О ходе исполнения пункта 3 перечня поручений, данных по итогам работы в Архангельской области мобильной приёмной Президента Российской Федерации

Исполняющий обязанности Губернатора Архангельской области Алексей Алсуфьев доложил о ходе исполнения пункта 3 перечня поручений, данных по итогам работы в Архангельской области 16 августа 2016 года мобильной приёмной Президента Российской Федерации под руководством помощника Президента Российской Федерации Игоря Щёголева.

Поручение, данное Губернатору Архангельской области по обращению Поповой Юлии Вячеславовны, из города Архангельска Архангельской области, предусматривает принятие мер по обеспечению условий для занятий уличными видами спорта в городе Архангельске.

В докладе сообщается о том, что в настоящее время реализуется мероприятие «Укрепление правого берега реки Северная Двина в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска на участке от ул. Маяковского до ул. Кедрова. По данному мероприятию разработана проектно-сметная документация, получено положительное заключение государственной экспертизы. Проектом предусмотрено разделение работ на этапы: I этап – работы по берегоукреплению участка и водоотведению, II этап – благоустройство участка.

2 февраля 2017 года заключен государственный контракт на выполнение строительно-монтажных работ I и II этапа. Работы по строительству объекта начаты в мае 2017 года. 25 сентября 2018 г. по причине неисполнения принятых обязательств и банкротства организации государственный контракт расторгнут. Для завершения строительства объекта 19 ноября 2018 года заключен государственный контракт. На сегодняшний день на объекте проведены геодезическая разбивка участка строительства, обустройство бытового городка на территории площадки строительства, а также выполнена установка строительного ограждения, произведена очистка береговой линии и обратная засыпка в количестве 18 900 куб. м, произведено погружение шпунтовой и анкерной стенок. Вместе с тем по причине изменения отметки дна реки вдоль лицевой шпунтовой стенки выполнена корректировка проектной документации. Положительное заключение государственной экспертизы получено 16 июля 2020 года. В настоящее время на объекте возобновлены работы по устройству лицевой шпунтовой стенки.