Продлён контроль исполнения поручений, данных по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жителя Волгоградской области, проведённого по поручению Президента Российской Федерации начальником Управления Президента Российской Федерации по внешней политике Игорем Неверовым в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 15 апреля 2020 года

Поручения, данные Губернатору Волгоградской области и Министру просвещения Российской Федерации по обращению от имени жителей Черноярова Александра Николаевича из посёлка Отрадное города Михайловки Волгоградской области, предусматривают совместное принятие мер по строительству и вводу в эксплуатацию нового здания муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Отрадненская средняя школа городского округа город Михайловка Волгоградской области».

Исполняющий обязанности Губернатора Волгоградской области Евгений Харичкин и Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов доложили о том, что 29 июля 2022 года заключено соглашение о предоставлении субсидии бюджету Волгоградской области на софинансирование расходов и реализацию мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа. Также Минпросвещения России направлены предложения Минстрою России о внесении изменений, в соответствии с которыми Волгоградской области в 2022 году предлагается предусмотреть дополнительные средства из резервного фонда Правительства Российской на строительство школы. Строительная готовность объекта на 23 ноября 2022 года составляет 44%. Срок ввода объекта в эксплуатацию перенесен на 2023 год. В настоящее время завершены работы по монтажу плит перекрытия, устройству перегородок и гидроизоляции стен подвала, установке металлических противопожарных дверей, напольных покрытий из керамической плитки, кирпичной кладке стен, устройству лестничных маршей, установке окон первого и второго этажей, монтажу котельной, насосной станции системы пожаротушения, двух пожарных и двух накопительных резервуаров. Выполняется внутренняя отделка помещений, устройство полов, монтаж внутренних и наружных инженерных сетей, отделка фасада, устройство кровли и благоустройство территории.

На этом основании срок исполнения поручений продлён до 1 декабря 2023 года.