О ходе принятия мер по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, проведённого по поручению Президента Российской Федерации помощником Президента Российской Федерации – начальником Контрольного управления Президента Российской Федерации в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 19 мая 2016 года

Поручение, данное Губернатору Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 19 мая 2016 года помощником Президента Российской Федерации – начальником Контрольного управления Президента Российской Федерации Константином Чуйченко по обращению Ахметьяновой Гульназ Вакифовны из города Пыть–Яха Ханты–Мансийского автономного округа – Югры, предусматривало принятие мер по разработке и представлению графика проведения работ и их финансирования по обеспечению нормативным водоснабжением, соответствующим требованиям СанПиН, жилых домов в городе Пыть–Яхе.

В связи с разработкой и представлением графика проведения работ и их финансирования по обеспечению нормативным водоснабжением, соответствующим требованиям СанПиН, жилых домов в городе Пыть–Яхе поручение было снято с контроля. Принятие мер по обеспечению нормативным водоснабжением осуществляется в рабочем порядке.

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Наталья Комарова доложила о том, что в целях обеспечения жителей города Пыть–Яха Ханты–Мансийского автономного округа — Югры (далее — автономный округ) питьевой водой выполняется реконструкция второй очереди водоочистных сооружений № 1 (далее — ВОС-1 (II очередь), водоочистных сооружений № 3 (далее – ВОС–3). Реконструкция ВОС–1 (II очередь) и ВОС–3 осуществляется без остановки основного производства очистки воды и подачи ее жителям города Ныть–Яха с проведением мероприятий по гидропневматичсской промывке сетей. Заключены муниципальные контракты с подрядными организациями на выполнение работ по реконструкции объектов ВОС–1 (II очередь) и ВОС–3. По состоянию на 20 августа 2021 года общая строительная готовность по объекту ВОС–1 (II очередь) составляет 99,8 процента. Ориентировочный срок окончания работ – до 30 сентября 2021 года. По результатам анализа проб воды с ВОС–1 (II очередь ввода) на выходе с объекта соответствует СанПиН. По состоянию на 20 августа 2021 года общая строительная готовность по объекту ВОС-3 составляет 76,0 процента. Внесены изменения в муниципальный контракт, срок завершения работ по объекту ВОС–3 – 1 декабря 2021 года. К осенне–зимнему периоду проведена работа по промывке магистральных и внутридомовых сетей водоснабжения от ВОС–1 (II очередь) и завершается работа по капитальному ремонту сетей водоснабжения от ВОС–3.