Продлён контроль исполнения пункта 4 перечня поручений, данных по итогам работы в Тверской области мобильной приёмной Президента Российской Федерации

Губернатор Тверской области Игорь Руденя доложил о ходе исполнения пункта 4 перечня поручений, данных по итогам работы в Тверской области 16 апреля 2021 года мобильной приёмной Президента Российской Федерации под руководством советника Президента Российской Федерации Владимира Васильева.

Поручение, данное по обращению Иванова Сергея Алексеевича из города Твери Тверской области, предусматривает принятие мер по ремонту плавательного бассейна, расположенного по адресу: город Тверь, улица Двор Пролетарки, дом 93, обеспечив надлежащие условия организации занятий физической культурой и спортом до завершения работ.

В докладе сообщается о том, что в 2023 году за счет средств областного бюджета Тверской области продолжается проведение работ по капитальному ремонту бассейна. Общий объем выполненных работ составляет 55,5 процента. В ходе проведения ремонтных работ возникла необходимость замены системы теплоснабжения и водоподготовки, а также необходимость изменения проектных решений в части устройства систем вентиляции и электроснабжения, в связи с чем проектная документация по капитальному ремонту бассейна была скорректирована и направлена на государственную экспертизу. Предельный срок получения заключения государственной экспертизы — 19 мая 2023 года. После получения заключения государственной экспертизы будет выполнен монтаж оборудования систем теплоснабжения и водоподготовки и осуществлены пусконаладочные работы. Завершение капитального ремонта бассейна планируется в срок до 1 сентября 2023 года.

На этом основании контроль исполнения поручения продлён до 1 октября 2023 года.