Продлён контроль исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жителя Пермского края, проведённого по поручению Президента Российской Федерации начальником Управления Президента Российской Федерации по государственным наградам Владимиром Осиповым в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 27 ноября 2018 года

Поручение, данное по обращению Тупицына Александра Николаевича из города Перми Пермского края, предусматривает принятие мер по строительству и вводу в эксплуатацию детской поликлиники в микрорайоне Крохалева города Перми.

Губернатор Пермского края Максим Решетников доложил о том, что в настоящее время завершены работы по устройству коробки здания, смонтированы крыльца, входы в подвал и приямки, закончены работы по устройству кровли, утеплению и отделке фасада, установлены оконные и наружные дверные блоки, выполнены монтаж индивидуального теплового пункта и системы отопления, устройство наружных сетей теплоснабжения, водоснабжения, канализации, благоустройство территории (асфальтовое покрытие внутриплощадочных проездов и тротуаров). Ведутся работы по устройству гипсокартонных перегородок, монтажу внутренних инженерных сетей (вентиляция, сети электроснабжения и электроосвещения, водопровод и канализация) и внутренней отделке помещений. Планируемый срок завершения строительства – I квартал 2020 года. Ввод в эксплуатацию объекта и организация приема пациентов запланированы на II квартал 2020 года.

На этом основании контроль исполнения поручения продлён до 1 июля 2020 года.