О ходе исполнения пункта 6 перечня поручений, данных по итогам работы мобильной приёмной Президента в Пермском крае

Губернатор Пермского края Олег Чиркунов доложил о ходе исполнения пункта 6 перечня поручений, данных 29 июля 2011 года по итогам работы в Пермском крае мобильной приёмной Президента под руководством советника Президента, председателя Совета при Президенте по развитию гражданского общества и правам человека Михаила Федотова.

 Текст документа

 Рассмотрев Ваше обращение по вопросу неудовлетворительного санитарного состояния педиатрического отделения МУЗ «Кунгурская центральная городская больница», сообщаю следующее.

С 2009 года в соответствии с предписанием надзорных органов в педиатрическом отделении МУЗ «Кунгурская центральная городская больница» проводится ремонт помещений. В настоящее время отремонтированы 67% палат детского отделения, места общего пребывания пациентов, пути эвакуации. До конца 2011 года запланирован ремонт оставшихся помещений.

Также в настоящее время произведен ремонт медицинской мебели, отремонтирована неисправная сантехника. Горячая вода имеется во всех палатах педиатрического отделения.

По договору с Кунгурским филиалом ФГУ «Федеральный центр гигиены и эпидемиологии по транспорту» в педиатрическом отделении регулярно с января 2011 года производится дезинфекция, дезинсекция и дератизация. Все акты выполненных работ имеются в наличии.

Изменение сроков завершения строительства объекта «Перинатальный центр, г.Кунгур» связано с утверждением в 2010 году новых санитарно-эпидемиологических требований к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность (Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.1.3.2630–10). С целью проведения лицензионных мероприятий возникла необходимость внесения изменений в проект, проведения повторной государственной вневедомственной экспертизы и выполнения дополнительного объёма строительно-монтажных работ по электроснабжению, вентиляции, автоматике.

На сегодняшний день в соответствии с графиком завершены строительно-монтажные работы, монтируется оборудование, ведутся пуско-наладочные работы.