О ходе принятия мер по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жителя Республики Коми, проведённого по поручению Президента Российской Федерации начальником Управления Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции Андреем Чоботовым в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 13 декабря 2017 года

Поручение, данное Главе Республики Коми по обращению Шуракова Леонида Ивановича из города Сыктывкара Республики Коми, предусматривало принятие мер по разработке и представлению графика проведения работ и их финансирования по строительству автомобильной дороги в микрорайон Емваль Эжвинского района города Сыктывкара.

В связи с разработкой графика выполнения работ по строительству автомобильной дороги в микрорайон Емваль Эжвинского района города Сыктывкара, поручение было снято с контроля. Принятие мер по завершению строительства указанной автомобильной дороги осуществляется в рабочем порядке.

Глава Республики Коми Владимир Уйба доложил о том, что протяжённость улично-дорожной сети объекта составляет 14 856,8 м. В соответствии с технологическим процессом строительства для правильного формирования уклонов водоотведения и недопущения строительства тупиковых дорог в первую очередь необходимо выполнить строительство улиц: 1-я Линия с примыканием к Октябрьскому проспекту, Центральная, Тюленина, Ельная, Проезд от ул. Ельная до ул. Тюленина, Проезд от ул. Тюленина до Октябрьского проспекта № 1. Ориентировочный срок строительства указанных улиц составит 8,5 месяца. В настоящее время на объекте организована работа по расчистке территории и удаление растительности. По состоянию на 17 ноября 2021 года работы выполнены на 70 %, ввиду заболоченности местности часть работ перенесена на декабрь 2021 года, после образования твёрдой поверхности подрядчик незамедлительно приступит к выполнению своих обязанностей. В связи с практическим отсутствием возможности для расширения перечня приоритетных расходов на региональном уровне бюджетной системы, в том числе в связи с постоянной необходимостью масштабного финансирования расходов республиканского бюджета Республики Коми вследствие необходимости финансового обеспечения мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения новой коронавирусной инфекции, возможностей для наращивания расходной части республиканского бюджета Республики Коми на 2022–2024 гг. не имеется. Реализовать объект в полном объеме раньше 2029 года без предоставления средств федерального бюджета в настоящее время не представляется возможным.