Продлён контроль в рабочем порядке по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жителя Пермского края, проведённого по поручению Президента Российской Федерации начальником Управления Президента Российской Федерации по вопросам государственной службы и кадров в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 11 марта 2022 года

Поручение, данное 11 марта 2022 года начальником Управления Президента Российской Федерации по вопросам государственной службы и кадров Максимом Травниковым Губернатору Пермского края по обращению Слудянина Владимира Витальевича из деревни Даньки Краснокамского городского округа Пермского края, предусматривало принятие мер по разработке и представлению графика проведения работ и их финансирования по газификации жилых домов в деревне Даньки Краснокамского городского округа.

В связи с предоставлением плана мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к сетям газоснабжения в деревне Даньки Краснокамского городского округа, поручение было снято с контроля. Принятие мер по завершению строительства сетей газоснабжениия и пуске газа в деревне Даньки Краснокамского городского округа осуществляется в рабочем порядке.

Заместитель председателя правительства Пермского края Андрей Кокорев доложил о том, что по состоянию на 20 ноября 2023 год разработана проектно-сметная документация на строительство первой очереди распределительного газопровода высокого давления от точки врезки до шкафного газорегуляторного пункта (далее – ШРП) деревни Даньки. Заключён договор на проведение строительных работ, подрядчиком осуществляется закупка материалов. Прогнозный срок изготовления и получения ШРП – 10 января 2024 года. Строительно-монтажные работы первой очереди предусматривают прохождение железнодорожных путей методом горизонтально-направленного бурения. В настоящее время подрядчик проводит процедуру согласования и получение разрешений на осуществление земельных работ в ОАО «РЖД». Прогнозный срок получения согласования – 20 декабря 2023 года. Завершение работ по строительству первой очереди распределительного газопровода высокого давления планируется до 31 января 2024 года. Начиная с февраля 2024 года в населенном пункте будет реализована возможность газификации жилых домов в рамках догазификации. АО «Газпром газораспределение Пермь» приступит к приёму заявок на догазификацию.

На этом основании продлён контроль в рабочем порядке за принятием мер по завершению строительства газопроводов и пуске газа в срок до 15 марта 2024 года.