Продолжен контроль исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жителя Хабаровского края, проведённого по поручению Президента Российской Федерации помощником Президента Российской Федерации – начальником Контрольного управления Президента Российской Федерации Дмитрием Шальковым в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 18 февраля 2020 года

Поручение, данное Министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по обращению Колесникова Алексея Анатольевича из села Троицкое Нанайского района Хабаровского края предусматривает совместно с Губернатором Хабаровского края принятие мер по разработке и представлению графика проведения работ и их финансирования по обеспечению централизованным водоснабжением и водоотведением, в том числе со строительством внутридомовых сетей, многоквартирных жилых домов в селе Троицком Нанайского района. Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Ирек Файзуллин доложил о том, что проектно-сметная документация по мероприятию «Строительство системы централизованного водоснабжения в селе Троицкое» будет повторно направлена на государственную экспертизу. В настоящее время разрабатывается проект на устройство централизованной системы водоотведения (очистных сооружений и сетей канализации) в селе Троицком Нанайского района Хабаровского края. Планируемый срок окончания проектирования ноябрь 2021 года. По результатам разработки проектно-сметной документации будет определён объём необходимых финансовых средств. В настоящее время проводятся мероприятия по разработке проектно-сметной документации. Предварительные сроки начала строительно-монтажных работ по устройству внутридомовых систем – не ранее третьего квартала 2021 года.

На этом основании контроль исполнения поручения продолжен в соответствии с ранее установленными сроками до 1 июля 2021 года и до 1 ноября 2021 года.