Продлён контроль исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жителя города Севастополя, проведённого по поручению Президента Российской Федерации помощником Президента Российской Федерации – начальником Контрольного управления Президента Российской Федерации Дмитрием Шальковым в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 27 ноября 2019 года

Поручение, данное Губернатору города Севастополя по обращению Глебова Павла Викторовича из города Севастополя, предусматривает принятие мер по строительству и вводу в эксплуатацию физкультурно-оздоровительного комплекса с залом для борьбы по улице Гавена в городе Севастополе.

Губернатор города Севастополя Михаил Развожаев доложил о том, что в связи с недобросовестным исполнением обязательств со стороны подрядной организации по выполнению строительно-монтажных работ, допущено отставание от графика выполнения работ и неосвоение денежных средств. В адрес подрядной организации за нарушение условий контракта были направлены претензии. В ходе выполнения строительно-монтажных работ выявлены неучтенные дополнительные объемы работ в проектно-сметной документации, что привело к увеличению стоимости как выполненных, так и выполняемых работ и повлекло необходимость прохождения Главгосэкспертизы на достоверность сметной стоимости. В настоящее время на объекте ведутся работы по устройству слаботочных сетей и наружного освещения, осуществляются отделочные работы помещений, производится благоустройство территории в границах землеотвода. Строительная готовность объекта составляет 94%. Ввод объекта в эксплуатацию планируется до 1 сентября 2021 года.

На этом основании срок исполнения поручения продлён до 15 сентября 2021 года.