Продолжен контроль в рабочем порядке за принятием мер по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жителя Забайкальского края, проведённого по поручению Президента Российской Федерации начальником Управления Президента Российской Федерации по применению информационных технологий и развитию электронной демократии в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 19 ноября 2015 года

Поручение, данное 19 ноября 2015 года начальником Управления Президента Российской Федерации по применению информационных технологий и развитию электронной демократии Андреем Липовым Губернатору Забайкальского края по обращению Ярыгина Андрея Валерьевича из села Смоленка Читинского района Забайкальского края, предусматривало принятие мер по разработке и представлению графика проведения работ и их финансирования по строительству здания новой средней общеобразовательной школы в селе Смоленка Читинского района.

В связи с разработкой и представлением графика проведения работ и их финансирования по строительству здания новой средней общеобразовательной школы в селе Смоленка Читинского района поручение было снято с контроля. Принятие мер по вводу образовательного учреждения в эксплуатацию осуществляется в рабочем порядке.

Исполняющий обязанности председателя Правительства Забайкальского края Андрей Кефер доложил о том, что заключен государственный контракт 25 сентября 2020 года на строительство здания школы. По состоянию на 26 ноября 2021 года проведена планировка территории стройплощадки с завозом грунта, выполнены фундамент, армирование и бетонирование балок, колонн, стен, лестниц и перекрытий, бетонирование первого и второго этажей. Техническая готовность объекта — 17,3 %. Завершение работ запланировано на 15 ноября 2022 года.

На этом основании продолжен контроль в рабочем порядке за принятием мер – вводом образовательного учреждения в эксплуатацию в соответствии с ранее установленным сроком до 1 сентября 2022 года.