О ходе исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Красноярского края, проведённого по поручению Президента Российской Федерации начальником Управления Президента Российской Федерации по общественным связям и коммуникациям Александром Смирновым в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 25 сентября 2018 года

Поручение, данное по обращению Смирновой Татьяны Анатольевны из города Красноярска Красноярского края, предусматривает принятие мер по разработке с учётом проведения общественных слушаний и представлению графика проведения работ и их финансирования по строительству и вводу до 1 сентября 2021 года в эксплуатацию школы в жилом районе Бугач города Красноярска.

Губернатор Красноярского края Александр Усс доложил о том, что Администрацией города Красноярска разработана проектная документация на строительство школы на 1550 учащихся, и 29 апреля 2020 года получено положительное заключение государственной экспертизы. Продолжительность строительства школы в соответствии с проектной документацией составляет 24 месяца. До 1 сентября 2020 года будут завершены конкурентные процедуры по определению подрядной организации на выполнение работ по строительству школы и заключен муниципальный контракт. Начать строительство школы планируется в сентябре 2020 года, завершить строительство и ввести новую школу в эксплуатацию — к 1 сентября 2022 года.