О ходе принятия мер по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жителя Москвы, проведённого по поручению Президента Российской Федерации помощником Президента Российской Федерации – начальником Государственно-правового управления Президента Российской Федерации Ларисой Брычевой в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 25 октября 2012 года

Поручение, данное Мэру Москвы по обращению Морозова Дмитрия Николаевича из города Москвы, предусматривает принятие мер по разработке графика проведения работ и их финансирования по строительству консультативно-диагностического центра с поликлиникой и травматологическим пунктом при городской клинической больнице № 64.

В связи с представлением графика проведения работ и их финансирования по строительству объекта, а также планированием ввода объекта в эксплуатацию в 2022 году поручение было снято с контроля. Принятие мер по завершению строительных работ и вводу в эксплуатацию объекта осуществляется в рабочем порядке.

Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев доложил о том, что строительство объекта «Консультативно-диагностический центр с поликлиникой на 750 посещений в смену на территории Городской клинической больницы № 64, улица Вавилова, дом 61 (уровень 2)» предусмотрено Адресной инвестиционной программой города Москвы на 2021–2024 годы. По состоянию на 14 ноября 2022 года выполнен демонтаж непригодных к дальнейшей эксплуатации конструкций, ведутся работы по устройству фасадной системы, возведению внутренних перегородок, отделочные работы, а также работы по внутренним и наружным инженерным сетям, благоустройству территории. Прорабатывается вопрос импортозамещения инженерного, технологического, медицинского оборудования с последующим внесением изменений в проектно-сметную документацию с повторным прохождением экспертизы. Срок завершения строительства объекта – второй квартал 2023 года.