Продолжен контроль исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Свердловской области, проведённого по поручению Президента Российской Федерации начальником Экспертного управления Президента Российской Федерации Владимиром Симоненко в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 3 марта 2022 года

Поручение, данное Губернатору Свердловской области по обращению Красулиной Елены Валерьевны из города Ирбита Свердловской области, предусматривает принятие мер по строительству и вводу в эксплуатацию нового здания муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения муниципального образования город Ирбит «Детский сад № 29».

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев доложил о том, что строительство объекта осуществляется в рамках муниципального контракта от 27 мая 2022 года, со сроком завершения работ – до 18 ноября 2023 года. На 1 ноября 2022 года строительная готовность объекта составляет 5%. Выполнены следующие работы: устройство временного ограждения территории строительной площадки и строительного городка, устройство фундаментов здания объекта и котельной, установка молниеотвода. Отмечено отставание от графика производства работ на восемь недель, в целях ликвидации которого подготовлен уточненный план-график. До конца 2022 года планируется завершить работы по монтажу стен подвала и подвального перекрытия объекта.

На этом основании контроль исполнения поручения продолжен в соответствии с ранее установленным сроком до 15 января 2024 года.