О ходе принятия мер по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жителя Приморского края, проведённого по поручению Президента Российской Федерации начальником Референтуры Президента Российской Федерации в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 6 марта 2018 года

Поручение, данное 6 марта 2018 года начальником Референтуры Президента Российской Федерации Дмитрием Калимулиным Губернатору Приморского края по обращению Шопина Артёма Валерьевича из города Артём Приморского края, предусматривало совместно с Министерством транспорта Российской Федерации и Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока принять меры по разработке и представлению графика проведения работ и их финансирования по реконструкции мостовых переходов автомобильной дороги Артём – Находка – порт Восточный в Приморском крае, обеспечив проезжее состояние дороги до завершения работ и безопасность дорожного движения.

В связи с разработкой графика проведения работ и их финансирования по реконструкции мостовых переходов автомобильной дороги Артём – Находка – порт Восточный в Приморском крае поручение было снято с контроля. Принятие мер по реконструкции указанных объектов осуществляется в рабочем порядке.

Заместитель председателя Правительства Приморского края Валерий Прокопчук доложил о том, что получены положительные заключения государственной экспертизы по 19 объектам капитального строительства из запланированных 22 объектов; введены в эксплуатацию три законченных строительством мостовых перехода общей протяженностью участков 2,41 км; завершены реконструкцией пять мостовых переходов общей протяженностью участков реконструкции 4,55 км. Движение по мостам открыто в тестовом режиме, ведется подготовка документации для ввода объектов в эксплуатацию; выполнены работы по ремонту автомобильной дороги Артем – Находка – порт Восточный общей протяженностью 82,164 км. По состоянию на 1 ноября 2022 года выполняются работы по реконструкции трех мостовых переходов км 89+353, км 62+450, км 69+310 и путепровода через железную дорогу на км 19+524, общей протяженностью участков 3,41 км. Движение по мосту на км 89+353 открыто в тестовом режиме, завершение строительно-монтажных работ планируется до декабря 2022 года. Срок завершения строительно-монтажных работ по реконструкции мостовых переходов на км 62+450, км 69+310 и путепровода через железную дорогу на км 19+524 – декабрь 2023 года. Проектно-изыскательские работы по реконструкции двух мостовых переходов на км 9+313 и км 7+465 общей 0,4 км, срок окончания работ – декабрь 2022 года; работы по ремонту автомобильной дороги протяженностью 9,742 км и путепровода через железную дорогу на км 146+550 длиной 428 м; регламентные работы по содержанию. Откорректированный график проведения работ по реконструкции мостовых переходов на автомобильной дороге Артем – Находка – порт Восточный 31 октября 2022 года направлен в Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.