О ходе принятия мер по итогам личного приёма в режиме в режиме видео-конференц-связи жительницы Пермского края, проведённого по поручению Президента Российской Федерации начальником Управления Президента Российской Федерации по обеспечению конституционных прав граждан Татьяной Локаткиной в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 23 октября 2020 года

Поручение, данное Губернатору Пермского края по обращению Бекуриной Светланы Александровны из города Перми Пермского края, предусматривало совместное с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации принятие мер по разработке и представлению графика проведения работ и их финансирования по обеспечению нормативным водоснабжением, соответствующим требованиям СанПиН, жилых домов в посёлке Щучье Озеро Октябрьского района, обеспечив водоснабжение до завершения работ.

В связи пуском газа и проведении пуско-наладочных работ в деревне Заречье Ивановского района поручение было снято с контроля. Принятие мер по фактическому завершению строительно-монтажных работ осуществляется в рабочем порядке.

Заместитель председателя правительства Пермского края Андрей Кокорев доложил о том, что в настоящее время на объекте ведутся строительно-монтажные работы. Выполнен монтаж магистрального трубопровода д. 125 протяжённостью порядка 16 км., проложены распределительные сети д. 110 ориентировочной протяжённостью 16 км., пробурены 2 новые скважины, выполнена прокачка 2-х существующих скважин, смонтировано щебеночное основание, выполнено бетонирование площадок под насосные станции 1 и 2 подъёма, смонтировано 2 резервуара чистой воды на насосной станции 2 подъёма, смонтированы электрические сети, смонтированы ограждения на насосной станции 1 и 2 подъёма. Ведётся корректировка проектной документации (метод прокладки водовода, изменение материала запорной арматуры, материала гидроизоляции ж/б изделий). Окончание строительно-монтажных работ согласно заключённому муниципальному контракту 1 декабря 2024 года.