О ходе исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Архангельской области, проведённого по поручению Президента Российской Федерации начальником Управления Президента Российской Федерации по работе с обращениями граждан и организаций Михаилом Михайловским в Приёмной Президента по приёму граждан в Москве 19 июня 2012 года

Поручение, данное по обращению Поповой Елены Юрьевны из посёлка Оксовский Плесецкого района Архангельской области, предусматривает рассмотрение вопроса о предоставлении субсидии из федерального бюджета в рамках подпрограммы «Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011–2015 годы» на завершение строительства объекта «Общеобразовательная школа на 264 учащихся в посёлке Оксовском Плесецкого района» и принятие мер по разработке и представлении графика строительных работ и их финансирования.

Заместитель губернатора Архангельской области по экономике и финансам Алексей Гришков доложил, что мероприятие «Строительство школы в посёлке Оксовский Плесецкого района» предусмотрено в рамках долгосрочной целевой программы Архангельской области «Строительство и капитальный ремонт образовательных учреждений Архангельской области на 2012–2018 годы», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 11 октября 2011 года № 372-пп, с финансированием данного мероприятия с 2012 года по 2016 год и, соответственно, вводом объекта в эксплуатацию в 2016 году.

В мае 2013 года запланировано завершение работ нулевого цикла в рамках муниципального контракта, заключенного между управлением образования администрации МО «Плесецкий муниципальный район» и ЗАО «Строительное управление «СМК». Выполнены подготовительные работы под устройство фундамента, с участка вынесены линии электропередач и теплотрасса, в полном объеме выполнено погружение свай. Ведутся работы по устройству ростверков.

В настоящее время поведен запрос котировок на выполнение работ по монтажу блоков стен подвалов и техподополья по данному объекту. Процесс запроса котировок завершен 14 мая 2013 года. Ведутся работы по заключению муниципального контракта на выполнение данных видов работ.

24 апреля 2013 года объявлен аукцион на завершение работ по строительству школы. В конце мая текущего года будет определен подрядчик для выполнения данных работ, и заключен муниципальный контракт.

В 2013 году в рамках долгосрочной целевой программы предусмотрено финансирование за счет средств областного и средств местного бюджета.