Продлён контроль исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жителя Владимирской области, проведённого по поручению Президента Российской Федерации советником Президента Российской Федерации Антоном Кобяковым в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 25 марта 2016 года

Поручение, данное по обращению Чернышёва Алексея Валерьевича из города Кольчугино Владимирской области предусматривает принятие мер по завершению строительства здания средней общеобразовательной школы в микрорайоне № 1 города Кольчугино.

Губернатор Владимирской области Светлана Орлова доложила о том, что в рамках Государственной программы Владимирской области «Развитие образования» на 2014–2020 годы» на строительство объекта «Средняя школа на 550 учащихся в микрорайоне № 1 города Кольчугино» (без бассейна) предусмотрено средств в объеме 496 137,7 тысяч рублей, в том числе средств федерального бюджета — 286 038,3 тысяч рублей. Администрацией Кольчугинского района заключен муниципальный контракт с ООО «Тамбовэлитстрой» на сумму 422 720,7 тысяч рублей. По состоянию на 29 августа 2018 года в соответствии с условиями контракта по объекту выполнены строительно-монтажные работы на сумму 153 122,5 тысяч рублей. Полностью выполнены строительные работы по устройству фундаментов, а также возведению стен, перегородок и монтажу перекрытий первого и второго этажей. Завершается возведение стен и перегородок, монтаж плит перекрытий третьего этажа. Продолжаются внутренние штукатурные работы, монтаж оконных заполнений, монтаж внутренних сетей электроснабжения, вентиляции и водоотведения. Начаты работы по формированию благоустройства — подготовлены площадки под спортивную зону (асфальтовое и щебёночное покрытие), выполняется отмостка вокруг здания, проезды, площадки, тротуары. Выполняются наружные сети освещения (подземные распределительные сети) по Территории земельного участка. Срок исполнения муниципального контракта 31 декабря 2018 года. Кроме того, 73 417,0 тысяч рублей предусмотрено на оснащение вышеуказанного объекта средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующими современным условиям обучения в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации.

На этом основании контроль исполнения поручения продлён до 10 января 2019 года.