О ходе исполнения пункта 1 перечня поручений, данных по итогам работы в Калининградской области мобильной приёмной Президента Российской Федерации

Исполняющий обязанности Губернатора Калининградской области Сергей Елисеев доложил о ходе исполнения пункта 1 перечня поручений, данных по итогам работы в Калининградской области 23 июня 2015 года мобильной приёмной Президента Российской Федерации под руководством начальника Управления Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции Олега Плохого.

Поручение, данное Губернатору Калининградской области по обращению Хрипуновой Марии Эдуардовны из города Калининграда Калининградской области, предусматривает принятие мер по обеспечению надлежащего медицинского обслуживания детей в государственном бюджетном учреждении здравоохранения Калининградской области «Городская детская поликлиника № 1».

В докладе сообщается о том, что проведение строительно-монтажных работ, включая поставку и монтаж медицинского оборудования, по объекту «Реконструкция здания под амбулаторно-поликлиническое учреждение по ул. Горького, 65 г. Калининграда» находятся в стадии завершения. Техническая готовность объекта – 93–95%. Работы на объекте выполняются с нарушением графика производства работ. В отношении генерального подрядчика ведется претензионная работа. Ввод объекта в эксплуатацию планируется до конца 2021 года. Техническая готовность объекта «Строительство амбулаторно-поликлинического учреждения по улице Согласия города Калининграда» – 25%. В соответствии с условиями заключенного контракта на выполнение работ срок ввода его в эксплуатацию – 20 декабря 2022 года. В связи со значительным удорожанием строительных ресурсов и в целях исключения срыва реализации мероприятий по строительству поликлиники, проведена корректировка сметной документации. 4 октября 2021 года получено положительное заключение повторной государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости строительства объекта капитального строительства. На основании заключения определена новая стоимость строительства поликлиники, а также цена заключенного контракта на выполнение работ. Обеспечение поликлиники необходимым дополнительным финансированием планируется за счет средств областного бюджета.