О ходе исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жителя Красноярского края, проведённого по поручению Президента Российской Федерации начальником Управления Президента Российской Федерации по работе с обращениями граждан и организаций Михаилом Михайловским в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 27 мая 2016 года

Поручение, данное Губернатору Красноярского края по обращению Попкова Константина Александровича из города Дивногорска Красноярского края, предусматривает принятие мер по обеспечению инженерной (электроснабжение и водоснабжение) и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставленных для индивидуального жилищного строительства в городе Дивногорске.

Губернатор Красноярского края Александр Усс доложил о том, что на земельных участках, предоставленных многодетным семьям, завершены мероприятия по строительству объектов электроснабжения. Для получения технических условий на подключение к электрическим сетям собственники земельных участков могут подавать заявления на заключение договоров технологического присоединения к электрическим сетям. 4 августа 2020 года заключен муниципальный контракт на строительство сетей водоснабжения. Однако в ходе производства работ возникла необходимость в проведении дополнительных инженерных изысканий, внесении в проектную документацию изменений, касающихся уличного освещения, из‑за чего контракт с подрядчиком был расторгнут. 5 июля 2021 года заключен муниципальный контракт» на корректировку проектной документации за счет средств местного бюджета, срок выполнения работ – 15 декабря 2021 года. Строительство сети водоснабжения и улично-дорожной сети планируется в 2022 – 2023 годах после получения положительного заключения государственной экспертизы на откорректированную проектную документацию.