Продлён контроль исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жителя города Севастополя, проведённого по поручению Президента Российской Федерации советником Президента Российской Федерации в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 26 февраля 2016 года

Поручение, данное советником Президента Российской Федерации Михаилом Федотовым Губернатору города Севастополя 26 февраля 2016 года по обращению Костюка Александра Николаевича из села Верхнесадовое Нахимовского района города Севастополя, предусматривает принятие мер по разработке и представлению графика проведения работ и их финансирования по газификации жилых домов в селе Верхнесадовое Нахимовского района города Севастополя.

Губернатор города Севастополя Михаил Развожаев доложил о том, что источником газоснабжения села Верхнесадового является газопровод высокого давления на выходе из газораспределительной станции в районе села Холмовки. В 2019 году выполнены строительно-монтажные работы по реконструкции газораспределительной станции села Холмовки с отдельным выводом для обеспечения сел Фронтового, Верхнесадового и Пироговки. Постановлением Правительства Севастополя от 21 ноября 2016 утверждена государственная программа города Севастополя «Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры города Севастополя». Для газификации села Верхнесадового необходимо строительство трех объектов: «Газификация села Фронтовое. Газопровод высокого давления второй категории и среднего давления, ГРП». Строительно-монтажные работы завершены 17 марта 2021 года; «Строительство газопровода высокого давления второй категории от ГРП села Фронтовое до ГГРП села Верхнесадовое». В 2019 году проектирование завершено, получено положительное заключение государственной экспертизы. Заключен государственный контракт на выполнение строительно-монтажных работ, строительная готовность газопровода – 91%; «Газификация села Верхнесадовое (низкое давление), в том числе проектно-изыскательские работы». 24 ноября 2017 года заключен государственный контракт на проведение проектно-изыскательских работ. Ведется проектирование, получено положительное заключение экспертизы по результатам инженерных изысканий. Завершение проектно-изыскательских работ планируется до конца 2022 года, проведение строительно-монтажных – в 2023 году.

На этом основании срок исполнения поручения продлён 1 марта 2024 года с представлением промежуточного доклада о ходе работ в срок до 20 июня 2023 года.