О ходе принятия мер по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, проведённого по поручению Президента Российской Федерации помощником Президента Российской Федерации – начальником Контрольного управления Президента Российской Федерации в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 19 мая 2016 года

Поручение, данное Губернатору Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 19 мая 2016 года помощником Президента Российской Федерации – начальником Контрольного управления Президента Российской Федерации Константином Чуйченко по обращению Ахметьяновой Гульназ Вакифовны из города Пыть-Яха Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, предусматривало принятие мер по разработке и представлению графика проведения работ и их финансирования по обеспечению нормативным водоснабжением, соответствующим требованиям СанПиН, жилых домов в городе Пыть-Яхе.

В связи с разработкой и представлением графика проведения работ и их финансирования по обеспечению нормативным водоснабжением, соответствующим требованиям СанПиН, жилых домов в городе Пыть-Яхе поручение было снято с контроля. Принятие мер по обеспечению нормативным водоснабжением осуществляется в рабочем порядке.

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Наталья Комарова доложила о том, что выполняется реконструкция второй очереди водоочистных сооружений № 1 (далее — ВОС-1 (II очередь) и водоочистных сооружений № 3 (далее — ВОС-3). По объекту ВОС-1 (II очередь) выполнены работы по устройству фундаментов под здание станции очистки воды и под оборудование, произведен монтаж металлоконструкций каркаса здания и станции очистки воды, монтаж сэндвич-панелей, выполнена прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения, осуществлена прокладка кабеля от трансформаторной подстанции к скважинам, произведена сварка и монтаж стоек эстакады под наружные электросети, монтаж подкрановых путей, эстакады под наружные тепловые сети, огнезащита металлоконструкций главного корпуса. На объекте ведутся работы по монтажу оборудования и прокладке водоводов. Общая строительная готовность по объекту ВОС-1 (II очередь) — 93,8 %. По объекту ВОС-3 выполнены работы по устройству резервуара чистой воды, фундамента главного корпуса, монтажу металлоконструкций, стеновых и кровельных сендвич-панелей, устройству фундамента под оборудование, монтажу котельной, дизельной электростанции, выполнены работы по монтажу КНС, ЛОС, части внеплощадочных сетей тепловодоснабжения и канализации. В настоящее время ведутся работы по тепловой изоляции наружных тепловых сетей, прокладке газопровода. Общая строительная готовность по объекту ВОС-3 – 52,0 %. Планируемый срок обеспечения населения питьевой водой до 01.09.2021.