О ходе принятия мер по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жителя Архангельской области, проведённого по поручению Президента Российской Федерации начальником Управления Президента Российской Федерации по обеспечению конституционных прав граждан в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 27 декабря 2018 года

Поручение, данное 27 декабря 2018 года начальником Управления Президента Российской Федерации по обеспечению конституционных прав граждан Максимом Травниковым Министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по обращению Захарова Андрея Владимировича из города Каргополь Архангельской области, предусматривало совместное с правительством Архангельской области принятие мер по разработке и представлению графика проведения работ и их финансирования по завершению строительства сетей водоснабжения и канализации в правобережной части города Каргополя, обеспечив жителей нормативным водоснабжением.

В связи с разработкой и представлением графика проведения работ и их финансирования по завершению строительства сетей водоснабжения и канализации в правобережной части города Каргополя поручение было снято с контроля. Принятие мер по завершению строительства сетей водоснабжения и канализации в правобережной части города Каргополя осуществляется в рабочем порядке.

Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Алексей Ересько доложил о том, что в целях своевременного завершения работ по объекту «Водоснабжение правобережной части города Каргополя Каргопольского района» подрядной организацией представлен откорректированный график производства работ, предусматривающий завершение работ до 15 ноября 2022 года, а также график поставки материалов и оборудования. На текущую дату выполнены работы по прокладке 4,8 км трубопровода, проведены его испытания. Выполнены работы по устройству новой скважины № 1, ремонту существующей скважины № 2. Продолжаются работы по подготовке оснований и монтажу железобетонных колодцев водопровода на участке водозабора. Техническая готовность составляет 57%. Плановый срок ввода объекта в эксплуатацию – декабрь 2022 года. С целью обеспечения потребителей правобережной части города Каргополя услугами водоотведения администрацией Каргопольского муниципального округа рассматривается вариант реализации проекта «Строительство канализационного коллектора и стации очистки на 200 куб.м/сутки в правобережной части города Каргополя» в рамках государственной программы по модернизации коммунальной инфраструктуры в 2023–2027 годах.