Продолжен контроль в рабочем порядке за принятием мер по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жителя Приморского края, проведённого по поручению Президента Российской Федерации начальником Референтуры Президента Российской Федерации в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 6 марта 2018 года

Заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Василий Нагибин доложил о том, что в соответствии с разработанным планом-графиком проведения работ по строительству и реконструкции 22 мостовых переходов автомобильной дороги Артем — Находка — порт Восточный выполнены следующие работы: введен в эксплуатацию после реконструкции 1 мостовой переход; завершено строительство 1 мостового перехода (получение разрешение на ввод объекта в эксплуатацию — I квартал 2021 года); продолжаются строительно-монтажные работы по реконструкции 3 мостовых переходов (срок завершения работ в 2021 и 2022 годах); получены положительные заключения государственной экспертизы на проектно-сметную документацию реконструкции 8 мостовых переходов; ведется подготовка аукционной документации для проведения государственных закупок на выполнение подрядных работ по реконструкции 5 мостов (планируемый срок заключения контрактов — декабрь 2020 года); продолжаются работы по разработке проектно-сметной документации на реконструкцию 7 мостовых переходов, а также работы по подготовке обоснования инвестиций в объект капитального строительства по 2 объектам.

На этом основании контроль за принятием мер – завершением работ продолжен в рабочем порядке в соответствии с ранее установленным сроком до 1 декабря 2021 года.