О ходе исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Сахалинской области, проведённого по поручению Президента Российской Федерации начальником Управления Президента Российской Федерации по работе с обращениями граждан и организаций Михаилом Михайловским в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 20 июня 2018 года

Поручение, данное Губернатору Сахалинской области по обращению Красюк Ирины Викторовны из села Кировское Тымовского городского округа Сахалинской области, предусматривает совместное с Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики принятие мер по строительству и вводу в эксплуатацию образовательного учреждения в селе Кировском Тымовского городского округа, обеспечив надлежащие условия образования детей до ввода образовательного учреждения в эксплуатацию.

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко доложил о том, что в процессе выполнения строительно-монтажных работ по объекту «Школа – детский сад в с. Кировское» Тымовского района (далее — объект) были выявлены неучтенные проектом дополнительные виды и объёмы работ. Заказчиком проведена корректировка проектной документации с разделением на два этапа строительства. В состав первого этапа строительства включены здания, сооружения, благоустройство. В состав второго этапа строительства включены спортивные и игровые площадки. По состоянию на 10 августа 2022 года уровень технической готовности первого этапа строительства составляет 98%, по второму этапу ведутся подготовительные работы. Планируемая дата завершения первого и второго этапов строительно-монтажных работ до 1 сентября 2022 года. Планируемая дата получения разрешений на ввод объекта в эксплуатацию на первый и второй этапы до 15 сентября 2022 года.