О ходе исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Сахалинской области, проведённого по поручению Президента Российской Федерации начальником Управления Президента Российской Федерации по работе с обращениями граждан и организаций Михаилом Михайловским в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 20 июня 2018 года

Поручение, данное Министру Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики по обращению Красюк Ирины Викторовны из села Кировское Тымовского городского округа Сахалинской области, предусматривает совместно с правительством Сахалинской области принять меры по строительству и вводу в эксплуатацию образовательного учреждения в селе Кировском Тымовского городского округа, обеспечив надлежащие условия образования детей до ввода образовательного учреждения в эксплуатацию.

Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунов доложил о том, что проектная мощность строящегося здания школы–детского сада рассчитана на 295 человек (школьных мест – 235, дошкольных мест – 60). По состоянию на 4 октября 2021года техническая готовность объекта составляет 87 процентов. Количество рабочих на объекте – 52 человека. Отставание от утвержденного графика производства работ составляет 25 календарных дней. Необходимой корректировкой предусматривается деление имеющейся проектной документации на этапы строительства (1–й и 2–й этапы). В состав 1–го этапа строительства включены здания и сооружения. В состав 2–го этапа строительства входят спортивные, игровые и иные площадки. Планируемый срок сдачи 1–го этапа – 1 декабря 2021 года, 2– го этапа – 1 августа 2022 года. До ввода объекта в эксплуатацию в существующих образовательных организациях обеспечены надлежащие условия для обучения детей. В целях обеспечения поэтапного ввода в эксплуатацию объекта «Школа– детский сад в селе Кировское» объект включен в сводную бюджетную заявку на 2022 год для завершения 2–го этапа строительства.