Продлён контроль исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жителя Ямало-Ненецкого автономного округа, проведённого по поручению Президента Российской Федерации начальником Управления Президента Российской Федерации по работе с обращениями граждан и организаций Михаилом Михайловским в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 30 октября 2019 года

Поручение, данное Губернатору Ямало-Ненецкого автономного округа по обращению Того Валерия Евгеньевича из села Ныда Надымского района Ямало-Ненецкого автономного округа, предусматривает принятие мер по разработке и представлению плана мероприятий по развитию физической культуры и массового спорта в селе Ныде Надымского района, а также строительству и вводу в эксплуатацию спортивного зала в селе Ныде Надымского района.

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов доложил о том, что заказчик муниципальное учреждение «Управление капитального строительства и капитального ремонта» заключил с подрядной организацией муниципальный контракт на поставку и монтаж мобильного (инвентарного) здания по объекту «Спортивно-оздоровительный комплекс в селе Ныда» со сроком завершения до 23 ноября 2021 года. В связи со сложной транспортной схемой доставки грузов до села Ныда Надымского района и поздним сроком поставки комплекта мобильного здания на территорию объекта нарушен график производства работ и перенесены сроки завершения работ на 20 февраля 2022 года. По состоянию на 15 декабря 2021 года на объекте работает 10 человек. Выполняются следующие работы: устройство основания под здание – 86%, монтаж здания – 80%. Планируемый срок завершения строительства спортивного зала в селе Ныда Надымского района – конец 1 квартала 2022 года.

На этом основании срок исполнения поручения продлён до 20 апреля 2022 года.