Продлен контроль исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Чукотского автономного округа, проведённого по поручению Президента Российской Федерации начальником Управления Президента Российской Федерации по работе с обращениями граждан и организаций Михаилом Михайловским в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 26 мая 2020 года

Поручение, данное Губернатору Чукотского автономного округа по обращению Зеленковой Виктории Николаевны из города Анадырь Чукотского автономного округа, предусматривает принятие мер по обеспечению нормативным электроснабжением жилых домов в городе Билибино.

Губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин доложил о том, что в целях обеспечения тепловой и электрической энергией жителей города Билибино реализуется проект по строительству энергоисточника в городе Билибино. Проект реализуется в рамках государственной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса Чукотского автономного округа». Для выполнения работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию энергоисточника в городе Билибино 11 августа 2019 года заключен договор, по которому выполнены строительно-монтажные работы. На текущую дату построено здание главного корпуса, смонтировано силовое генерирующее оборудование, ведутся работы по монтажу технологических трубопроводов, введена в эксплуатацию котельная для обеспечения внутренних работ в зимний период. Техническая готовность объекта – 62%, общестроительные работы выполнены на 95%. В связи с ограничением деятельности иностранных производителей, часть оборудования до настоящего времени находится на изготовлении, что не позволило завершить работы в установленные ранее сроки – декабрь 2022 года. В связи с этим направлено обращение в Правительство Российской Федерации о переносе срока реализации проекта с 2022 года на 2023 год. Срок ввода в эксплуатацию энергоисточника в городе Билибино определен до 1 октября 2023 года.

На этом основании срок исполнения поручения продлён до 12 октября 2023 года.