Продлён контроль исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Забайкальского края, проведённого по поручению Президента Российской Федерации заместителем Руководителя Администрации Президента Российской Федерации в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 9 февраля 2012 года

Поручение, данное по обращению Кириленко Нины Алексеевны из села Гаур Чернышевского района Забайкальского края, предусматривает принятие мер по строительству пешеходного моста через реку Куэнга в селе Гаур Чернышевского района, обеспечив жителей села надлежащими социально-бытовыми условиями проживания до ввода моста в эксплуатацию.

Губернатор Забайкальского края Константин Ильковский доложил, что 2012 году разработан проект строительства мостового перехода в селе Гаур через реку Куэнга и получено положительное заключение государственной экспертизы. В 2013 году из средств дорожного фонда Забайкальского края выделена субсидия на строительство пешеходного моста, в марте 2013 года администрация Чернышевского района заключила муниципальный контракт на строительство с подрядной организацией. Основные работы по строительству моста планировалось завершить в августе 2013 года, но в связи с паводковыми явлениями произошло отставание от утверждённого графика производства работ.

В настоящее время завершены основные строительно-монтажные работы, в полном объёме выполнено устройство опор, подходов к мосту, основания покрытия, регуляционных сооружений, сопряжения моста с насыпью, пролётных строений моста, завершаются работы по устройству перильного ограждения. Учитывая затянувшиеся поставки железобетонных балок пролётных строений и наступление значительных отрицательных температур наружного воздуха, оставшиеся работы (обустройство подходов, укрепление откосов засевом трав и другие работы), не влияющие на передвижение пешеходов по данному мосту, будут завершены в первом полугодии 2014 года.

На этом основании контроль исполнения поручения Президента Российской Федерации продлён до 15 июня 2014 года.