Продлён контроль исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Республика Калмыкия, проведённого по поручению Президента Российской Федерации первым заместителем Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергеем Кириенко в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 16 октября 2019 года

Поручение, данное Главе Республики Калмыкия по обращению Манджиевой Виктории Викторовны из села Садовое Сарпинского района Республика Калмыкия, предусматривает принятие мер по разработке и представлению плана мероприятий по выполнению работ и их финансированию по обеспечению водоснабжением поселений Республики Калмыкия, в том числе централизованным водоснабжением жилых домов в селе Садовом Сарпинского района.

Глава Республики Калмыкия Бату Хасиков доложил о том, что в 2021–2022 годах запланировано строительство водовода протяжённостью 4,16 км, двух стальных башен Рожновского объёмом по 160 м3 и объектов электроснабжения на предусмотренные из консолидированного бюджета Республики Калмыкия. В октябре 2021 года выполнена прокладка водовода протяжённостью 3 км. В начале 2022 года произошло значительное удорожание изделий из металла и строительных материалов, что привело к необходимости выделения дополнительных средств. В связи с отсутствием средств республиканского бюджета, необходимостью их изыскания и внесения соответствующих изменений в бюджет Республики Калмыкия в январе 2022 года заключено дополнительное соглашение к муниципальному контракту с подрядной организацией в части продления срока выполнения работ до 31 декабря 2022 года. На сегодняшний день подрядной организацией выполнены подготовительные работы под фундамент стальных башен Рожновского, заказчиком ведётся работа по корректировке проектно-сметной документации и изысканию дополнительных средств на реализацию мероприятия. Завершение строительства объекта и обеспечение централизованным водоснабжением жителей села Садовое Сарпинского района, планируется осуществить до 1 ноября текущего года.

На этом основании срок исполнения поручения продлён до 1 ноября 2022 года.