Продолжен контроль исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Ростовской области, проведённого по поручению Президента Российской Федерации руководителем Канцелярии Президента Российской Федерации Андреем Казаковым в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 22 июля 2022 года

Поручение, данное поручение Губернатору Ростовской области по обращению Ляховой Елены Игоревны из посёлка Юловский Целинского района Ростовской области, предусматривает принятие мер по обеспечению нормативным водоснабжением жилых домов в посёлках Зеленая Балка, Новая Целина, Холодные Родники, Целина, Юловский и селе Степное Целинского района, в том числе с учётом модернизации внутрипоселковых сетей водоснабжения в посёлке Юловский Целинского района.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев доложил о том, что муниципальные контракты на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство системы водоснабжения в п. Целина и населённых пунктах Целинского района» (в рамках I и II этапов) заключены администрацией Целинского района со сроком завершения работ – декабрь 2023 года. В связи с нарушением графика поставки оборудования работы I этапа строительства объекта планируется завершить до 1 июля 2024 года, работы II этапа завершены в сентябре 2023 года. В целях обеспечения нормативным водоснабжением жилых домов в поселках Новая Целина, Холодные Родники, Юловский и селе Степное Целинского района разработаны проектные документации и получены положительные заключения государственной экспертизы. Планируемый срок завершения работ – 4 квартал 2026 года. 3 марта 2023 года начаты работы по реконструкции водопроводной сети в хуторе Зеленая Балка. Строительная готовность объекта – 94%. Работы планируется завершить до конца текущего года.

На этом основании контроль исполнения поручения продолжен в соответствии с ранее установленным сроком до 20 декабря 2024 года.