Продолжен контроль исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Республики Башкортостан, проведённого по поручению Президента Российской Федерации руководителем Канцелярии Президента Российской Федерации Андреем Казаковым в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 23 марта 2022 года

Поручение, данное Главе Республики Башкортостан по обращению Чунаревой Марины Сергеевны из села Месягутово Дуванского района Республики Башкортостан, предусматривает принятие мер по завершению строительства и вводу в эксплуатацию детской поликлиники в селе Месягутово Дуванского района.

Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров доложил о том, что государственный контракт на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Строительство детской поликлиники на 200 посещений в смену с дневным стационаром в селе Месягутово» заключен 15 сентября 2021 года. К работам генподрядная организация приступила в марте 2022 года в связи с необходимостью выноса высоковольтных сетей электроснабжения за пределы пятна застройки. В настоящее время строительная готовность поликлиники составляет 34,7%. Выполнены подготовительные мероприятия, вынос сетей, завершены земляные работы и устройство фундамента, возводится коробка здания. Закончены работы по устройству наружных сетей теплоснабжения, водопровода. В соответствии с заключенным соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета, завершение строительства объекта предусмотрено в декабре 2023 года.

На этом основании контроль исполнения поручения продолжен в соответствии с ранее установленным сроком до 15 января 2024 года.