О ходе исполнения поручения, данного по итогам личного приёма жительницы города Москвы, проведённого по поручению Президента Российской Федерации Мэром Москвы Сергеем Собяниным в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 23 сентября 2020 года

Поручение, данное заместителю Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства по обращению Костиной Натальи Сергеевны из города Москвы, предусматривает выполнение работ по комплексному благоустройству территорий, прилегающих к станции «Электрозаводская» («Рубцовская») Московского метрополитена.

Руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Лёвкин доложил о том, что выполнение работ по благоустройству территорий, прилегающих к станции «Электрозаводская» («Рубцовская») Большой кольцевой линии Московского метрополитена ведется в рамках реализации технологической части транспортно-пересадочного узла «Электрозаводская». В настоящее время выполнено благоустройство прилегающей территории к станции метро «Электрозаводская» БКЛ в объеме, необходимом для пуска станции. Работы по благоустройству территории технологической части ТПУ «Электрозаводская» будут выполнены частично после окончания строительства пешеходного моста через реку Яуза в I квартале 2022 года, в полном объеме – после окончания строительства пересадки со станции метро «Электрозаводская» БКЛ на станцию метро «Электрозаводская» Арбатско-Покровской линии, а также завершения работ по реконструкции Гольяновского проезда в III квартале 2023 года.