О ходе исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы города Москвы, проведённого по поручению Президента Российской Федерации помощником Президента Российской Федерации – начальником Государственно-правового управления Президента Российской Федерации Ларисой Брычевой в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 17 ноября 2021 года

Поручение, данное Министру просвещения Российской Федерации по обращению Ахмедибировой Суайбат Алибековны из города Москвы, предусматривает совместную с Правительством Республики Дагестан проработку вопроса строительства детского сада в селе Сивух Хасавюртовского района Республики Дагестан.

Заместитель Министра просвещения Российской Федерации Андрей Николаев доложил о том, что разработано и согласовано в установленном порядке задание на проектирование объекта, в рамках реализации республиканской инвестиционной программы выделены средства на разработку проектно-сметной документации. Однако в связи с поздним доведением лимитов бюджетных обязательств до заказчика проведение конкурсных процедур в установленные сроки не представилось возможным. Вследствие чего, в 2022 году контракт не был заключен, а выделенные средства возвращены в доход бюджета Республики Дагестан. В целях повторного объявления конкурсных процедур на разработку проектно-сметной документации при очередной корректировке республиканского бюджета Республики Дагестан подготовлено и направлено ходатайство о включении указанных средств в республиканскую инвестиционную программу на 2023 и плановый период 2024–2025 годов. При этом срок, необходимый для выполнения инженерных изысканий – до трех месяцев, а для осуществления архитектурно-строительного проектирования – до 11 месяцев. После принятия решения о выделении из республиканского бюджета Республики Дагестан средств на разработку документации будут начаты конкурсные процедуры с целью определения исполнителя работ по её разработке. Сроки завершения работ по разработке проектно-сметной документации планируются до конца 2023 года. После завершения процедур по разработке документации будет определен источник финансирования для дальнейшего включения расходов на строительство объекта в 2024 году.