О ходе исполнения пункта 3 перечня поручений, данных по итогам работы в городе Набережные Челны Республики Татарстан мобильной приёмной Президента

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов доложил о ходе исполнения пункта 3 перечня поручений, данных по итогам работы в городе Набережные Челны Республики Татарстан 15 апреля 2013 года мобильной приёмной Президента Российской Федерации под руководством начальника Управления Президента Российской Федерации по внутренней политике.

Поручение, данное по обращению Жуковой Татьяны Евгеньевны из города Набережные Челны Республики Татарстан, предусматривает принятие мер по обеспечению канализационными сетями и бесперебойным водоснабжением микрорайона «Яшьлек» в городе Набережные Челны.

В докладе в дополнение к представленной ранее информации сообщается, что в настоящее время в указанном микрорайоне осуществляется строительство магистрального напорного канализационного коллектора с устройством канализационной насосной станции. Общая протяжённость коллектора составляет 1318 метров. Ведётся прокладка линии трубы от участка К1-7 до участка К1-8, кабеля электроснабжения, начаты подготовительные работы по устройству шпунтовой стенки, уложено 1060 метров трубопроводов, смонтировано 14 колодцев, выполнен монтаж камеры гашения. Предполагаемый срок завершения строительства магистрального хозяйственно-фекального коллектора жилого района «Яшьлек» – август 2016 года.