Продолжен контроль исполнения пункта 2 перечня поручений, данных по итогам работы в Ставропольском крае мобильной приёмной Президента

Первый заместитель председателя правительства Ставропольского края Николай Великдань доложил о ходе исполнения пункта 2 перечня поручений, данных по итогам работы в Ставропольском крае 15 мая 2014 года мобильной приёмной Президента Российской Федерации под руководством советника Президента Российской Федерации Антона Устинова.

Поручение, данное по обращению Звягинцева Александра Фёдоровича из хутора Ташла Шпаковского района Ставропольского края, предусматривает принятие мер по обеспечению завершения газификации улицы Центральной в хуторе Ташла Шпаковского района.

В докладе сообщается, что причинами переноса срока строительства данного объекта послужили: увеличение сроков разработки проектно-сметной документации (объект газификации является объектом повышенной опасности, что предусматривает внесение в проектно-сметную документацию дополнительных разделов и мероприятий), увеличение стоимости строительно-монтажных работ по сравнению с запланированными объёмами, некачественное выполнение подрядной организацией строительно-монтажных работ.

Ранее Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров доложил, что завершить строительство указанного объекта планируется в 2016 году, а также просил продлить срок исполнения поручения до 1 октября 2016 года.

На этом основании контроль исполнения поручения продолжен до 1 октября 2016 года.