Продлён контроль исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы города Санкт-Петербурга, проведённого по поручению Президента Российской Федерации начальником Управления Президента Российской Федерации по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Игорем Масловым в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 22 июня 2021 года

Поручение, данное Губернатору Санкт-Петербурга по обращению Крутицкой Татьяны Базыровны из города Ломоносова города Санкт-Петербурга, предусматривает принятие мер по реконструкции и реставрации здания Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская художественная школа № 7», расположенного по адресу: город Санкт-Петербург, город Петергоф, улица Юты Бондаровской, дом 21, литера А, обеспечив надлежащие условия образования детей до завершения работ.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов доложил о том, что бюджетом Санкт-Петербурга начиная с 2021 года предусматривается финансирование поэтапного выполнения работ по капитальному ремонту и реставрации здания детской художественной школы. В 2021–2022 годах выполнены и оплачены работы I-V этапов, включающие мероприятия по замене кровли, ремонту и реставрации фасадов Здания, замене оконных блоков, систем отопления, водоснабжения, канализации, электроснабжения, а также монтаж индивидуального теплового пункта. В настоящее время заключён контракт на выполнение работ VI этапа работ по монтажу системы вентиляции и устройству перегородок со сроком завершения в декабре 2023 года. Для заключения контрактов на выполнение работ VII-VIII этапов по монтажу слаботочных систем и отделочных работ в настоящее время корректируются сметная и конкурсная документации. Срок исполнения контрактов – июнь 2024 года. Открытие отремонтированного здания детской художественной школы запланировано на 1 сентября 2024 года.

На этом основании срок исполнения поручения продлён до 5 сентября 2024 года.