О ходе принятия мер по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Иркутской области проведённого по поручению Президента Российской Федерации начальником Управления Президента Российской Федерации по научно-образовательной политике Инной Биленкиной в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 7 февраля 2020 года

Поручение, данное Губернатору Иркутской области по обращению Голубевой Галины Алексеевны из села Зулумай Зиминского района Иркутской области, предусматривало совместное с Министерством просвещения Российской Федерации принятие мер по разработке и представлению графика проведения работ и их финансирования по капитальному ремонту здания муниципального общеобразовательного учреждения Зулумайской средней общеобразовательной школы в селе Зулумай Зиминского района, обеспечив надлежащие условия образования детей до завершения работ.

В связи с разработкой и представлением графика проведения работ и их финансирования по капитальному ремонту здания муниципального общеобразовательного учреждения Зулумайской средней общеобразовательной школы в селе Зулумай Зиминского района поручение было снято с контроля. Принятие мер по вводу объекта в эксплуатацию осуществляется в рабочем порядке.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев доложил о том, что муниципальный контракт на проведение работ по капитальному ремонту заключен 23 июня 2021 года. Дата завершения работ, предусмотренная контрактом – 1 июля 2022 года. Завершить работу в ранее заявленный срок (1 сентября 2021 года) не представилось возможным по причине несвоевременного предоставления администрацией Зиминского районного муниципального образования документации, необходимой для получения субсидии из областного бюджета в 2020 году. В настоящее время в рамках государственной программы Иркутской области «Развитие образования» на 2019–2024 годы» на проведение капитального ремонта МОУ «Зулумайская» СОШ предусмотрено финансирование из областного и местного бюджетов. По состоянию на 28 сентября 2021 года выполнены следующие виды работ: частичное устройство ленточных фундаментов; замена части венцов деревянных стен; демонтаж пароизоляции перекрытий, деревянных полов, кровли, разборка засыпного утеплителя.

На время проведения капитального ремонта в МОУ «Зулумайской СОШ» образовательный процесс организован в здании дома культуры с. Зулумай, в котором оборудованы 3 учебных кабинета, столовая, обеденный зал.