Продлён контроль исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жителя Псковской области, проведённого по поручению Президента Российской Федерации помощником Президента Российской Федерации в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 21 ноября 2017 года

Поручение, данное Губернатору Псковской области 21 ноября 2017 года помощником Президента Российской Федерации Андреем Белоусовым по обращению Цупринова Алексея Александровича из города Великие Луки Псковской области предусматривает принятие мер по выделению школьного автобуса для населения микрорайона улиц Лаврино, Герцена и Щорса города Великие Луки для подвоза учащихся к образовательным учреждениям города Великие Луки, а также совместно с Министерством образования и науки Российской Федерации принятие мер по строительству и вводу в эксплуатацию здания школы в микрорайоне улиц Лаврино, Герцена и Щорса города Великие Луки.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников доложил о том, что в 2019 году в рамках федерального проекта «Современная школа» выделены средства федерального бюджета на строительство новой школы в районе улиц Лаврино, Герцена и Щорса по адресу: г. Великие Луки, ул. Заслонова, д. 70. Объем средств на строительство указанной школы составляет 647,952 млн. рублей. Срок реализации данного проекта — 2019–2020 годы. Ввод объекта в эксплуатацию был запланирован в 2020 году. На сегодняшний день работы на объекте «Общеобразовательная школа на 800 мест по адресу: Псковская область, г. Великие Луки, ул. Заслонова, д. 70» выполнены на 34%. В настоящее время в условиях борьбы с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) возникли объективные сложности с поставкой технологического оборудования и строительных материалов, а также привлечением дополнительной рабочей силы для строительства объекта. Кроме того, значительное отставание от графика производства строительных работ произошло в связи с проведением дополнительных работ по замещению грунта, геодезическим изысканиям, перепроектированием части фундаментов.

На этом основании срок исполнения поручения продлён до 10 сентября 2021 года.