О ходе исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Краснодарского края, проведённого по поручению Президента Российской Федерации советником Президента Российской Федерации в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 21 марта 2013 года

Поручение, данное 21 марта 2013 года советником Президента Российской Федерации Антоном Устиновым Главе администрации (губернатору) Краснодарского края по обращению Головиной Татьяны Александровны из посёлка Уч-Дере Лазаревского района города Сочи Краснодарского края, предусматривает принятие мер по завершению рекультивации полигона твёрдых бытовых отходов в посёлке Лоо Лазаревского района, организации сбора и вывоза твёрдых бытовых отходов из города Сочи в соответствии с санитарными методами.

Глава администрации (губернатор) Краснодарского края Вениамин Кондратьев доложил о том, что заказчиком по объекту выступает ГКУ «Главное управление строительства Краснодарского края» (далее — заказчик). Государственной программой Краснодарского края «Комплексное и устойчивое развитие Краснодарского края в сфере строительства и архитектуры» по Объекту предусмотрено выделение средств из бюджета края. Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства определён на 2025 год. В связи с изменением параметров геометрии свалочного тела вследствие воздействия ливневых дождей, повлекших за собой оползневые процессы, и на основании решения, принятого заказчиком, в 2020 году была выполнена корректировка проектной документации объекта. Откорректированная проектная документация была направлена в Южное межрегиональное управление Росприроднадзора для прохождения государственной экологической экспертизы. По результатам рассмотрения в августе 2021 года было выдано отрицательное заключение экологической экспертизы. Проектной организацией замечания были устранены. С целью получения положительного заключения государственной экологической экспертизы проведены общественные слушания, 16 апреля 2022 года подписан протокол. В настоящее время заказчиком прорабатывается вопрос исключения возможных рисков прохождения государственной экологической экспертизы.