Продлён контроль исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Владимирской области, проведённого по поручению Президента Российской Федерации начальником Управления Президента Российской Федерации по работе с обращениями граждан и организаций Михаилом Михайловским в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 18 мая 2018 года

Поручение, данное по обращению Каленовой Нины Николаевны из посёлка Горка Киржачского района Владимирской области, предусматривает принятие мер по разработке и представлению графика проведения работ и их финансирования по газификации жилых домов в посёлке Горка Киржачского района.

Председатель Правления ПАО «Газпром», заместитель Председателя Совета директоров ПАО «Газпром» Алексей Миллер и Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин доложил, что для газификации поселка необходимо строительство межпоселкового газопровода протяженностью 13,1 км и распределительных газовых сетей ориентировочной протяженностью 11 км. В соответствии с Планом-графиком синхронизации выполнения программ газификации регионов Российской Федерации на 2019 год по Владимирской области срок выполнения проектно-изыскательских работ – 2019–2020 годы, строительно-монтажных работ – 2021–2022 годы.

На сегодняшний день проведены работы по согласованию прохождения трассы межпоселкового газопровода с собственниками земельных участков, а также выполняются инженерные изыскания.

Проектирование внутрипоселковых распределительных газопроводов будет выполнено за счет средств местного бюджета администрации Киржачского района со сроком выдачи проектной документации в 2020 году.

В настоящее время администрацией Киржачского района получены технические условия на подключение к газовым сетям, проработана трасса газопровода, а также подготовлена документация для проведения закупочной процедуры по определению подрядной организации на проектирование.

Окончание строительства межпоселкового газопровода с обеспечением технической возможности подачи газа будет синхронизировано с подготовкой администрацией Владимирской области оборудования потребителей к приему газа в декабре 2020 года.