Продлён контроль исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Белгородской области, проведённого по поручению Президента Российской Федерации начальником Управления Президента Российской Федерации по общественным связям и коммуникациям Александром Смирновым в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 23 апреля 2020 года

Поручение, данное Губернатору Белгородской области по обращению Щербаковой Елены Юрьевны из города Старый Оскол Белгородской области, предусматривает принятие мер по капитальному ремонту блока В родильного корпуса № 2 перинатального центра областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Городская больница № 1 города Старого Оскола», обеспечив надлежащие условия оказания медицинской помощи до завершения работ.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков доложил о том, средства областного бюджета на выполнение капитального ремонта данного объекта предусмотрены утвержденным законом о бюджете Белгородской области на 2021 год и плановый период 2022–2023 годов, а также пообъектным перечнем строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов социальной сферы и развития жилищно-коммунальной инфраструктуры Белгородской области в 2021–2023 годах. В августе 2021 года ОГБУ «Управление капитального строительства Белгородской области» были заключены контракты на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту «Капитальный ремонт блока «В» родильного корпуса № 2 перинатального центра ОГБУЗ «Городская больница № 1 г. Старого Оскола» со сроком завершения работ 15 июня 2023 года и 15 декабря 2023 года.

В настоящее время подрядной организацией на объекте завершены работы по замене кровли и оконных блоков. Ведутся работы по устройству фасада, внутренние отделочные работы по укладке керамической плитки

и линолеума, устройству потолка типа «Армстронг», замене инженерных коммуникаций (отопление, водоснабжение, электроснабжение, слаботочные системы, вентиляция, медицинские газы), замене лифтов (4 шт.), окраске стен, монтажу светильников, санфаянса, установке дверей. Строительная готовность объекта, по информации ОГБУ «Управление капитального строительства Белгородской области», составляет 80 %.

На этом основании срок исполнения поручения продлён до 20 декабря 2023 года.