Продлен контроль в рабочем порядке за принятием мер по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Республики Крым, проведённого по поручению Президента Российской Федерации начальником Экспертного управления Президента Российской Федерации Владимиром Симоненко в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 2 февраля 2017 года

Поручение, данное Главе Республики Крым по обращению Адаменко Ольги Викторовны из посёлка Коктебель города Феодосия Республики Крым, предусматривало принятие мер по разработке и представлению графика проведения работ и их финансирования по строительству канализационных очистных сооружений в посёлке Коктебель города Феодосия.

В связи с разработкой и представлением графика проведения работ и их финансирования по строительству канализационных очистных сооружений в посёлке Коктебель города Феодосия поручение было снято с контроля. Контроль за результатами принятия мер – строительством канализационных очистных сооружений в посёлке Коктебель города Феодосия осуществляется в рабочем порядке.

Заместитель Председателя Совета министров Республики Крым-министр финансов Республики Крым Ирина Кивико доложила о том, что в рамках государственной программы Российской Федерации «Социально- экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2025 года» реализуется объект «Строительство очистных сооружений с системой разводящих коллекторов, посёлок городского типа Коктебель, Республика Крым». В период с ноября 2018 года по апрель 2020 года на объекте проводились проектно-изыскательские работы. Контракт на выполнение строительно-монтажных работ заключен 2 ноября 2020 года со сроком окончания работ – до 1 декабря 2023 года. Получение заключения о соответствии и подписание акта сдачи-приёмки законченного строительством объекта – до 15 декабря 2023 года. В настоящее время строительная готовность составляет 40%. Выполнено устройство самотечного коллектора протяженностью 14,5 км, а также напорного коллектора протяженностью 1,2 км. Ведутся работы по монтажу зданий и сооружений. Строительно-монтажные работы выполняются в соответствии с графиком производства работ на 2023 год.

На этом основании продлен контроль в рабочем порядке за принятием мер – завершением строительства объекта до 20 декабря 2023 года.