Продлён контроль исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Хабаровского края, проведённого по поручению Президента Российской Федерации первым заместителем Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Алексеем Громовым в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 6 февраля 2018 года

Поручение, данное Губернатору Хабаровского края по обращению Шпунтенко Анастасии Владимировны из города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края, предусматривает принятие мер по строительству и вводу в эксплуатацию детского больничного комплекса в Ленинском округе города Комсомольска-на-Амуре.

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев доложил о том, что строительство объекта осуществляется публично-правовой компанией, являющейся единственным исполнителем в рамках государственного контракта, заключённого 24 августа 2022 году, предельный срок исполнения которого до 31 декабря 2023 году. На сегодняшний день техническая готовность объекта – 36,5%. По 1 очереди объекта ведутся работы по оштукатуриванию стен, устройству сетей отопления, водоснабжения, водоотведения, вентиляции, кондиционирования, навесных фасадов. По II очереди объекта выполняется устройство внутренних инженерных сетей. Выполняются работы по подключению объекта к магистральным сетям канализации. По результатам проведённого обследования объекта 21 февраля 2023 года заключён контракт на корректировку проектной документации, срок завершения работ – март 2024 года, получение положительного заключения Главгосэкспертизы – май 2024 года. Принимая во внимание сроки реализации объекта, с учётом производства, закупки и поставки оборудования, заказ которого возможен только после корректировки проектной документации и получения положительного заключения государственной экспертизы. Правительством Хабаровского края в адрес Минвостокразвития России 5 октября 2023 года направлено письмо с обоснованиями о внесении изменений в части продления срока исполнения государственного контракта до 31 декабря 2025 года. В настоящее время Минвостокразвития России ведёт работу по внесению изменений (срок выполнения мероприятия – декабрь 2023 года).

На этом основании срок исполнения поручения продлён до 4 июня 2024 года.