Продлён контроль исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Республики Саха (Якутия), проведённого по поручению Президента Российской Федерации начальником Управления Президента Российской Федерации по работе с обращениями граждан и организаций Михаилом Михайловским в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 28 ноября 2018 года

Поручение, данное Главе Республики Саха (Якутия) по обращению Лебедевой Марианны Витальевны из поселка Белая Гора Абыйского улуса Республики Саха (Якутия), предусматривает принятие мер по разработке и представлению графика проведения работ и их финансирования по строительству и вводу в эксплуатацию здания школы в посёлке Белая Гора Абыйского улуса, обеспечив надлежащие условия образования детей до завершения работ.

Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев доложил о том, что по итогам проведённой работы в целях оптимизации расходов государственного бюджета Республики Саха (Якутия) принято решение о строительстве пристроя на 176 учащихся к существующему зданию МБОУ «Белогорская гимназия» (здание 2011 года постройки, 2-хэтажное, каменное) взамен строительства нового здания. При этом уровень качества образовательного процесса в данном населённом пункте не будет снижен. По итогам конкурса заключён государственный контракт на выполнение работ по разработке проектной документации по объекту «Пристрой школы на 176 учащихся в посёлке Белая Гора». Срок выполнения работ согласно контракту – 120 календарных дней. Контракт на разработку проектно-сметной документации будет обеспечен в полном объёме. Сдача проектной документации после получения положительного заключения экологической экспертизы ориентировочно запланирована на июль-август

года. Ориентировочная дата получения положительного заключения проектно-сметной документации данного объекта – сентябрь-октябрь 2021 года. Начало строительства объекта «Пристрой к школе на 176 учащихся в посёлке Белая Гора Абыйского улуса» будет рассмотрен с учётом сроков завершения проектных работ.

На этом основании срок исполнения поручения продлён до 5 ноября 2021 года.