Продлен контроль исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Курской области, проведённого по поручению Президента Российской Федерации советником Президента Российской Федерации Александрой Левицкой в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 27 марта 2019 года

Поручение, данное Губернатору Курской области по обращению Кузнецовой Ирины Валерьевны из города Курска Курской области, предусматривает принятие мер по строительству автомобильной дороги в деревне Матвеевке Золотухинского района, обеспечив проезжее состояние дороги до завершения работ и безопасность дорожного движения.

Первый заместитель Губернатора Курской области Алексей Смирнов доложил о том, что в соответствии с государственным контрактом от 11 ноября 2020 года на строительство автомобильной дороги «Золотухино – Казанка» – Сергеевка» – Матвеевка в Золотухинском районе Курской области» срок завершения строительства – 31 декабря 2021 года. В связи с отставанием от намеченных сроков возникшего на первоначальных этапах строительства автомобильной дороги в виду погодных условий, переустройства сети газоснабжения, переноса линии электроснабжения в график проведения работ были внесены изменения. Ориентировочный срок окончания строительства – 30 сентября 2021 года. По состоянию на 24 сентября 2021 года подготовительные работы по переустройству водопровода, переустройству газопровода, работы по устройству земляного полотна выполнены в полном объеме, устройство водопропускных труб находится на стадии завершения. Планируемая дата ввода объекта в эксплуатацию – 4 квартал 2021 года.

На этом основании контроль исполнения поручения продлен до 15 января 2022 года.