Продлён контроль исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Омской области, проведённого по поручению Президента Российской Федерации советником Президента Российской Федерации в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 1 июля 2021 года

Поручение, данное 1 июля 2021 года советником Президента Российской Федерации Владимиром Васильевым Губернатору Омской области по обращению Каргаполовой Лидии Викторовны из посёлка городского типа Горьковское Горьковского района Омской области предусматривает принятие мер по завершению строительства и вводу в эксплуатацию школы в посёлке городского типа Горьковское Горьковского района.

Губернатор Омской области Александр Бурков доложил о том, что строительство общеобразовательной школы в р. п. Горьковское Горьковского района на 550 мест ведется в соответствии с соглашением, заключенным между Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Омской области о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Омской области на модернизацию инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2020 – 2021 годы. 23 декабря 2020 года с подрядной организацией заключен государственный контракт на строительство объекта со сроком завершения работ до 31 декабря 2021 года. Между Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Омской области 29 декабря 2021 года заключено дополнительное соглашение, в соответствии с которым ввод объекта в эксплуатацию был перенесен на 2022 год. По состоянию на 29 августа 2022 года строительная готовность объекта составляет 51%. Подрядчик ведет строительно-монтажные работы с отставанием от графика на 10 месяцев в связи с возникшей необходимостью внесения изменений в проектно-сметную документацию, проведения повторной государственной экспертизы проекта, существенным удорожанием строительных ресурсов в 2021 и 2022 годах. С подрядчиком ведется претензионная работа. Дополнительными соглашениями от 13.04.2022 и от 29.07.2022 увеличена стоимость государственного контракта. На строительство объекта распределены бюджетные ассигнования из Резервного Фонда Правительства Российской Федерации. Ввиду низкой степени готовности объекта, его ввод в эксплуатацию планируется в 2023 году.

На этом основании срок исполнения поручения продлён до 5 сентября 2023 года.