О ходе исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Курской области, проведённого по поручению Президента Российской Федерации советником Президента Российской Федерации Александрой Левицкой в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 27 марта 2019 года

Поручение, данное Губернатору Курской области по обращению Кузнецовой Ирины Валерьевны из города Курска Курской области, предусматривает принятие мер по строительству автомобильной дороги в деревне Матвеевке Золотухинского района, обеспечив проезжее состояние дороги до завершения работ и безопасность дорожного движения.

Исполняющий обязанности Губернатора Курской области Юрий Князев доложил, что в соответствии с государственным контрактом по строительству автомобильной дороги «Золотухино – Казанка» – Сергеевка» – Матвеевка в Золотухинском районе Курской области» срок окончания работ – 30 июня 2021 года. Срок действия контракта – до 31 декабря 2021 года. В настоящее время имеется отставание от графика производства работ на 60 календарных дней по причинам невозможности устройства земляного полотна в связи с погодными условиями в зимний и весенний периоды, необходимостью переустройства сети газоснабжения, находящейся в границах проезжей части, не позволяющей выполнять работы по устройству водопропускных труб и переносу линии электроснабжения 0,4 кВ, находящейся в границах полосы отвода автодороги, не позволяющей производить дальнейшие работы. На сегодняшний день выполнены подготовительные работы, переустройство водопровода, переустройство газопровода на 95 %, работы по устройству земляного полотна, начаты работы по устройству искусственных сооружений (водопропускных труб). Разработан производственный график с учётом отставания. Работы планируется завершить до – 1 сентября 2021 года. Объект будет введён в эксплуатацию до – 31 декабря 2021 года.