Продолжен контроль исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Ульяновской области, проведённого по поручению Президента Российской Федерации помощником Президента Российской Федерации – начальником Контрольного управления Президента Российской Федерации Дмитрием Шальковым в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 11 октября 2023 года

Поручение, данное Губернатору Ульяновской области по обращению Яшихиной Татьяны Викторовны из рабочего посёлка Новая Майна Мелекесского района Ульяновской области, предусматривает принятие мер по обеспечению нормативным водоснабжением, соответствующим требованиям СанПиН, жилых домов в рабочем посёлке Новая Майна Мелекесского района.

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских доложил о том, что в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации было направлено письмо с просьбой рассмотреть возможность переноса срока завершения реконструкции объекта «Реконструкция водоснабжения с установкой станции водоподготовки в р. п. Новая Майна Мелекесского района Ульяновской области (1 этап)» в связи с тем, что в ходе исполнения контракта потребовалось внесение изменений в проектную документацию на реконструкцию указанного объекта. Потребовалась корректировка проектной документации в части выбора технологии очистки питьевой воды. По согласованию с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, срок завершения реконструкции объекта «Реконструкция водоснабжения с установкой станции водоподготовки в р. п. Новая Майна Мелекесского района Ульяновской области (1 этап)» перенесён на 31 декабря 2024 года. Получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации после указанной корректировки. В настоящее время подрядной организацией выполнены работы по закупке необходимого оборудования и материалов. На сегодняшний день работы выполнены на 82,77% от общего объёма работ.

На этом основании контроль исполнения поручения продолжен в соответствии с ранее установленным сроком до 1 декабря 2024 года.