Продлён контроль исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жителя Приморского края, проведённого по поручению Президента Российской Федерации начальником Управления Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции Андреем Чоботовым в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 9 апреля 2019 года

Поручение, данное Губернатору Приморского края по обращению Волкова Романа Владимировича из города Владивостока Приморского края, предусматривает принятие меры по разработке и представлению графика проведения работ и их финансирования по строительству и вводу в эксплуатацию школы в жилом районе «Патрокл» города Владивостока, обеспечив надлежащие условия образования детей до завершения работ.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко доложил о том, что администрацией Владивостокского городского округа 5 августа 2019 года заключен муниципальный контракт на выполнение работ по разработке проекта обоснования инвестиций по объекту капитального строительства «Школа №1 на 1275 мест в жилом районе «Патрокл» в городе Владивостоке». Положительное заключение о проведении технологического и ценового аудита обоснования инвестиций по строительству школы получено 14 февраля 2020 года. В бюджете Приморского края на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов Владивостокскому городскому округу предусмотрена субсидия на строительство школы. Ориентировочная продолжительность строительства объекта по укрупненным нормам – 24 календарных месяца, выполнение рабочего проекта по строительству школы – 2020 год, плановое начало строительства объекта – I квартал 2021 года, ввод объекта в эксплуатацию – декабрь 2022 года.

На этом основании срок исполнения поручения продлён до 15 октября 2020 года.