан позволит поэтапно обеспечить газом 171 населенный пункт вдоль трассы газопровода, а также улучшить экологическое состояние г. Нур-Султан и других населенных пунктов вдоль трассы магистрального газопровода.

«Реализация проекта газопровода «Сарыарка» будет иметь мультипликативный эффект на развитие малого и среднего бизнеса, а также на развитие инфраструктуры регионов вдоль магистрального газопровода. Кроме того, использование природного газа в качестве топлива снижает выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, способствует комфортной жизни населения и способствует общему улучшению состояния окружающей среды», — подчеркнул вице-министр.

Когда газ придет в г. Нур-Султан?

Вице-министр энергетики РК Мурат Журебеков также отметил, что подключение г. Нур-Султан к магистральному газопроводу будет поэтапным. Строительство газораспределительных сетей в г. Нур-Султан разделено на три очереди со сроками строительства до 2025 года.

Первая — 2019-2021 годы. Первые потребители будут подключены к следующему отопительному сезону. Это жилые массивы Коктал-1, Коктал-2, Юго-восток, а также ТЭЦ-1 и ТЭЦ-3. Первая очередь будет сдана уже в 2020 году.

Сроки второй очереди — 2021-2023 годы. Будут подключены газораспределительные пункты Восток и Юго-Восток. Будет обеспечен газ в районах Интернациональный, Мичурино, Котельная. Также будут подключены микрорайоны Пригородный, Family Village, Garden Village и котельная международного аэропорта.

Третья очередь — 2023-2025 годы. К газу будут подключены микрорайоны Ильинка, Ондырыс, Кирпичный завод, ТЭЦ-2.

«Первые потребители газа будут подключены уже в следующем году, но это работа не сиюминутная, это долгий поэтапный процесс», — отметил вице-министр.

Подключение к газопроводу Карагандинской области

Акиматом Карагандинской области предусматривается строительство отводов от автоматизированных газораспределительных станций на города Караганда, Темиртау и Жезказган и строительство распределительных сетей.

Для строительства газораспределительных сетей в Карагандинской области из республиканского бюджета на этот год выделено 2,4 млрд тенге. Из них, по 1 млрд тенге для городов Караганда и Жезказган, 400 млн тенге — для г. Темиртау.

по г. Караганда поставлено труб — 38,9 км или 90%, из которых сварено — 28,9 км или 66,5% (из 43,4 км предусмотренных на 2019 год);
по г. Жезказган поставлено труб — 29,6 км или 100%, из которых сварено — 19,7 км или 66,5%;
по г. Темиртау поставлено труб – 30,1 км или 100%, из которых сварено – 16,8 км или 56%.

Акиматом Карагандинской области планируется до конца текущего года подключить первых потребителей городов Жезказган — 148 домов, Темиртау — 100 домов и Караганды — 150 домов.

В целом, по информации акимата Карагандинской области, завершение строительства I очереди запланировано на май 2020 года.

Газификация Акмолинской области

В Акмолинской области, в первую очередь, планируется строительство газораспределительных сетей в 20 населенных пунктах Аршалынского и Целиноградского районов.

На сегодня акиматом получено положительное заключение госэкспертизы на проектно-сметные документации 8 (из 13) Проектов, по которым проводятся работы по определению подрядных организаций.

Cрок получения заключения госэкспертизы на проектно-сметные документации оставшихся пяти Проектов — ноябрь 2019 года.

«Можно сказать, что поручение Елбасы, данное в рамках Пяти социальных инициатив, — это Пятая инициатива — исполнено Министерством энергетики. В прошлом месяце мы участвовали в церемонии золотой сварки. То есть это был сварен последний шов на магистральном газопроводе при подводе в г. Нур-Султан», — резюмировал вице-министр энергетики.

Оставайтесь в курсе событий Премьер-Министра и Правительства Казахстана — подписывайтесь на официальный Telegram-канал

Подписаться