Продлён контроль исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Мурманской области, проведённого по поручению Президента Российской Федерации начальником Управления Президента Российской Федерации по работе с обращениями граждан и организаций Михаилом Михайловским в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 29 декабря 2020 года

Поручение, данное Министру культуры Российской Федерации по обращению Лешуковой Ирины Геннадьевны из города Мурманска Мурманской области, предусматривает совместное с правительством Мурманской области принятие мер по разработке и представлению графика проведения работ и их финансирования по реконструкции здания государственного областного автономного учреждения культуры «Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М.Кирова» (здание Дома культуры моряков), обеспечив надлежащие условия участия граждан в культурной жизни до завершения работ.

Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова доложила о том, что на проведение работ по капитальному ремонту фасадов объекта культурного наследия регионального значения «Здание Дома культуры Моряков» из бюджета региона выделены денежные средства. С целью выполнения комплекса мероприятий по капитальному ремонту в части фасадов объекта 30 июля 2021 года заключен государственный контракт. Срок завершения работ в соответствии с контрактными обязательствами был определен – 15 ноября 2021 года. Причиной нарушения сроков выполнения работ по объекту является значительный объем дополнительных работ, выявленных в процессе производства основного комплекса мероприятий по восстановлению исходного состояния фасадов здания. В настоящий момент ремонтные работы находятся в стадии завершения. В рамках формирования проекта федерального бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов Министерством культуры Мурманской области 20 января 2021 года представлена в Минкультуры России заявка на софинансированиеработ по реконструкции объекта. Проектно-сметная документация по объекту с положительным заключением государственной экспертизы отсутствует. Минкультуры России в установленные сроки направлены в Минстрой России и Минэкономразвития России предложения о выделении на объект дополнительных средств из федерального бюджета в соответствии с заявкой региона. В ходе рассмотрения предложений Минкультуры России о выделении дополнительного финансирования Минстроем России отмечена необходимость формирования предложений с учетом приоритетности переходящих объектов и объектов незавершенного строительства. Окончательное решение будет принято Правительственной комиссией по бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и плановый период.

На этом основании срок исполнения поручения продлён до 15 марта 2023 года.