О ходе исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Ленинградской области, проведённого по поручению Президента Российской Федерации помощником Президента Российской Федерации – начальником Государственно-правового управления Президента Российской Федерации Ларисой Брычевой в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 29 марта 2022 года

Поручение, данное Председателю Правления ПАО «Газпром», заместителю Председателя Совета директоров ПАО «Газпром» по обращению Кучаевой Надежды Николаевны из деревни Вирки Всеволожского района Ленинградской области, предусматривает совместное с правительством Ленинградской области принятие мер по завершению газификации жилых домов в деревне Вирки Всеволожского района.

Председатель Правления ПАО «Газпром», заместитель Председателя Совета директоров ПАО «Газпром» Алексей Миллер доложил о том, что догазификация домовладений, расположенных в границах деревни Вирки, предусмотрена региональной программой газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ленинградской области на 2022–2031 годы. Заключено 32 договора на подключение домовладений деревни Вирки: по двум договорам осуществлен пуск газа в жилые дома, по 10 договорам выполнено строительство сетей газораспределения до границ земельных участков, по 10 договорам проводятся мероприятия по строительству газопроводов-вводов, по 10 договорам для подключения домовладений необходимо проектирование и строительство распределительного газопровода. Завершение работ по газопроводам-вводам планируется до конца 2022 года, по распределительному газопроводу – в июле 2023 года. В связи с тем, что пропускная способность ГРС «Всеволожская» как источника газоснабжения деревни Вирки ограничена, предусмотрено строительство в 2022–2023 годы объекта «Газопровод межпоселковый от распределительного газопровода «Русский Дизель» до микрорайона «Южный» города Всеволожск с отводом на деревню Коркино, к западной части деревни Суоранда Всеволожского района» протяженностью 18,3 км. Получено положительное заключение государственной экспертизы по проекту строительства объекта, в настоящее время проводятся работы по утверждению документации по планировке его территории и установлению публичного сервитута. Выполнение мероприятий по газификации всех домовладений в деревни Вирки Всеволожского района будет возможно после ввода объекта в эксплуатацию.