О ходе исполнения пункта 5 перечня поручений, данных по итогам работы в Калининградской области мобильной приёмной Президента Российской Федерации

Заместитель Председателя Правительства Калининградской области Александр Рольбинов доложил о ходе исполнения пункта 5 перечня поручений, данных по итогам работы в Калининградской области 20 июля 2017 года мобильной приёмной Президента Российской Федерации под руководством начальника Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам Сергея Новикова.

Поручение, данное по обращению Дуловой Оксаны Александровны из города Балтийска Калининградской области, предусматривает принятие мер по обеспечению газоснабжением жилых домов в городе Балтийске, в том числе жилого дома 36 по улице Садовой, по подготовке к отопительному сезону (провести анализ возможного увеличения лимитов установленной мощности в квартирах, жильцы которых собираются проживать в них в осенне-зимний период в отсутствие газоснабжения), по определению механизма возможного возмещения дополнительных расходов по оплате за электроэнергию в связи с временным отсутствием газоснабжения.

В докладе сообщается о том, что подача природного газа потребителям города Балтийска будет обеспечена после ввода в эксплуатацию объекта «Газопровод-отвод к г. Светлый и строительство АГРС в районе пос. Черепаново Светловского городского округа». Строительно-монтажные работы по объекту ведутся подрядной организацией в соответствии с графиком выполнения строительно-монтажных работ. В настоящее время допущено незначительное отставание по срокам, в рамках заключенного контракта проводятся работы на следующих площадках объекта: линейная часть – проверка и замеры средств электрохимзащиты; автоматизированная газораспределительная станция – монтаж межшкафных кабельных связей в аппаратной, восстановление герметизации вводов кабелей через межблочные проходки, укладка кабеля в лотки, расключение кабеля в шкафах, монтаж шкафов управления, прозвон цепей системы охранно-пожарной сигнализации и межблочных кабелей, монтаж извещателей пламени и дымовых, проверка системы вентиляции; крановый узел № 16 – подготовка к гидроиспытаниям шаровых кранов, монтаж стояков отбора газа; камера приема очистных устройств – монтаж стояков отбора газа, импульсного газа и шаровых кранов, сварка стыков, проверка рабочего хода штурвалов; дом операторов – нанесение второго слоя гидроизоляции «Техноэласт ЭПП» на внешние стены подвала, разработка траншеи для укладки асбоцементной трубы под кабель «Герда» на пересечении с дорогой; автоматизированная система контроля переходов №1 – расчистка растительности, вырубка кустарников на площадке и за ограждением, складирование и утилизация; автоматизированная система контроля переходов № 2 (АСКП2) – засыпка песка основания на разворотной площадке с послойным уплотнением, планировка основания; камера запуска очистных устройств (КЗОУ) – демонтаж покрытия БИУРС на шаровых кранах, монтаж стояков отбора газа, ремонт и контроль качества сварных соединений, работы с металлоконструкциями. Ввод объекта в эксплуатацию планируется не позднее 20 декабря 2022 года.