О ходе исполнения пункта 2 перечня поручений, данных по итогам работы в Санкт-Петербурге мобильной приёмной Президента Российской Федерации

Временно исполняющий обязанности Губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов доложил о ходе исполнения пункта 2 перечня поручений, данных по итогам работы в Санкт-Петербурге 30 июня 2017 года мобильной приёмной Президента Российской Федерации под руководством помощника Президента Российской Федерации Владимира Кожина.

Поручение, данное по обращению Бритякова Андрея Алексеевича из города Санкт-Петербурга, предусматривает принятие мер по завершению реконструкции наружных инженерных сетей, обеспечивающих теплоснабжение Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Городская больница № 15», а также принятие мер по обеспечению ремонта помещений и оказания медицинской помощи надлежащего качества в Санкт-Петербургском государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Городская больница № 15».

В докладе сообщается о том, что разработан план мероприятий по реконструкции тепловых сетей на территории больницы. Срок окончания реконструкции в соответствии с планом – октябрь 2019 года. По состоянию на октябрь 2018 года выполнены следующие мероприятия: разработано и согласовано техническое задание на проектно-изыскательские работы; проведён конкурс и заключён контракт с победителем конкурса на выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции тепловых сетей на территории больницы; разработана проектная и рабочая документация, получено положительное заключение государственной экспертизы; разработано техническое задание на выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции тепловых сетей на территории больницы. В настоящее время государственное унитарное предприятие «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга» оформляет необходимую документацию для проведения конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции тепловых сетей.