Продолжен контроль исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жителя Сахалинской области, проведённого по поручению Президента Российской Федерации помощником Президента Российской Федерации – начальником Контрольного управления Президента Российской Федерации Дмитрием Шальковым в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 4 апреля 2019 года

Поручение, данное Губернатору Сахалинской области по обращению Шинкевича Виктора Иосифовича из города Холмска Сахалинской области, предусматривает принятие мер по разработке и представлению графика проведения работ и их финансирования по строительству и вводу в эксплуатацию до 31 декабря 2020 года физкультурно-оздоровительного комплекса в городе Холмске, обеспечив надлежащие условия для занятий самбо и дзюдо воспитанникам муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детско-юношеской спортивной школы муниципального образования «Холмский городской округ».

Заместитель председателя Правительства Сахалинской области Сергей Олонцев доложил о том, что строительство объекта ведётся в рамках заключенного муниципального контракта на выполнение строительно-монтажных работ, мощностью – 20 чел./смену. Срок исполнения работ по контракту – 26 августа 2022 года. С начала реализации мероприятия выполнены следующие работы: устройство ограждения строительной площадки, демонтаж существующих строении и фундаментов, планировка территории, устройство внеплощадочных сетей хозяйственной канализации, электроснабжения и водоснабжения, монтаж внутриплощадочных сетей хозяйственной канализации и водоснабжения, устройство железобетонных свай, армирование ростверка. По состоянию на 8 ноября 2021 года подрядной организацией ведутся работы по устройству железобетонного ростверка. Уровень технической готовности объекта составляет 22%. Реализация объекта осуществляется в соответствии с графиком производства работ и находится на контроле Правительства Сахалинской области.

На этом основании контроль исполнения поручения продолжен в соответствии с ранее установленными сроками до 1 июня 2022 года и до 5 октября 2022 года.