Продлён контроль исполнения поручения, данного по итогам личного приема в режиме видео-конференц-связи жительницы Ростовской области, проведенного по поручению Президента Российской Федерации первым заместителем Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергеем Кириенко в Приемной Президента Российской Федерации по приему граждан в Москве 28 октября 2021 года

Поручение, данное Губернатору Ростовской области по обращению Аралкиной Ирины Алексеевны из хутора Алитуб Аксайского района Ростовской области, предусматривает принятие мер по обеспечению нормативным водоснабжением жилых домов хутора Алитуб Аксайского района.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев доложил о том, что 21 марта 2020 года заключен муниципальный контракт на выполнение работ. В связи с существенным удорожанием стоимости строительных ресурсов, а также необходимостью замены импортных материалов и оборудования на отечественные муниципальным заказчиком откорректирована проектно-сметная документация и получено повторное заключение государственной экспертизы. Выделение дополнительных средств областного бюджета на завершение работ по объекту запланировано в октябре текущего года. Строительная готовность объекта составляет 85%. Подрядной организацией выполнены работы по строительству здания насосной станции, двух монолитных резервуаров чистой воды, устройству водопровода общей протяженностью 10,07 км. Монтаж технологического оборудования внутри насосной станции, установку силового электрического оборудования и благоустройство территории планируется выполнить в полном объеме до конца текущего года, ввод объекта в эксплуатацию – первый квартал 2023 года.

На этом основании срок исполнения поручения продлён до 1 мая 2023 года.