О ходе исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Иркутской области, проведённого по поручению Президента Российской Федерации помощником Президента Российской Федерации Андреем Белоусовым в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 6 апреля 2017 года

Поручение, данное по обращению Леопа Дины Михайловны из посёлка Усть-Уда Усть-Удинского района Иркутской области, предусматривает принятие мер по завершению строительства и вводу в эксплуатацию школы в посёлке Усть-Уда Усть-Удинского района, возложив персональную ответственность за реализацию на заместителя председателя правительства Иркутской области В.Ф.Вобликову.

Исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области Руслан Болотов доложил, что в настоящее время на объекте выполнены работы по устройству стен, кровли всех блоков школы, наружной тепловой сети и резервуаров под бытовые стоки, в стадии завершения работы по внутренним инженерным сетям, чистовой отделке помещений, устройству вентилируемого навесного фасада. Также приступили к благоустройству территории. Общая строительная готовность объекта на 1 июля 2018 года составляет 86 процентов.

При сроке завершения строительства указанного объекта в соответствии с контрактом – 20 сентября 2018 года, ввод объекта планируется обеспечить в августе 2018 года.