Продлён контроль исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Сахалинской области, проведённого по поручению Президента Российской Федерации начальником Управления Президента Российской Федерации по внутренней политике Андреем Яриным в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 16 марта 2021 года

Поручение, данное Губернатору Сахалинской области по обращению от имени жителей Шапоревой Елены Михайловны из города Холмска Холмского района Сахалинской области, предусматривает принятие мер по устройству подъездной дороги и капитальному ремонту придомовой территории многоквартирных жилых домов 3 и 5 по улице Крузенштерна в городе Холмске Холмского района, обеспечив безопасные условия пребывания граждан до завершения работ и безопасность дорожного движения.

Исполняющий обязанности Губернатора Сахалинской области Алексей Белик доложил о том, что ремонт придомовой территории по вышеуказанному адресу выполняется в рамках заключённого муниципального контракта, срок выполнения работ по которому с 1 июля по 30 сентября 2022 года. Данные сроки обусловлены тем, что до проведения работ по капитальному ремонту дворовых территорий проводилась замена инженерных сетей. В рамках исполнения контракта предусмотрены: демонтаж старого покрытия, устройство асфальтобетонного покрытия проезда, покрытия тротуара, устройство детской площадки, устройство площадок для мусора и для сушки белья, установка бортовых камней, озеленение и установка малых форм. С 29 июля 2022 года работы были приостановлены в связи с корректировкой проектной документации по инициативе жителей указанных домов (исключение детской площадки, исключение малых форм, устройство трех лестниц — 4 м, 5 м, 19 м, перенос площадки для сушки белья, сдвиг площадки для твердых бытовых отходов). В связи с внесением изменений в документацию завершить работы планируется до 31 октября 2022 года. По состоянию на 28 сентября 2022 года выполнено: демонтаж старого покрытия — 100%, устройство асфальтобетонного покрытия проезда — 100%, покрытия тротуара — 100%, устройство площадок для мусора — 50%, устройство площадок для сушки белья — 50%, установка бортовых камней — 100%, озеленение — 0%, устройство лестниц — 0%. Готовность объекта составляет 85%.

На этом основании срок исполнения поручения продлён до 10 ноября 2022 года.