О ходе исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жителя Республики Саха (Якутия), проведённого по поручению Президента Российской Федерации начальником Управления Президента Российской Федерации по применению информационных технологий и развитию электронной демократии Андреем Липовым в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 3 февраля 2017 года

Поручение, данное по обращению Захарова Юрия Григорьевича из города Якутска Республики Саха (Якутия) предусматривает принятие мер по строительству и вводу в эксплуатацию здания муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 35» городского округа «Город Якутск», обеспечив надлежащее обучение учащихся до ввода нового здания данного учреждения в эксплуатацию.

Глава Республики Саха (Якутия) Егор Борисов доложил о том, что в настоящее время разработана проектно-сметная документация (100%), 30 октября 2017 года получено положительное заключение государственной экспертизы по Республике Саха (Якутия) сметной части проектно-сметной документации. Завершены работы нулевого цикла. В июле 2017 года проведены аукционы на выполнение работ по выносу квартальных сетей теплоснабжения, линии ВЛ-04. Полностью выполнены работы по усилению фундаментов, охлаждению грунтов. В настоящее время осуществляются опалубочные работы, а также по устройству плит цокольного перекрытия, колонн. Общий объём финансирования составил 60 646,27 тыс. рублей.

В рамках финансирования мероприятий государственной программы Республики Саха (Якутия) «Развитие образования Республики Саха (Якутия) на 2018–2022 годы» планируется финансирование обеспечения недостающей потребности для ввода указанного строящегося объекта в 2019 году. В настоящее время дети с 1 по 11 классы обучаются в здании школы № 10.