О ходе исполнения пункта 1 перечня поручений, данных по итогам работы мобильной приёмной Президента в Волгоградской области

Глава городского округа «Город Камышин» Волгоградской области Александр Чунаков доложил о ходе исполнения пункта 1 перечня поручений, данных 7 октября 2011 года по итогам работы в Волгоградской области мобильной приёмной Президента под руководством начальника Управления информационного и документационного обеспечения Президента Сергея Осипова.

Поручение дано по обращению жительницы города Камышина Герасимовой Ксении Александровны в связи с бездействием органов местного самоуправления по организации завершения реконструкции родильного дома.

Текст документа:

Докладываю о принятых мерах по завершению реконструкции родильного дома МУЗ «Центральная городская больница города Камышина» (далее – Объект).

Строительство Объекта было начато муниципальным заказчиком – администрацией городского округа «Город Камышин» в 2010 году.

Общая сметная стоимость Объекта согласно сводного сметного расчёта, утвержденного ГАУ ВО «Облгосэкспертиза», составляет 108666,09 тыс. рублей.

На данный период сметная стоимость Объекта по проведенным аукционам и заключенным контрактам достигла 86978,77 тыс. рублей. Кроме того, муниципальному заказчику – администрации городского округа «Город Камышин» – необходимо провести конкурс на выполнение сезонных работ. Они будут производиться согласно строительным нормам и правилам в теплый период времени (благоустройство территории, в том числе асфальтирование проездов, дорог и тротуаров, озеленение) ориентировочно на 3811,4 тыс. рублей. Срок выполнения работ – весенний период времени 2012 года.

Объект был включен в перечень региональных строек и объектов согласно закону Волгоградской области от 15.07.2010 г. № 2074-ОД «Об областном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011–2012 годов» с лимитом финансирования из областного бюджета – 36000,00 тыс. рублей. На 01.01. 2011 года было профинансировано 8 496,0 тыс. рублей. Выполненные же работы по Объекту за 2010 год составили в сумме 26 562,15 тыс. рублей.

В 2011 году Объект включен в перечень региональных строек и объектов согласно закону Волгоградской области от 20.12.2010 г. №2139-ОД, (в редакции закона от 03.08.2011 г. №2220-ОД) «Об областном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» с лимитом финансирования из областного бюджета 47 468,0 тыс. рублей. Профинансировано же на 01.01. 2012 года 36 445,999 тыс. рублей, в том числе оплачена кредиторская задолженность за 2010 год в сумме 18 468,0 тыс. рублей.

Законом Волгоградской области от 15.12.2011 года №2266-ОД «Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» лимиты на строительство Объекта не доведены.

В настоящее время администрация области решает вопрос о внесении поправок в закон Волгоградской области от 15декабря 2011 г. № 2266- ОД «Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» о включении объекта «Реконструкция родильного дома МУЗ «Центральная городская больница г. Камышина» в перечень региональных строек и объектов с лимитом финансирования из областного бюджета 18192 тыс. рублей для дальнейшего финансирования выполненных работ с учётом оплаты кредиторской задолженности за 2011 год в сумме 10 567,166 тыс. рублей.

На 25 января 2012 года в рамках заключенных контрактов выполнено работ на общую сумму 74 485,204 тыс. рублей. Оплачены работы на сумму 65 003,69 тыс. рублей.

Строительная готовность Объекта – 75 процентов. В январе 2012 года завершены работы по устройству наружного электроснабжения (выполнение – 100 процентов), установке противопожарных дверей (выполнение – 100 процентов). В стадии завершения находятся работы: по устройству вентиляционных камер на кровле (выполнение – 80 процентов); общестроительные в подвальном помещении (выполнение – 65 процентов); общестроительные, сантехнические, электромонтажные, вентиляционные (выполнение – 85 процентов); по монолитным участкам перекрытия (выполнение – 90 процентов).

Сезонные работы (благоустройство территории, в том числе асфальтирование проездов, дорог и тротуаров, озеленение) подрядная организация выполнит в апреле 2012 года.

В связи с внесением изменений в 2011 году в Федеральный закон №184-ФЗ от 27.12.2002 года «О техническом регулировании» и задержкой поставки оборудования противопожарных систем до 29.02.2012 года, удовлетворяющего новым требованиям, сроки, поставленные муниципальным образованием о завершении строительства до 29 февраля 2012 года, не соответствуют реальному графику производства работ.

Неисполнение срока ввода в эксплуатацию Объекта связано и с изменениями законодательства, регламентирующего строительно-ремонтные работы в медучреждениях, согласно которым необходимо было внесение изменений в проектную документацию.

Администрацией Волгоградской области в целях активизации работ по завершению строительства Объекта 28 января 2012 года проведено совещание с участием представителей подрядных организаций и администрации городского округа. По результатам данного совещания разработан новый график производства работ, согласно которому поручено: порядным организациям и администрации городского округа до 15 марта 2012 года завершить весь объём строительно-монтажных работ; с 15 марта по 15 апреля провести мероприятия по сдаче Объекта с оформлением акта Госстройнадзора;

Комитету по здравоохранению администрации области поручено до 15 апреля провести процедуры лицензирования Объекта, получения санитарно-эпидемиологического заключения, а комитету по строительству администрации области – взять на особый контроль соблюдение сроков работ по графику.

Срок ввода Объекта в эксплуатацию – 31 мая 2012 года.

В связи с вышеизложенным прошу продлить исполнение поручения до окончательного ввода объекта в эксплуатацию до 31 мая 2012 года.