О ходе исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Краснодарского края, проведённого по поручению Президента Российской Федерации начальником Управления Президента Российской Федерации по работе с обращениями граждан и организаций Михаилом Михайловским в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 25 июня 2020 года

Поручение, данное Главе администрации (губернатору) Краснодарского края по обращению Маренковой Юлии Олеговны из города Кореновска Кореновского района Краснодарского края, предусматривает принятие мер по завершению строительства и вводу в эксплуатацию детского сада в 10-ом микрорайоне города Кореновска.

Глава администрации (губернатор) Краснодарского края Вениамин Кондратьев доложил о том, что строительство детского сада в 10-ом микрорайоне города Кореновска, состоящего из трех блоков (А, Б, В), продолжается в рамках муниципального контракта. Строительство блоков Б и В осуществляется согласно графику производства работ. Строительная готовность вышеуказанных блоков составляет 85 % и 87 % соответственно. Завершение строительных работ на объекте было запланировано в III квартале 2021 года. Строительная готовность блока А составляет 52 %. Однако, в результате неконтролируемого процесса горения строительных материалов при проведении строительных работ, блоку А причинён ущерб. Строительные работы на вышеуказанном блоке приостановлены на период проведения предварительного расследования и ликвидации последствий процесса горения. В связи с тем, что все вышеуказанные блоки образуют единый объект, поэтапный ввод не предусматривается. Ввиду сложившихся обстоятельств завершение строительных работ в III квартале 2021 года не представляется возможным. Объект будет завершён строительством и введен в эксплуатацию в декабре 2021 года.