Официальный информационный ресурс Премьер-Министра Республики Казахстан | Снижение аварийности и изношенности электрических сетей — приоритет предстоящего отопительного сезона 

Лето близится к завершению, а значит, становится актуальной тема отопительного сезона. В Казахстане работы по ремонту тепловых сетей стартовали еще весной. Подробнее о ходе подготовки объектов топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к отопительному сезону 2020-2021 годов, а также о том, что уже сделано и завершено в регионах к началу отопительного периода, — в материале.

На сегодня энергетическими предприятиями ведется подготовка к предстоящему осенне-зимнему периоду.

Как сообщили в Министерстве энергетики, в текущем году запланирован ремонт 8 энергоблоков, 59 котлов, 44 турбин. На 10 августа т. г. завершены работы на 4 энергоблоках (50% от всех энергоблоков), 22 котлах (37% от всех котлов) и 13 турбинах (29% от всех турбин). На разных стадиях ремонта ведутся работы на 2 энергоблоках, 26 котлах и 20 турбинах.

Для подготовки электрических сетей Единой электроэнергетической системы РК к осенне-зимнему периоду 2020-2021 гг. запланированы ремонты линий электропередачи общей протяженностью 25 828 км, а также 429 единиц высоковольтных подстанций. На сегодняшний день выполнены ремонты 14 500 км линий электропередачи и 327 подстанций, что составляет 56%, (по линиям) и 74% (по подстанциям) от годового плана.

В целом ремонтные работы ведутся согласно графиков. На складах энергоисточников запас угля составляет 4,5 млн тонн угля и 107 тыс. тонн мазута, что в целом соответствует нормативам.

На заседании Правительства 23 июня текущего года министр энергетики Нурлан Ногаев отметил, что для успешного прохождения осенне-зимнего периода 2020-2021 гг. необходимо выполнить ряд задач:

1. выполнить все ремонтные работы на электростанциях, электрических сетях;

2. обеспечить нормативное накопление топлива на складах энергоисточников;

3. обеспечить снижение задолженности перед поставщиками топлива;

4. принять меры по снижению дебиторской задолженности потребителей коммунальных услуг перед поставщиками и кредиторской задолженности энергоснабжающих организаций;

5. выполнить все мероприятия по подготовке объектов образования, здравоохранения, жизнеобеспечения, социальных и культурных объектов населенных пунктов;

6. принять меры по снижению задолженности коммунально-бытовых потребителей;

7. Министерствам юстиции, энергетики, национальной экономики и НПП «Атамекен» совместно с заинтересованными сторонами проработать вопрос увеличения размеров штрафов при неполучении энергопредприятиями паспорта готовности к отопительному периоду.

В свою очередь Министерством индустрии и инфраструктурного развития в акиматы направлен План работы для подготовки всех объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы и жилых домов к предстоящему отопительному сезону. Совместно с местными исполнительными органами сформирован План потребности угольной продукции на коммунально-бытовые нужды и для населения помесячной потребности в разрезе регионов.

В целом, в МИИР РК отмечают, что подготовительная работа к предстоящему отопительному сезону ведется активно и дефицита угля не ожидается.

В целях исключения ажиотажа в пиковый период (сентябрь-ноябрь) совместно с акиматами проводится работа по заблаговременной закупке угля для населения.

В текущем году до начала учебного года планируется подготовить порядка 10 тыс. объектов образования. Особое внимание будет уделено подготовке к отопительному сезону объектов здравоохранения и жилых домов. Запланирована подготовка 6 тыс. объектов здравоохранения и 47 тыс. жилых домов. Для бесперебойного обеспечения населения теплом и водой необходимо подготовить более 10 тыс. единиц автономных котельных, порядка 5 тыс. км сетей теплоснабжения и 13 тыс. сетей водоснабжения.

Также нужно обеспечить углем и мазутом автономные котельные. АО «НК «ҚТЖ» обеспечит своевременную доставку вагонов и перевозку угля от угольного разреза до железнодорожных тупиков регионов. Мониторинг по заготовке угля находится на постоянном контроле МИИР РК.

Северные регионы

Акиматом города Павлодар на текущий год были выделены средства на строительство подстанции «Сарыарка». До конца года данный проект будет завершен и передан в эксплуатацию.

В целях подготовки к отопительному периоду электросетевой компанией АО «Павлодарская распределительная электросетевая компания» на 2020 год запланированы капитальные ремонты линий электропередачи общей протяженностью 2188,6 км, а также 49 единиц высоковольтных подстанций. По состоянию на 1 августа т. г. выполнены ремонты 1329 км линий электропередачи и 40 подстанций, что составляет 61% (по линиям) и 81% (по подстанциям) от годового плана.

Кроме того проводится:

реконструкция ПС 110/10 кВ «Ермаковская». Планируемые работы: монтаж II очереди с вводом в эксплуатацию. Работы начаты согласно графиков со II полугодия 2020 года. На 01.08.2020 выполненные объемы составляют 7%. Период реконструкции — июль-ноябрь 2020 года;
реконструкция ПС 220/35/10 кВ «Калкаман». Планируемые работы: замена МВ-35 кВ на ЭВ-35 кВ (3 ячейки). Работы начаты согласно графиков со II полугодия 2020 года. На 01.08.2020 года выполненные объемы составляют 21%. Период реконструкции — июль-ноябрь 2020 года;
строительство КЛ-10 кВ — г. Павлодар, работы начаты, выполнено строительство в районе ул. Ворушина от ПС «Южная городская» до облтубдиспансера. Протяженность кабельной линий — 17,83 км, выполнено 1,76 км. Период строительства — июль-октябрь 2020 года;
реконструкция ВЛ — 10кВ с заменой голого провода на самонесущий изолированный провод (СИП) г. Павлодар, а именно выполняется реконструкция Ф-10,37 ПС 110/10 кВ Восточная-городская в районе улиц Архангельская, Щедрина. Протяженность ВЛ составляет 6,92 км, выполнено 5,17 км. Период реконструкции — июль-октябрь 2020 года;
реконструкция ВЛ — 0,4 кВ с заменой голого провода на самонесущий изолированный провод. Реконструкция выполняется в пределах по Павлодарской области. Выполнено в Щербактинском районе — 2,71 км, в Актогайском районе — 3,44 км, в Майском районе — 1,62 км Протяженность ВЛ составляет 68,06 км, выполнено 7,77 км. Период реконструкции — июль-октябрь 2020 года;
реконструкция ТП-282 г. Павлодар, выполняется реконструкция в рамках строительства подкачивающей тепловой насосной №2/3 ТОО «ПТС» район пересечения ул. Торайгырова и ул Н. Назарбаева. Выполнено 80% от общего объема работ. Период реконструкции — июнь-август 2020 года.

Акиматом Восточно-Казахстанской области на текущий год были выделены средства на строительство 3 линий электропередачи и 2 высоковольтных подстанций.

Так, по итогам 6 месяцев т. г. завершена работа по модернизации существующей ТЭЦ-1 г. Семей. В рамках программы «Нұрлы жер» завершен проект «Строительство ПС-110/10 кВ «Новая» и сдана в эксплуатацию 1 линия электропередачи, которая позволила охватить 2500 абонентов (примерно 6,3 тыс. человек).

До конца года будут завершены и переданы в эксплуатацию 6 проектов, в результате чего электрической энергией будут обеспечены еще 5416 абонентов (13 тыс. человек). Оставшиеся проекты будут завершены в 2021 году.

Кроме того, в связи с добавлением новых микрорайонов к территории г. Усть-Каменогорск запланировано строительство линий электропередачи напряжением 10/0,4 кВ в ряде микрорайонов. По завершению строительства 16 546 абонентов вышеуказанных микрорайонов будут обеспечены электрической энергией.

Электросетевой компанией АО «Восточно-Казахстанская региональная энергетическая компания» в целях подготовки к осенне-зимнему периоду на 2020 год запланированы капитальные ремонты линий электропередачи общей протяженностью 1429,06 км, а также 255 единиц высоковольтных подстанций. По состоянию на 1 августа т. г. выполнены ремонты 929,52 км линий электропередачи и 176,6 подстанций, что составляет 65,04% (по линиям) и 69,25% (по подстанциям) от годового плана.

Также проводится реконструкция и модернизация линий электропередачи общей протяженностью 106 км. По состоянию на 1 августа т. г. выполнены 37,6 км линий электропередачи, что составляет 41,11%.

В Костанайской области на текущий год были выделены средства на реализацию 2 проектов электроснабжения по строительству 5 линий электропередачи и 1 подстанции.

До конца года будут завершены и переданы в эксплуатацию 2 проекта, в результате чего электрической энергией будут обеспечены 9,6 тыс. человек.

Кроме того, по причине роста населения города Костанай, добавления нового микрорайона Кунай в территорию города Костанай запланировано строительство линий электропередачи напряжением 35/10/0,4 кВ и одной подстанции 35/10 кВ. По завершению строительства 9 600 абонентов вышеуказанных микрорайонов будут обеспечены электрической энергией.

Полным ходом идет подготовка к осенне-зимнему периоду электросетевыми компаниями ТОО «Межрегионэнерготранзит», ТОО «ЭПК-forfait», ТОО «ЭПК-Atica», КГП «Костанайюжэлектросервис», ТОО «КУН ЭЛЕКТРОСЕТЬ», ГКП ПХО «Лисаковскгоркоммунэнерго», цех сетей и подстанций АО «ССГПО», АО «Рудныйсоколовстрой». Так, на 2020 год запланированы капитальные ремонты линий электропередачи общей протяженностью 996,648 км, а также 484 единиц высоковольтных подстанций.

По состоянию на 1 августа т. г. выполнены ремонты 577,73 км линий электропередачи и 297 подстанций, что составляет 58% (по линиям) и 61% (по подстанциям) от годового плана.

В Карагандинской области в целях подготовки к осенне-зимнему периоду электросетевой компанией ТОО «Қарағанды Жарық» в текущем году запланированы капитальные ремонты линий электропередачи общей протяженностью 924,11 км, а также 22 единиц высоковольтных подстанций.

По состоянию на 1 августа т. г. выполнены ремонты 535,86 км линий электропередачи и 15 подстанций, что составляет 58% (по линиям) и 68% (по подстанциям от годового плана).

В настоящее время проводится реконструкция ОРУ 220кВ ПС 220/110/35/10кВ «Сарань», ВЛ-110 кВ «Караганда-Новый Город», электрических сетей 0,4-6-10 кВ и модернизация ПС-35-220 кВ в количестве 29 шт., капитальный ремонт ВЛ-35-110-220 кВ протяженностью 243,9 км.

В Акмолинской области на текущий год были выделены средства на строительство четырех линий электропередачи в Целиноградском и Бурабайском районах. До конца года будут завершены и переданы в эксплуатацию четыре проекта, в результате чего будут обеспечены еще 1402 абонентов (примерно 4,7 тыс. человек) стабильном и качественным электроснабжением.

Электросетевой компанией ТОО «Акмолинская РЭК» в ходе подготовки к осенне-зимнему периоду на 2020 год запланированы капитальные ремонты линий электропередачи общей протяженностью 2615,7 км, а также 636 единиц высоковольтных подстанций. По состоянию на 1 августа т. г. выполнены ремонты 1392,88 км линий электропередачи и 297 подстанций, что составляет 53,3% (по линиям) и 46,7% (по подстанциям) от годового плана.

В Северо-Казахстанской области в рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону электросетевой компанией АО «Северо-Казахстанская распределительная электросетевая компания» на 2020 год запланированы капитальные ремонты линий электропередачи протяженностью 1 158,608 км, а также 103 подстанций.

По состоянию на 1 августа 2020 года выполнены ремонты 351,292 км, что составляет 32,6% к годовому плану, и 48 подстанций, что составляет 35,5% к годовому плану.

В г. Нур-Султан АО «Астана-РЭК» продолжает подготовку к отопительному сезону. Ремонтной программой охвачены капитальные ремонты и техническое обслуживание высоковольтных распределительных и трансформаторных подстанций, воздушных линий 220/110/10/0,4 кВ.

На 1 августа 2020 года капитальный ремонт электрооборудования выполнен на 67%. Техническое обслуживание электрооборудования выполнено на 66%, в том числе полностью завершены работы по воздушным линиям 220/110 кВ. Полным ходом выполняется текущий ремонт строительной части подстанций и других зданий предприятия. Всего на сегодняшний день ремонтная программа выполнена на 60%.

Все вышеуказанные работы позволят снизить аварийность и изношенность электрических сетей, а также повысить надежность электроснабжения потребителей.

Западные регионы

В западных регионах страны активно ведется подготовка к осенне-зимнему периоду. Так, электросетевыми компаниями проводятся капитальные ремонты, реконструкция и модернизация линий электропередачи, высоковольтных подстанций.

Также в некоторых областях были выделены средства из республиканского бюджета на строительство линий электропередачи.

В целях подготовки к осенне-зимнему периоду электросетевой компанией АО «Атырау Жарык» на 2020 год запланированы капитальные ремонты линий электропередачи общей протяженностью 781,191 км, а также 106 единиц высоковольтных подстанций. По состоянию на 1 августа т. г. выполнены ремонты 467,251 км линий электропередачи и 80 подстанций, что составляет 60% (по линиям) и 77% (по подстанциям от годового плана). Кроме того, проводится реконструкция и модернизация ПС 110/35/10кВ №69 «Ганюшкино» в Курмангазинском районе Атырауской области и ПС 35 /6кВ №20 «Автоколонна» в городе Атырау, а также ВЛ-35 кВ 1АЦ «ПС №13 и ПС №1» протяженностью 2,5 км. Вместе с тем 7 ТП/КТП-6-10/0,4 кВ, где в ходе технической модернизации будет увеличена мощность с 4,73 МВА до 7,17 МВА, или на 52% и пропускная способность линии на 30%.

В рамках подготовки к отопительному сезону в Западно-Казахстанской области электросетевой компанией АО «Западно-Казахстанская РЭК» на текущий год запланированы капитальные ремонты линий электропередачи общей протяженностью 2510,56 км, а также 18 единиц высоковольтных подстанций.

По состоянию на 1 августа т. г. выполнены ремонты 880,08 км линий электропередачи и 14 подстанций, что составляет 35% (по линиям) и 83% по ПС.

Акиматом Актюбинской области на текущий год были выделены средства на строительство 6 линий электропередачи. До конца года будут завершены и переданы в эксплуатацию 5 проектов, в результате чего электрической энергией будут обеспечены еще 4 312 абонентов (примерно 17,2 тыс. человек). Оставшиеся проекты будут завершены в 2021 году.

Кроме того, по причине роста населения города Актобе, добавления новых микрорайонов в территорию города Актобе запланировано строительство линий электропередачи напряжением 10/0,4 кВ в ряде микрорайонов (общая протяженность линии составит 50,7 км, будут установлены 13 единиц КТПН-10/0,4 кВ). По завершению строительства 2 277 абонентов вышеуказанных микрорайонов будут обеспечены электрической энергией.

В целях подготовки к осенне-зимнему периоду электросетевой компанией ТОО «Энергосистема» в текущем году запланированы капитальные ремонты линий электропередачи общей протяженностью 681,93 км, а также 19 единиц подстанций различного класса напряжения, 111 единиц — силовых трансформаторов, а также КТП и ТП 6-10/0,4 кВ — 70 единиц.

На 1 августа текущего года выполнены ремонты 493,16 км линий электропередачи и 22 подстанций, что составляет 72% (по линиям) и 116% (по подстанциям) от годового плана.

Кроме того проводится реконструкция и модернизация ВЛ-110кВ — 63,6 км, ВЛ 35 кВ — 54,54 км, ВЛ 0,4 кВ — 3,048 км, КЛ 10 кВ — 1,132 км, ПС — 5 штук, РП в количестве 2 штук и КТПН в количестве 4 штук.

В Мангистауской области в рамках Программы развития регионов до 2020 года «Нұрлы жер» на реализацию семи проектов по обеспечению электроэнергией новых и нижних микрорайонов города Актау выделены средства из республиканского бюджета.

Из них в 2020 планируется сдать в эксплуатацию 6 проектов, 1 проект (строительство ХАБ электроснабжения и подстанции) планируется сдать в 2022 году.

Вместе с тем, в 2020 году из республиканского бюджета предусмотрены средства на строительство сетей электроснабжения новых земельных участков сел Батыр Мунайлинского района, Курык-Каракиянского района и микрорайона Шыгыс-3 города Актау, которые планируется сдать в эксплуатацию до конца текущего года.

Электросетевой компанией ТОО «Мангистауская региональная электросетевая компания» в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду на 2020 год запланированы капитальные ремонты линий электропередачи общей протяженностью 545,196 км, а также 14 единиц высоковольтных подстанций.

По состоянию на 1 августа т. г. выполнены ремонты 406,8 км линий электропередачи и 10 подстанций, что составляет 73% (по линиям) и 75% (по подстанциям) от годового плана.

Южные регионы

В ряде южных регионов акиматами были выделены средства на строительство, а также реконструкцию линий электропередачи.

Кроме того, в целях подготовки к осенне-зимнему периоду электросетевыми компаниями проводятся капитальные ремонты, реконструкция и модернизация линий электропередачи, высоковольтных подстанций.

Так, акиматом города Шымкент на текущий год были выделены средства на строительство 14 линий электропередачи. По итогам 6 месяцев текущего года завершена и сдана в эксплуатацию 1 линия электропередачи, которая позволила охватить 1 377 абонентов (примерно 3,4 тыс. человек). До конца года будут завершены и переданы в эксплуатацию 9 проектов, в результате чего электрической энергией будут обеспечены еще 3 874 абонентов (17,6 тыс. человек).

Вместе с этим на сегодняшний день завершена реконструкция линий воздушных линий электропередачи напряжением 110 кВ Л-101 протяженностью 8 км, оставшиеся проекты будут завершены в 2021 году.

Кроме того, по причине роста населения города Шымкент, добавления новых микрорайонов в территорию города Шымкент запланировано строительство линий электропередачи напряжением 10/0,4 кВ в ряде микрорайонов. По завершению строительства 3 187 абонентов вышеуказанных микрорайонов будут обеспечены электрической энергией.

Вместе с тем, в целях подготовки к осенне-зимнему периоду региональной электросетевой компанией ТОО «Оңтүстік Жарық транзит» по городу Шымкент на 2020 год запланированы капитальные ремонты линий электропередачи общей протяженностью 69,133 км (ВЛ — 110 кВ, 35 кВ, 6-10 кВ, 0,4 кВ), а также 6 единиц высоковольтных подстанций и 69 комплектных трансформаторных пунктов. По состоянию на 1 августа т. г. выполнены ремонты 43 686 км линий электропередачи, что составляет 63% (по линиям электропередачи), а по подстанциям ведутся ремонтные работы. Кроме того, завершена реконструкция и модернизация 8 км линий электропередачи с напряжением 110 кВ Л-101, также проводится реконструкция воздушной линии электропередачи ВЛ — 6-10 кВ протяженностью — 3, 085 км, ВЛ-0,4 кВ с применением СИП — 62,133 км, ВЛ — 0,4 кВ — 2,05 км, кабельных линий — КЛ 6-10 кВ — 2,65 км и кабельных линий 0,4 кВ — 1,612 км.

Акиматом Туркестанской области были выделены средства на строительство 26 объектов электроснабжения, За 6 месяцев текущего года завершены и сданы в эксплуатацию 5 объектов электроснабжения, которые позволили обеспечить электрической энергией 2 814 абонентов (примерно 11,8 тыс. человек).

До конца года будут завершены и переданы в эксплуатацию 11 проектов, в результате чего электрической энергией будут обеспечены еще 2 358 абонентов (11,6 тыс. человек). Оставшиеся проекты будут завершены в 2021 году.

Вместе с тем, ведется строительство подстанции «Кызыласкер» в Келесском районе, которая является одним из важных объектов строительства в области. Строительство планируется завершить в 2020 году и сдать в эксплуатацию. По завершению строительства 717 жителей Мактааральском, Сарыагашском, Келесском и Жетысайском районах будут обеспечены качественной электрической энергией.

В целях подготовки к осенне-зимнему периоду электросетевой компанией ТОО «Оңтүстік Жарық транзит» по Туркестанской области на 2020 год запланированы капитальные ремонты воздушных линий электропередачи общей протяженностью 2508,57 км, кабельной линии электропередачи общей протяженностью 2,01 км, а также 67 единиц высоковольтных подстанций и 1129 КТП. По состоянию на 1 августа т. г. выполнены ремонты 69% (по линиям) и 62% (по подстанциям) от годового плана.

Кроме того, проводится реконструкция и модернизация воздушных линий электропередачи общей протяженностью 444,614 км.

В 2020 году из областного бюджета Кызылординской области выделены средства на строительство линий электропередачи по дачному массиву «Сабалак», где будут установлены опоры ВЛ — 10 кВ — 3,8 км и ВЛ-0,4кВ — 17,69 км на электрических проводах СИП и трансформаторные подстанции КТПН 250-10/0,4кВ — 6 штук, которые позволят обеспечить качественной и надежной электрической энергией 26 юридических, 1780 физических потребителей (около 6000 человек).

Вместе с тем, в целях подготовки к осенне-зимнему периоду электросетевой компанией АО «Кызылординская распределительная электросетевая компания» на 2020 год запланированы капитальные ремонты линий электропередачи общей протяженностью 952 км, а также 78 подстанций. По состоянию на 1 августа т. г. выполнены ремонты 774 км линий электропередачи и 69 единиц подстанций, что составляет 86% (по линиям) и 86% (по подстанциям) от годового плана. Кроме того, запланировано проведение реконструкции и модернизации электрических сетей 10/0,4 кВ в населенных пунктах Аккыр, Жанадария, Мадениет, Аккум, Жанаталап, Бухарбай Батыр Жалагашского района в рамках кредитного договора с Европейским банком реконструкции и развития.

На текущий день работы завершены в населенных пунктах Аккыр и Жанадарья, выполняются работы в населенных пунктах Мадениет и Аккум, закупаются материалы для населенного пункта Жанаталап.

В целях подготовки к осеннее-зимнему периоду электросетевой компанией ТОО «Жамбылские электрические сети» на 2020 год запланированы капитальные ремонты линий электропередачи общей протяженностью 1798,94 км всех уровней напряжения и оборудования 341 трансформаторных подстанций суммарной мощностью 238,091 мВА.

По состоянию на 1 августа текущего года фактически выполнен капитальный ремонт ЛЭП 110-0,4кВ 951,4 км или 53% к плану и 194 трансформаторных подстанций или 57% к плану.

Также согласно инвестиционной программе ТОО«Жамбылские электрические сети» в 2020 году предусмотрено освоение 812 119 тыс. тенге.

ТОО «ЖЭС» ежегодно включает в инвестиционную программу АСКУЭ бытового уровня. В текущем году принято решение приступить к внедрению данной программы в районных центрах, а именно в г. Каратау. Планируется установка многофункциональных счетчиков у 4 тыс. абонентов, также вышеуказанные работы будут проведены и в г. Тараз (установка счетчиков запланирована для 5 142 абонентов).

Внедрение подобных систем учета позволит на современном уровне практически решать актуальные проблемы энергосбережения.

Работы по подготовке к отопительному периоду ведутся и энергопередающей организацией АО «Алатау Жарық Компаниясы». Так, на 2020 год запланированы капитальные ремонты линии электропередачи общей протяженностью 320,441 км, 8 подстанций, 110 трансформаторов 6-10/0,4кВ, 99 РП и ТП.

По состоянию на 1 августа текущего года выполнены следующие ремонты: ВЛ и КЛ-0,4 кВ и выше общей протяженностью 108,742 км из 320,441 км, что составляет 34% от годового объема.

Ремонтные работы 2020 года выполняются в соответствии с утвержденным Годовым графиком ремонтов. Кроме того, проводится реконструкция и модернизация линии электропередачи общей протяженностью 430, 166 км, 55 подстанций, 128 трансформаторов 35 кВ, 526 РП и ТП 6-10/0,4 кВ.

В 2020 году запланированы капитальные ремонты линий электропередачи с общей протяженностью 1095,52 км, а также 184 единиц высоковольтных подстанции и АО «Талдыкорганская акционерная транспортная электросетевая компания» (Алматинская область).

По состоянию на 1 августа текущего года выполнены ремонты 643,6 км линий электропередачи и 115 подстанций, что составляет 69,6% (по линиям) и 68,3% (по подстанциям) от годового плана.

Оставайтесь в курсе событий Премьер-Министра и Правительства Казахстана — подписывайтесь на официальный Telegram-канал

Подписаться