Продолжен контроль исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Владимирской области, проведённого по поручению Президента Российской Федерации начальником Управления Президента Российской Федерации по общественным связям и коммуникациям Александром Смирновым в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 20 января 2022 года

Поручение, данное Губернатору Владимирской области по обращению Александровой Любови Викторовны из деревни Быкасово Гороховецкого района Владимирской области, предусматривает совместное с ПАО «Газпром» принятие мер по газификации жилых домов в деревне Быкасово Гороховецкого района.

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев доложил о том, что для газификации 175 жилых домов в деревне Быкасово необходимо строительство межпоселкового газопровода высокого давления село Фоминки – деревня Быкасово Гороховецкого района Владимирской области протяженностью 18,4 км, проектирование и строительство которого включены в Программу развития газоснабжения и газификации Владимирской области на 2021–2025 годы. Срок выполнения проектно-изыскательских работ – 2021–2022 годы, строительно-монтажных – 2022–2023 годы. В связи с тем, что трасса газопровода проходит по особо охраняемой природной территории – государственному природному заказнику федерального значения «Муромский» и дополнительно требуется проведение государственной экспертизы и государственной экологической экспертизы проектной документации, возможен перенос сроков завершения проектно-изыскательских работ по данному объекту на 2023 год, а строительно-монтажных – на 2024 год. Принимая во внимание социальную значимость газификации деревни Быкасово, будут предприняты все меры для завершения строительства вышеуказанного объекта в установленный срок. Строительство внутрипоселковых газопроводов с вводами до границ земельных участков по указанным населенным пунктам будет выполнено и синхронизировано со сроком ввода межпоселкового газопровода в эксплуатацию.

На этом основании продолжен контроль исполнения поручения в соответствии с ранее установленным сроком до 15 ноября 2023 года.