Продолжен контроль исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Республики Крым, проведённого по поручению Президента Российской Федерации помощником Президента Российской Федерации – начальником Государственно-правового управления Президента Российской Федерации Ларисой Брычёвой в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 6 февраля 2019 года

Поручение, данное по обращению Святченко Натальи Анатольевны из села Волочаевка Раздольненского района Республики Крым, предусматривает принятие мер по газификации жилых домов в селе Волочаевке Раздольненского района.

Глава Республики Крым, Председатель Совета министров Республики Крым доложил о том, что Советом министров Республики Крым было принято решение включить указанное мероприятие в перечень объектов, финансирование которых ведется за счет средств специальной надбавки к тарифу природного газа ГУП РК «Крымгазсети». В соответствии с разработанной и утвержденной «дорожной картой» установлены следующие сроки работ: разработка проектной документации 1 ноября 2019 года; строительство уличных сетей газораспределения 1 ноября 2020 года. Соблюдение ГУП РК «Крымгазсети» сроков «дорожной карты» находится на контроле Совета министров Республики Крым. В период с мая по август 2019 года ГУП РК «Крымгазсети» осуществлены мероприятия по разработке проектно-сметной документации объекта «Строительство распределительных сетей низкого давления села Волочаевка Раздольненского района Республики Крым». ГУП РК «Крымгазсети» 20 сентября 2019 года направило проектную документацию Объекта в ГАУ РК «Госстройэкспертиза» на рассмотрение и последующее получение положительных заключений. Согласно заключенному между ГАУ РК «Госстройэкспертиза» и ГУП РК «Крымгазсети» договору срок рассмотрения проектной документации Объекта составляет 2 месяца. По состоянию на 30 октября 2019 года ГАУ РК «Госстройэкспертиза» проектная документация рассмотрена в полном объеме, подготовлено положительное заключение по проекту Объекта. Строительно-монтажные работы и ввод Объекта в эксплуатацию согласно мероприятиям «дорожной карты» будут выполнены до 1 ноября 2020 года.

На этом основании контроль исполнения поручения продолжен в соответствии с ранее установленными сроками до 1 ноября 2020 года.