О ходе исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Ленинградской области, проведённого по поручению Президента Российской Федерации первым заместителем Руководителя Администрации Президента Российской Федерации в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 18 июня 2015 года

Поручение, данное 18 июня 2015 года первым заместителем Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Вячеславом Володиным Губернатору Ленинградской области по обращению Силиной Елены Александровны из деревни Тарасово Тосненского района Ленинградской области, предусматривает принятие мер по разработке и представлению графика выполнения работ и их финансирования по газификации и обеспечению нормативным горячим водоснабжением жилых домов в деревне Тарасово Тосненского района.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко доложил о том, что решение вопроса реализуется за счёт строительства объекта «Газопровод межпоселковый дер. Строение – дер. Усадище – дер. Сидорово – дер. Тарасово – дер. Мельница – дер. Андрианово Тосненского района» (далее – Объект) в рамках программы газификации Ленинградской области на период 2021–2025 годы. Единый оператор газификации, осуществляет финансирование мероприятий по реализации программ газификации в части обеспечения реализации мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции газотранспортных систем. В настоящее время проектная документация разработана, однако в связи с получением технических условий АО «Ленинградские областные коммунальные системы» от 16 августа 2023 года с требованием переустройства сетей водоснабжения выполнен обход участка с водопроводом. В октябре 2023 года планируется прохождение экспертизы и получение положительного заключения о проверке сметной документации. До конца 2023 года планируется завершить конкурсные процедуры по выбору подрядной организации на выполнение строительно-монтажных работ. В соответствии с планом-графиком синхронизации выполнения программ газификации регионов Российской Федерации на 2023 год по Ленинградской области завершение строительно-монтажных работ по Объекту планируется в 2024 году.