Продлён контроль исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жителя Костромской области, проведённого по поручению Президента Российской Федерации начальником Управления Президента Российской Федерации по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами в Приёмной Президента Российской Федерации по приему граждан в Москве 5 июня 2018 года

Поручение, данное Министру просвещения Российской Федерации начальником Управления Президента Российской Федерации по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Владимиром Черновым по обращению Илика Александра Ивановича из посёлка Якшанга Поназыревского района Костромской области, предусматривает совместно с администрацией Костромской области принятие мер по строительству и вводу в эксплуатацию нового здания муниципального казённого общеобразовательного учреждения Якшанганской средней общеобразовательной школы Поназыревского муниципального района Костромской области.

Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов доложил о том, что в целях продолжения строительства школы на 120 мест в посёлке Якшанга Поназыревского района Костромской области администрацией Поназыревского муниципального района выполнена корректировка проектной документации в части пересчета сметной стоимости объекта в текущих ценах за вычетом выполненных работ. В результате проведенного электронного аукциона определена подрядная организация для строительства объекта, с которой заключен муниципальный контракт. Объект планируется ввести в эксплуатацию в срок до 1 декабря 2021 года. В настоящее время на объекте ведутся следующие работы: устройство стропильной кровли и устройство кровельного покрытия в центральной части здания (выполнено 80%), монтаж сетей внутреннего электроснабжения, утепление фасада, облицовка наружных стен здания школы, бетонирование лестничных площадок, обратная засыпка подвала с уплотнением, устройство входных групп, обработка от коррозии и покраска ограждения. Контроль за ходом строительства осуществляется на региональном и муниципальном уровнях.

На этом основании срок исполнения поручения продлён до 15 января 2022 года.