Продлён контроль в рабочем порядке за принятием мер по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Республики Бурятия, проведённого по поручению Президента Российской Федерации первым заместителем Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Алексеем Громовым в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 6 февраля 2018 года

Поручение, данное Главе Республики Бурятия по обращению Бутанец Елены Ивановны из города Улан-Удэ Республики Бурятия, предусматривало принятие мер по разработке и представлению графика проведения работ и их финансирования по строительству и вводу в эксплуатацию школы в посёлке Заречном Советского района города Улан-Удэ.

В связи с разработкой проектной документации, получения положительного заключения экологической экспертизы, заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, заключения государственной экспертизы проверки определения достоверности сметной стоимости объекта поручение было снято с контроля. Принятием мер по строительству и вводу в эксплуатацию школы в посёлке Заречном Советского района города Улан-Удэ осуществляется в рабочем порядке.

Заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия Вячеслав Цыбикжанов доложил о том, что в настоящее время в здании школы в посёлке Заречном Советского района города Улан-Удэ завершены работы по внутриплощадочным сетям водопровода, канализации, теплоснабжения, ливневой канализации. Установлено лифтовое оборудование. Заканчивается устройство навесного вентилируемого фасада, установка окон и витражей. Ведется отделочные работы: штукатурные работы, шпатлевание стен, устройство покрытия стен и пола плиткой. Также ведутся электромонтажные работы и монтаж системы вентиляции. Согласно заключенному муниципальному контракту срок окончания выполнения работ 1 декабря 2021 года.

На этом основании продлён контроль в рабочем порядке за принятием мер – вводе в эксплуатацию школы в посёлке Заречном Советского района города Улан-Удэ до 1 апреля 2022 года с предоставлением промежуточного доклада до 10 декабря 2021 года.