О ходе исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Волгоградской области, проведённого по поручению Президента Российской Федерации помощником Президента Российской Федерации – начальником Государственно-правового управления Президента Российской Федерации Ларисой Брычевой в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 15 октября 2013 года

Поручение, данное по обращению Ситкиной Ирины Николаевны из города Фролово Волгоградской области, предусматривает принятие мер по газификации жилых домов по улице Куприна в городе Фролово.

Исполняющий обязанности Губернатора Волгоградской области Александр Федюнин доложил, что в 2013 году Ситкиной И.Н. филиалом ОАО «Газпром газораспределение Волгоград» в городе Фролово выданы технические условия на газификацию домовладения, расположенного по улице Куприна, с подключением от существующего газопровода, проложенного по улице Геологов в городе Фролово. В связи с отсутствием резерва пропускной способности существующего газопровода низкого давления по улице Куприна у жителей построенных жилых домов отсутствует техническая возможность подключения к сетям газоснабжения. Для получения технических условий на присоединение к газораспределительным сетям домовладений на улице Куприна необходимо выполнить техническое перевооружение системы газопотребления, газорегуляторного пункта шкафного (далее – ГРПШ) и дополнительное строительство линейной части газопровода протяжённостью более 1,0 километра по улице Геологов. Для решения вопроса администрацией городского округа город Фролово в мае 2014 года заключён муниципальный контракт с подрядной организацией на выполнение работ по проектированию модернизации существующего ГРПШ за счёт средств местного бюджета. Срок завершения работ по проектированию с учётом выполнения дополнительных работ и получения положительного заключения государственной экспертизы – 15 декабря 2014 года. Учитывая сроки получения заключения государственной экспертизы проекта, а также сроки подготовки и проведения конкурсных процедур на строительство объекта, начало производства строительно-монтажных работ приходится на зимний период. Поскольку с 15 октября 2014 года по 15 апреля 2015 года администрацией городского округа город Фролово прекращается выдача ордеров на земляные работы, выполнение работ по строительству объекта планируется осуществить во II – III кварталах 2015 года.

Согласно утверждённому графику выполнения работ по техническому перевооружению ГРПШ по улице Геологов в городе Фролово завершение работ и сдача объекта в эксплуатацию будут осуществлены

до 1 октября 2015 года.