О ходе исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Республики Алтай, проведённого по поручению Президента Российской Федерации начальником Управления Президента Российской Федерации по обеспечению конституционных прав граждан Татьяной Локаткиной в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 19 февраля 2020 года

Поручение, данное Главе Республики Алтай, Председателю Правительства Республики Алтай по обращению Архиповой Веры Викторовны из села Усть-Кокса Усть-Коксинского района Республики Алтай, предусматривает представление графика проведения работ и их финансирования по обеспечению централизованным водоснабжением жилых домов в микрорайоне «Башталинка» села Усть-Кокса Усть-Коксинского района с обеспечением водоснабжения до завершения работ.

Исполняющий обязанности Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай Виталий Махалов доложил, что 25 ноября 2020 года заключен контракт на выполнение работ по строительству водопроводных сетей в микрорайоне «Башталинка» протяженностью 12,12 км. Проектно-сметная документация получила положительное заключение экспертизы. В 2021 году произошло существенное удорожание основных строительных ресурсов. Отмечен существенный рост стоимости водонапорных башен. Для завершения работ в объеме доведенных лимитов принято решение о корректировке проектно-сметной документации в части замены стальной башни на стеклопластиковую, в связи с чем работы по строительству водопроводных сетей разделены на два этапа. По состоянию на 1 сентября 2022 года на первом этапе строительства объекта все работы выполнены. Проведены работы по подключению к центральному водопроводу 82 жилых домов, в том числе по технологическому присоединению к центральному водопроводу дома гражданки Архиповой В.В. в рамках исполнения обращения. Подача воды в жилой дом осуществлена 22 октября 2021 года. По второму этапу строительства водопроводных сетей работы начаты 1 августа 2022 года. На втором этапе необходимо провести следующие работы: подготовку траншеи для укладки трубопровод; укладку трубопровода; установку 16 колодцев; засыпку траншеи с трубопроводом; установку водонапорной башни. В связи с длительным сроком изготовления стеклопластиковой ёмкости, работы планируется завершить до 20 декабря 2022 года.