О ходе исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Ульяновской области, проведённого по поручению Президента Российской Федерации начальником Управления Президента Российской Федерации по вопросам государственной службы и кадров в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 7 декабря 2018 года

Поручение, данное Губернатору Ульяновской области 7 декабря 2018 года начальником Управления Президента Российской Федерации по вопросам государственной службы и кадров Антоном Федоровым по обращению Юренковой Людмилы Владимировны из рабочего посёлка Кузоватово Кузоватовского района Ульяновской области, предусматривает принятие мер по завершению строительства и вводу в эксплуатацию физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном и универсальным игровым залом в рабочем поселке Кузоватово Кузоватовского района.

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов доложил о том, что по объекту «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном и универсальным игровым залом в р. п. Кузоватово Кузоватовского района Ульяновской области» была разработана проектно-сметная документация. Проект здания комплекса состоит из трёх объёмов: блока универсального спортивного зала, блока плавательного бассейна, четырёхэтажного блока между спортивным залом и бассейном. Строительство комплекса планировалось завершить 31 декабря 2020 года, но в связи со сложившимся в 2020 году тяжёлым финансовым положением застройщика дата сдачи объекта была перенесена. В настоящее время на объекте выполнены работы по переносу со строительной площадки существующих сетей газоснабжения и электроснабжения, работы по технологическому присоединению объекта к сетям электроснабжения с установкой, работы по устройству фундамента, монтаж несущих металлоконструкций каркаса здания, монтаж стеновых сэндвич-панелей, монтаж кровельных сэндвич-панелей, работы по устройству железобетонных перекрытий административно-бытового комплекса, бетонные работы по чаше большого бассейна, работы по устройству наружной канализационной сети. Ориентировочный срок завершения строительства физкультурно-оздоровительного комплекса – 1 августа 2021 года.