Продолжен контроль исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жителя Волгоградской области, проведённого по поручению Президента Российской Федерации начальником Управления Президента по работе с обращениями граждан и организаций Михаилом Михайловским в Приёмной Президента по приёму граждан в Москве 19 июня 2012 года

Поручение, данное по обращению Гермаша Дмитрия Николаевича из хутора Новый Быт Николаевского района Волгоградской области, предусматривает обеспечение разработки графика проведения работ, их финансирования и принятие мер по строительству автомобильной дороги до хутора Новый Быт Николаевского района.

Губернатор Волгоградской области Сергей Боженов доложил, что во исполнение поручения Президента Российской Федерации разработан график проведения работ по объекту «Строительство автодороги «Подъезд от автомобильной дороги Самара – Пугачёв – Энгельс – Волгоград к хутору Новый Быт на участке км 40+000 – км 47+700 в Николаевском муниципальном районе Волгоградской области», предусматривающий поэтапное выполнение.

На первом этапе после проведения процедуры открытого аукциона в электронной форме в июле 2012 года заключён государственный контракт на выполнение строительно-монтажных работ на объекте «Строительство автодороги «Подъезд от автомобильной дороги Самара – Пугачёв – Энгельс – Волгоград к хутору Новый Быт на участке село Ленинское – село Комсомолец в Николаевском муниципальном районе Волгоградской области» со сроком завершения строительства участка автомобильной дороги до 31 августа 2013 года.

На втором этапе после проведения процедуры открытого конкурса в сентябре 2012 года заключён государственный контракт на разработку проектной документации по объекту «Строительство автомобильной дороги «Подъезд от автомобильной дороги Самара – Пугачёв – Энгельс – Волгоград к хутору Новый Быт на участке км 40+000 – км 47+700 в Николаевском муниципальном районе Волгоградской области» на сумму 4800 тысяч рублей.

Согласно условиям государственного контракта проектная документация с положительным результатом проверки достоверности определения сметной стоимости по объекту и положительным заключением ГАУ ВО «Управление государственной экспертизы проектов» будет представлена для утверждения в марте 2013 года.

В I квартале 2013 года планируется организация и проведение открытого конкурса (аукциона) по выбору генерального подрядчика на выполнение строительно-монтажных работ по указанному участку дороги.

На этом основании контроль исполнения поручения будет продолжен до ранее предусмотренного срока – до 1 октября 2013 года и до 1 октября 2014 года.