Продлён контроль исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Приморского края, проведённого по поручению Президента Российской Федерации заместителем Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Магомедсаламом Магомедовым в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 6 декабря 2018 года

Поручение, данное Губернатору Приморского края по обращению Грицаковой Марины Альбертовны из села Рощино Красноармейского района Приморского края, предусматривает принятие мер по завершению строительства и вводу в эксплуатацию школы в селе Рощино Красноармейского района, обеспечив надлежащие условия образования детей до завершения работ.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко доложил о том, что в 2019 году завершены процедуры по корректировке проектно-сметной

документации объекта строительства в соответствии с действующими строительными нормами и правилами. 14 января 2020 года заключен муниципальный контракт с подрядной организацией на выполнение работ по завершению строительства. Сроки выполнения работ – 30 сентября 2021 года. По состоянию на 13 августа 2020 года завершены работы по демонтажу вентилируемого фасада, железобетонных конструкций на блоке Г, кирпичных перегородок на блоках А, В, утепление плит перекрытий между подвалом и первым этажом в блоках А, Б, В.

Ведутся работы по усилению сейма пояса и внутренних стен здания, устройству вентилируемого фасада блоков А, Б, В, электромонтажные работы в блоках А, Б, В, отделочные работы в блоках А, Б, В, осуществляется демонтаж кирпичных перегородок, усиление фундаментов, бетонные работы в блоке Г. В связи с введением с 25 марта 2020 года на территории Приморского края ограничительных противоэпидемических мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции, подрядчик направил уведомление с обоснованием необходимости продления сроков выполнения строительно-монтажных работ по контракту до 31декабря 2021 года. Планируемый срок начала образовательной деятельности в школе – 1 сентября 2022 года.

На этом основании срок исполнения поручения продлён до 1 сентября 2022 года с представлением доклада о ходе работ до 15 августа 2021 года.