О ходе исполнения поручения, данного по итогам личного приема в режиме видео-конференц-связи жительницы Республики Крым, проведённого по поручению Президента Российской Федерации помощником Президента Российской Федерации Анатолием Серышевым в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 11 декабря 2019 года

Поручение, данное по обращению Коваленко Ольги Сергеевны из города Керчи Республики Крым, предусматривает принятие мер по строительству и вводу в эксплуатацию нового здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Керчи Республики Крым «Школа-гимназия № 2 имени Владимира Галактионовича Короленко».

Глава Республики Крым, Председатель Совета Министров Республики Крым Сергей Аксёнов доложил о том, что заказчиком по Объекту является Государственное казенное учреждение Республики Крым «Инвестиционностроительное управление Республики Крым». Между Управлением единого заказчика Администрации города Керчи Республики Крым и Обществом с ограниченной ответственностью «Строительная компания Консоль — Строй ЛТД» был заключён муниципальный контракт от 29 марта 2018 года. В рамках исполнения контракта разработана проектно-сметная документация и получены положительные заключения по проверке достоверности определения сметной стоимости и экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий. Документация о проведении закупки на строительно-монтажные работы согласно указанной проектно-сметной документации разработана Заказчиком в полном объеме и соответствовала всем необходимым требованиям. Информация о закупке была включена в план-график и 6 раз размещалась в Единой информационной системе в сфере закупок, однако не было подано ни одной заявки на участие, аукционы признаны несостоявшимися. Одним из факторов отсутствия заявок является то, что во II квартале 2019 года произошло увеличение величины прогнозных индексов изменения сметной стоимости строительства. Увеличение значения индекса относительно III квартала 2018 года составило 16%. В связи с этим Заказчиком подготовлено обоснование инвестиций с учетом; увеличения общей стоимости строительства за счет пересмотра индексов в сметной документации и применения индексов-дефляторов.