Продолжен контроль исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жителя Воронежской области, проведённого по поручению Президента Российской Федерации заместителем Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Магомедсаламом Магомедовым в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 18 сентября 2019 года

Поручение, данное по обращению Сулимова Виктора Семёновича из города Воронежа Воронежской области, предусматривает принять меры по завершению ремонта кровли, систем теплоснабжения и электроснабжения многоквартирного жилого дома 92 по улице 20-летия Октября в городе Воронеже, обеспечив надлежащие условия проживания граждан до завершения работ.

Исполняющий обязанности Губернатора Воронежской области Владимир Попов доложил о том, что в соответствии с краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов Воронежской области в 2017–2019 годах, утвержденным приказом департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области, в вышеуказанном многоквартирном доме в 2019 году выполняется ремонт систем теплоснабжения, электроснабжения и крыши. Ранее протоколом общего собрания собственников помещений от 02 февраля 2019 года № 1 была утверждена проектно-сметная документация, разработанная ГУП Воронежской области «Облкоммунсервис». 26 марта 2019 года Фонд ремонта многоквартирных домов Воронежской области объявил аукцион для выбора подрядной организации. По итогам аукционных процедур 22 апреля 2019 года региональный оператор заключил договор с подрядной организацией ООО «Теплоэнергомонтаж». По состоянию на 17 октября 2019 года проведен ремонт крыши на уровне 1–4 подъездов, продолжается утепление чердачных перекрытий на уровне 1–3 подъездов, а также демонтаж и монтаж деревянных конструкций кровли на уровне 5–6 подъездов. Общий объем выполненных работ составляет 65%. Отремонтировано 95% системы теплоснабжения (теплоноситель подан) и 40% — электроснабжения. Срок завершения всех ремонтных работ по договору – 30 ноября 2019 года.

На этом основании контроль исполнения поручения продолжен в соответствии с ранее установленным сроком до 30 января 2020 года.