О ходе исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Архангельской области, проведённого по поручению Президента Российской Федерации начальником Управления Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции Андреем Чоботовым в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 2 апреля 2021 года

Поручение, данное дополнительно Министру сельского хозяйства Российской Федерации по обращению Субботиной Татьяны Сергеевны из посёлка Шалакуша Няндомского района Архангельской области, предусматривает принятие мер по оказанию содействия Правительству Архангельской области в получении дополнительного финансирования из федерального бюджета на строительство средней общеобразовательной школы в посёлке Шалакуша Няндомского района.

Первый заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации Оксана Лут доложила о том, что в качестве оказания содействия Правительству Архангельской области в получении дополнительных бюджетных ассигнований федерального бюджета на строительство средней общеобразовательной школы в поселке Шалакуша Няндомского района, которое осуществляется в рамках федерального проекта «Современный облик сельских территорий» государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», в связи с увеличением стоимости строительства, обусловленным ростом цен на строительные ресурсы, Архангельской области предусмотрены дополнительные средства из резервного фонда Правительства Российской Федерации на обеспечение комплексного развития сельских территорий, в том числе на дополнительное финансирование объекта. После доведения Минфином России дополнительных бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства Российской Федерации Минсельхозом России будет обеспечено заключение дополнительного соглашения к соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на реализацию проектов комплексного развития сельских территорий, заключенному между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Правительством Архангельской области 28 декабря 2021 года, об увеличении общего размера субсидии, предоставляемой из федерального бюджета бюджету Архангельской области, в установленном порядке. Строительство объекта предусматривалось с 2020 по 2021 год, однако не было завершено в установленный срок, текущий уровень технической готовности составляет 94%. Предполагаемый срок ввода объекта в эксплуатацию – IV квартал 2022 года.