Нурбаевич

В Исатайском районе посетил строительную площадку медицинского пункта. Объект проблемный. Строительство задерживается из-за многочисленных ошибок в проекте. Среди них – неправильное расположение здания по отношению к главной улице, проблемы с проведением электричества и др. Субподрядчики начали работы только в феврале т.г., хотя строительство должно было начаться в ноябре 2022 г. Как пояснили, главный подрядчик подписал договор в 2022 г., но только в этом году отдал субподрядчику. То есть дело в неправильной организации работы. В настоящее время работы идут к завершению. В следующий приезд в регион запланирую посетить этот ФАП, чтобы увидеть этап его реализации.