Продлён контроль исполнения поручений, данных по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Владимирской области, проведённого по поручению Президента Российской Федерации начальником Управления Президента Российской Федерации по внутренней политике Андреем Яриным в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 16 марта 2021 года

Поручения, данные Губернатору Владимирской области, Министру просвещения Российской Федерации и Министру экономического развития Российской Федерации по обращению Фроловой Натальи Николаевны из города Покрова Петушинского района Владимирской области, предусматривают совместное принятие мер по разработке и представлению графика проведения работ и их финансирования по строительству и вводу в эксплуатацию до 1 сентября 2023 года новой общеобразовательной школы в городе Покрове Петушинского района.

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев, исполняющий обязанности Министра просвещения Российской Федерации Андрей Николаев и Министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников доложили о том, электронный аукцион на проведение работ по строительству объекта размещен 3 марта 2022 года, по итогам которого 7 апреля 2022 года был заключён муниципальный контракт. Срок завершения работ определен до 31 августа 2023 года или 17 месяцев с момента начала выполнения работ на объекте. При этом продолжительность строительства школы в соответствии с проектно-сметной документацией составляет 20 месяцев. По итогам 2022 года по строительству объекта имелось значительное отставание от утверждённого муниципальным контрактом графика производства работ, которое составило более 3 месяцев. С учетом изложенного был согласован вопрос переноса сроков достижения результата по созданию новых мест в общеобразовательных организациях регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» за счёт ввода в эксплуатацию общеобразовательной школы на 1100 мест в городе Покрове Петушинского района в 2024 году. В настоящее время заказчиком совместно с подрядной организацией проводится работа по внесению изменений в условия муниципального контракта в части корректировки сроков выполнения работ. Ввод объекта в эксплуатацию планируется до 1 августа 2024 года.

На этом основании срок исполнения поручений продлён до 1 сентября 2024 года.