Продлён контроль исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жителя Республики Мордовия, проведённого по поручению Президента Российской Федерации начальником Управления Президента Российской Федерации по государственным наградам Владимиром Осиповым в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 1 июля 2014 года

Поручение, данное по обращению Князева Вячеслава Владимировича из посёлка Ромоданово Ромодановского района Республики Мордовия, предусматривает представление графика проведения ремонта автомобильной дороги по улице Новая в посёлке Ромоданово Ромодановского района, обеспечив проезжее состояние до завершения ремонта автомобильной дороги.

Глава Республики Мордовия Владимир Волков доложил, что в настоящее время дорога по улице Новой в посёлке Ромоданово прогрейдирована (выполнены работы по отводу грунтовых вод обеспечить проезд транспорта к частным домам, расположенным по указанной улице. Администрацией Чамзинского муниципального района в июле 2014 года проведён аукцион на выполнение работ по строительству первой очереди автодороги по улице Новой протяжённостью 740 метров (в сентябре 2014 года заключён контракт на выполнение работ). Согласно контракту в 2014 году будут выполнены следующие виды работ:

с 5 по 15 сентября – выравнивание дорожного полотна;

с 16 по 20 сентября – песочная подготовка насыпи;

с 21 по 30 сентября – устройство щебёночного покрытия;

с 1 по 5 ноября – асфальтирование дороги.

Проектная документация на строительство второй очереди автодороги по улице Новой протяжённостью 560 метров будет изготовлена в сентябре 2014 года. Работы по строительству автодороги будут выполнены в 2015 году. Вопрос строительства автодороги по улице Новой находится на контроле в Правительстве Республики Мордовия.

На этом основании контроль исполнения поручения Президента Российской Федерации продлён до 1 июля 2015 года с представлением промежуточного доклада до 1 декабря 2014 года.