Продлён контроль исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Белгородской области, проведённого по поручению Президента Российской Федерации начальником Управления пресс-службы и информации Президента Российской Федерации Андреем Цыбулиным в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 26 февраля 2013 года

Поручение, данное по обращению Величкиной Анны Александровны из города Старый Оскол Белгородской области, предусматривает разработку графика проведения работ и их финансирования по капитальному ремонту муниципального бюджетного учреждения культуры «Старооскольский театр для детей и молодёжи» в городе Старый Оскол.

Губернатор Белгородской области Евгений Савченко доложил, что в настоящее время выполняются внутренние отделочные работы помещений, благоустройство территории и облицовка подпорных стен, осуществляется монтаж технологического оборудования, автоматического пожаротушения, наружного освещения и сетей энергоснабжения. Учитывая, что в ходе проведения работ по реконструкции здания театра, являющегося объектом культурного наследия, потребовалось дополнительное время на выполнение специальных видов работ, произошли изменения в сроках ввода объекта в эксплуатацию. Планируемый срок сдачи данного объекта – до 1 июля 2017 года.

На этом основании контроль исполнения поручения продлён до 10 июля 2017 года.