Продлён контроль исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Калининградской области, проведённого по поручению Президента Российской Федерации советником Президента Российской Федерации Владимиром Толстым в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 26 мая 2021 года

Поручение, данное Губернатору Калининградской области по обращению Ковальчук Светланы Николаевны из города Калининграда Калининградской области, предусматривает принятие мер по строительству и вводу в эксплуатацию нового корпуса муниципального автономного общеобразовательного учреждения города Калининграда средней общеобразовательной школы № 50, обеспечив надлежащие условия образования детей до завершения работ.

Исполняющий обязанности Губернатора Калининградской области Илья Баринов доложил о том, что заключён муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Строительство корпуса общеобразовательной школы № 50 по улице. Каштановая аллея в городе Калининграде» на 900 мест (далее – объект). Срок выполнения работ по объекту определен в течение 585 календарных дней со дня заключения контракта, но не позднее 25 ноября 2022 года, срок ввода объекта в эксплуатацию – 30 календарных дней после завершения строительно-монтажных работ, но не позднее 25 декабря 2022 года. В настоящее время на объекте строительства ведутся следующие виды работ: оштукатуривание стен, устройство полов, установка окон, вертикальная планировка территории, прокладка наружных сетей канализации, благоустройство территории, устройство фундаментов, ограждения территории. На сегодняшний; день техническая готовность Объекта составляет 38 процентов. Существуют риски переноса ввода объекта в эксплуатацию в декабре 2022 года в связи с нарушением логистических связей по доставке грузов в Калининградскую область.

На этом основании срок исполнения поручения продлён до 1 февраля 2023 года.