Амиржанович

🔵Рабочая группа Республиканского совета по противодействию коррупции при «AMANAT» провела партийную проверку строительства ТЭЦ-3 города Астаны. В ее состав также вошли депутаты Мажилиса, представители Генеральной прокуратуры, акимата столицы, Агентства по финансовому мониторингу и Агентства по противодействию коррупции.

Как известно, строительство ТЭЦ-3 ведется уже больше десяти лет, и всё это время растет стоимость работ, а сроки ввода в эксплуатацию неоднократно переносились. Сейчас, по информации подрядной организации АО «ЦентрКазЭнергоМонтаж» первые две котельные будут запущены в октябре этого года, а сама ТЭЦ будет сдана в эксплуатацию к концу текущего года.

✔️«В соответствии с Законом «Об общественном контроле», мы проводим контроль качества строительства столичной ТЭЦ-3. Мы знаем, что строительство ведется с 2010 года, это долгий процесс. В то же время очень многие люди жалуются на то, что в Астане хронически не хватает тепла. Поэтому есть опасность того, что в этом году город может остаться в какой-то мере без отопления», – предупредил председатель Совета, депутат Мажилиса Е.Саиров.

▶️Сегодня на объекте в две смены трудится свыше 600 человек из 17 субподрядных организаций. Согласно данным технического аудита, работы на объекте выполнены на 83%. Уже завершены работы по монтажу водогрейных котлов, горелок и трубопроводов сетевой воды.

▶️В свою очередь список остаточных работ для запуска электростанции по-прежнему обширен. Необходимо подвести газораспределительные сети, наладить систему вентиляции и кондиционирования водогрейной котельной, провести работы по внешним и внутренним инженерным сетям. Сегодня продолжаются работы по изоляции труб, а также по установке оборудований управления объекта и опрессовке воды.

В ходе инспекции партийцы отметили, что что при несвоевременном завершении строительства ТЭЦ в столице может наступить дефицит теплоэнергии. Другая проблема заключается в том, что за прошедшие 15 лет часть ранее приобретенного оборудования уже устарела и практически не пригодна для использования.

✔️«Строители говорят о том, что готовность 83%. Якобы все котлы готовы, трубы присоединены к городской магистрали. Но если смотреть в общем, то работы предстоит еще много. Поэтому мы на ежемесячной основе будем проводить контроль и проверять то, как идет работа. Будем обсуждать этот вопрос с представителями акимата и министерств, будет всеобъемлющий контроль. Если объект не будет построен вовремя, в столице может возникнуть дефицит теплоэнергии», – сказал Е.Саиров.