Продлён контроль исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Республики Алтай, проведённого по поручению Президента Российской Федерации начальником Управления Президента Российской Федерации по работе с обращениями граждан и организаций Михаилом Михайловским в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 24 мая 2016 года

Поручение, данное Главе Республики Алтай, Председателю Правительства Республики Алтай по обращению Сухатериной Надежды Николаевны из села Усть-Кокса Усть-Коксинского района Республики Алтай, предусматривает принятие мер по разработке и представлению плана мероприятий по организации учебного процесса в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Усть-Коксинская средняя общеобразовательная школа», графика проведения работ и их финансирования по строительству здания общеобразовательной школы в селе Усть-Кокса Усть-Коксинского района с учётом мнения жителей села.

Глава Республики Алтай, Председатель Правительства Республики Алтай Олег Хорохордин доложил о том, что 1 июля 2022 года администрацией муниципального образования «Усть-Коксинский район» по повторно откорректированной проектной документации получено положительное заключение государственной экспертизы. В рамках действия постановления Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года № 1315 осуществлен пересчет сметной стоимости объекта в связи с удорожанием стоимости строительных материалов. В настоящее время уровень технической готовности объекта составляет 72%. На объекте ведутся работы по монтажу электрокабелей, осуществляется шпатлевка стен, облицовка лестничных клеток гипсокартоном, устройство полов и подвесных потолков по системе «Армстронг» (40%), облицовке стен керамической плиткой, устройству внутренних откосов, наклейке обоев, устройству фасадов с облицовкой откосов и монтажом карнизных планок, благоустройству территории. Организован процесс по подбору и поставке оборудования. При этом существует необходимость корректировки сроков исполнения поручения, что обусловлено необходимостью разработки технического решения по усилению строительных конструкций и корректировки проектно-сметной документации с прохождением государственной экспертизы, нарушением календарного графика производственных работ по строительству объекта подрядной организацией, а также удорожанием стоимости строительных материалов и необходимостью в импортозамещении.

На этом основании срок исполнения поручения продлён до 6 декабря 2022 года.