Продлён контроль исполнения пункта 1 перечня поручений, данных по итогам работы в Санкт-Петербурге мобильной приёмной Президента Российской Федерации

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов доложил о ходе исполнения пункта 1 перечня поручений, данных по итогам работы в Санкт-Петербурге 30 июня 2017 года мобильной приёмной Президента Российской Федерации под руководством помощника Президента Российской Федерации Владимира Кожина.

Поручение, данное по обращению Кошары Игоря Александровича из города Санкт-Петербурга, предусматривает принятие мер по обеспечению ремонта здания и благоустройства территории государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 414 Красносельского района Санкт-Петербурга.

В докладе сообщается, что в настоящее время ведутся работы по монтажу наружных инженерных сетей и внутренних инженерных систем, устройству полов, кладка стен и перегородок, отделочные работы и работы по благоустройству. В ходе строительства выявлено расхождение между результатами инженерных изысканий и фактическим состоянием водо-насыщенности грунтов, в связи с чем в проектную документацию внесены необходимые изменения в части усиления основания фундамента реконструируемого здания, изменён тип фундамента нового здания, откорректированы конструктивные и архитектурные решения. Планируемый срок получения положительного заключения государственной экспертизы по внесенным изменениям в проектно-сметную документацию – декабрь 2019 год. В соответствии с разработанными проектными решениями срок завершения реконструкции объекта составляет 7 месяцев. Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию – 30 июня 2020 года.

На этом основании контроль исполнения поручения продлён до 1 июля 2020 года.