О ходе исполнения пункта 2 перечня поручений, данных по итогам работы в Республике Крым мобильной приёмной Президента Российской Федерации

Глава Республики Крым, Председатель Совета министров Республики Крым Сергей Аксёнов доложил о ходе исполнения пункта 2 перечня поручений, данных по итогам работы в Республике Крым 21 июня 2017 года мобильной приёмной Президента Российской Федерации под руководством советника Президента Российской Федерации Сергея Глазьева.

Поручение, данное по обращению Белялова Эдема Рефатовича из города Евпатории Республики Крым, предусматривает принятие мер по обеспечению строительства дорог в микрорайоне Исмаил-Бей в городе Евпатории.

В докладе сообщается о том, что по результатам проведения конкурсной процедуры Общество с ограниченной ответственностью «ЕвроСтройРеставрация» (далее – Подрядчик) признано победителем. В соответствии с государственным контрактом ведутся работы по строительству дорог на девяти улицах общей протяженностью 5,67 км. Заказчиком строительства является государственное казённое учреждение Республики Крым «Служба автомобильных дорог Республики Крым (далее – Заказчик). По состоянию на 15 мая 2018 года работы на Объекте Подрядчиком не завершены. Общий процент строительной готовности Объекта составляет 30 %. В настоящее время Заказчиком устранены все факторы, сдерживающие строительство: обеспечено проведение работ по выносу коммуникаций из границ дорожной части, решён вопрос по выносу абонентских колодцев, а также урегулирован вопрос с уточнением проектной документации в части изменения проектных решении по улице Алима Айдамака микрорайона Исмаил-Бей города Евпатории в соответствии с требованиями жителей микрорайона. Для реализации Объекта Заказчиком разработана дорожная карта по устранению отставания от сроков выполнения работ. Осуществляется постоянный мониторинг за исполнением установленных сроков. Окончательный доклад о реализации мероприятия будет направлен до 10 октября 2018 года.