Продолжен контроль исполнения пункта 6 перечня поручений, данных по итогам работы в Псковской области мобильной приёмной Президента Российской Федерации

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников доложил о ходе исполнения пункта 6 перечня поручений, данных по итогам работы в Псковской области 26 апреля 2019 года мобильной приёмной Президента Российской Федерации под руководством начальника Управления Президента Российской Федерации по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи Андрея Липова.

Поручение, данное по обращению Гуляевой Елены Михайловны из деревни Лысово Дновского района Псковской области, предусматривает совместно Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и администрации Псковской области принять меры по обеспечению широкополосного доступа к сети «Интернет» жителей Искровской волости Дновского района.

В докладе сообщается о том, что решение вопроса заявительницы осуществляется в два этапа: первый – установка узлов связи в социально значимых объектах, второй – установка вышки мобильной связи на территории волости. На первом этапе проводится подключение к сети «Интернет» социально значимых объектов на территории Псковской области в ходе реализации федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» в 2019–2021 годах, реализуемого Минкомсвязью России. В рамках второго этапа решения вопроса заявительницы в 2020 году за счет областного бюджета планируется установка вышки мобильной связи на территории волости. Заключение государственного контракта на установку вышки запланировано в I квартале 2020 года, срок выполнения строительных работ – апрель-май 2020 года, проведения монтажных работ по установке базовой станции и подводу электроэнергии – июнь 2020 года. Завершение работ по обеспечению жителей Искровской волости Дновского района широкополосным доступом в сеть «Интернет» планируется в срок до 01 июля 2020 года.

На этом основании контроль исполнения поручения продолжен в соответствии с ранее установленным сроком до 31 декабря 2020 года.