Продолжен контроль исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жителя Москвы, проведённого по поручению Президента Российской Федерации помощником Президента Российской Федерации – начальником Государственно-правового управления Президента Российской Федерации Ларисой Брычевой в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 25 октября 2012 года

Поручение, данное по обращению Морозова Дмитрия Николаевича из города Москвы, предусматривает принятие мер по разработке графика проведения работ и их финансирования по строительству консультативно-диагностического центра с поликлиникой и травматологическим пунктом при городской клинической больнице № 64.

Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин доложил

о том, что по состоянию на 29 ноября 2019 года на объекте выполнены общестроительные работы по монтажу здания. В настоящее время работы

на объекте не ведутся. Сроки государственных контрактов на исполнение функций технического заказчика по строительству и генерального подрядчика истекли. Объект оформлен как объект незавершенного строительства. Департаментом здравоохранения города Москвы ведется разработка актуализированного медико-технологического задания в целях приведения объекта в соответствие с новыми требованиями к поликлиникам «Московский стандарт+». Учитывая необходимость корректировки проектной документации, планируемый срок завершения строительства

и ввода объекта в эксплуатацию – 2022 год.

На этом основании контроль исполнения поручения продолжен до 1 декабря 2022 года с предоставлением промежуточного доклада до 1 июля 2021 года.