Продлён контроль исполнения поручения, данного по итогам личного приёма жителя города Москвы, проведённого по поручению Президента Российской Федерации Мэром Москвы Сергеем Собяниным в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 6 декабря 2019 года

Поручение, данное заместителю Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства по обращению Беликовой Ирины Леонидовны из города Москвы, предусматривает принятие мер по вводу в эксплуатацию объекта строительства «Легкоатлетический манеж, улица Инженерная, дом 5А (государственное бюджетное учреждение города Москвы «Спортивная школа № 82» Департамента спорта города Москвы»).

Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы Андрей Бочкарев доложил о том, что общая строительная готовность объекта на текущий момент составляет 85 процентов. В полном объёме выполнены работы по возведению металлического каркаса легкоатлетического манежа, кровельные и фасадные работы, завершена огнезащита металлоконструкций. В здании выполнен монтаж лифтового оборудования и завершаются работы по монтажу инженерных сетей. В срок до 30 сентября 2021 года планируется завершить работы по отделке помещений.

Работы по монтажу наружных инженерных сетей завершены в полном объёме. В срок до 31 августа 2021 года будут завершены работы по ограждению территории, до 20 сентября 2021 года – по благоустройству, включая установку малых архитектурных форм и высадку зеленых насаждений. Планируемый срок ввода в эксплуатацию футбольного поля по указанному адресу — IV квартал 2021 года.

На этом основании срок исполнения поручения продлён до 18 января 2022 года.