О ходе исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Омской области, проведённого по поручению Президента Российской Федерации начальником Управления Президента Российской Федерации по социально-экономическому сотрудничеству с государствами – участниками Содружества Независимых Государств, Республикой Абхазия и Республикой Южная Осетия в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 27 июля 2017 года

Поручение, данное 27 июля 2017 года начальником Управления Президента Российской Федерации по социально-экономическому сотрудничеству с государствами – участниками Содружества Независимых Государств, Республикой Абхазия и Республикой Южная Осетия Олегом Говоруномпо обращению Кузьминой Раисы Никифоровны из города Омска Омской области, предусматривает принятие мер по газификации жилых домов в Кировском административном округе города Омска с представлением графика проведения работ.

Губернатор Омской области Александр Бурков доложил о том, что ООО «Газпром межрегионгаз» неоднократно переносились сроки строительства объекта, в основном в связи с трудностями, возникшими при согласовании с собственниками земельных участков трассы газопровода-отвода протяженностью 49 км. В связи с переносом сроков строительства объекта с 2018 на 2020 год, создание технической возможности газификации жилых домов в Кировском административном округе города Омска планируется обеспечить не ранее декабря 2020 года.