Продолжен контроль исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жителя Новосибирской области, проведённого по поручению Президента Российской Федерации начальником Управления информационного и документационного обеспечения Президента Российской Федерации в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 17 октября 2018 года

Поручение, данное 17 октября 2018 года начальником Управления информационного и документационного обеспечения Президента Российской Федерации Сергеем Осиповым по обращению Худорожкова Игоря Александровича из посёлка городского типа Краснообск Новосибирского района Новосибирской области, предусматривает совместно с Министерством спорта Российской Федерации принять меры по завершению строительства и вводу в эксплуатацию физкультурно-оздоровительного комплекса в посёлке городского типа Краснообске Новосибирского района.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников доложил о том, что строительно-монтажные работы по объекту «Физкультурно-оздоровительный комплекс с искусственным льдом по ул. Восточной в р. п. Краснообске» возобновлены в 2018 году. Текущий уровень технической готовности объекта составляет 60%. В связи с длительным периодом консервации объекта потребовалось проведение дополнительных мероприятий по обследованию технического состояния несущих конструкций, по результатам которого выявлена необходимость усиления конструкций кровли объекта и плит перекрытий. Кроме того, по причине несоответствия ранее разработанной проектно-сметной документации объекта действующим в настоящее время требованиям по пожарной безопасности, доступности для лиц с ограниченными возможностями здоровья проведена комплексная корректировка проекта, получившая положительное заключение государственного бюджетного учреждения Новосибирской области «Государственная вневедомственная экспертиза Новосибирской области». В связи с существенным изменением последовательности и объемов работ согласно скорректированной проектной документации государственный контракт на строительство объекта, расторгнут 9 июля 2019 года по соглашению сторон. В настоящее время государственным казенным учреждением Новосибирской области «Управление капитального строительства» организованы повторные конкурсные процедуры на право заключения договора подряда на выполнение работ по завершению строительства объекта. Планируемые сроки проведения аукциона в электронной форме – 27 августа 2019 года, заключения государственного контракта – 15 сентября 2019 года. Графиком строительства объекта, прилагаемым к проекту государственного контракта, период завершения строительно-монтажных работ на объекте установлен не позднее 30 июля 2020 года.

На этом основании контроль исполнения поручения продолжен в соответствии с ранее установленным сроком до 1 сентября 2020 года.