О ходе исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жителя Новосибирской области, проведённого по поручению Президента Российской Федерации начальником Экспертного управления Президента Российской Федерации Владимиром Симоненко в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 14 октября 2020 года

Поручение, данное Министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по обращению Сука Ильи Владимировича из города Новосибирска Новосибирской области, предусматривает совместное с правительством Новосибирской области принятие мер по строительству и вводу в эксплуатацию школы в микрорайоне «Европейский берег» города Новосибирска.

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Ирек Файзуллин доложил о том, что первоначальный срок исполнения поручения — 1 сентября 2021 года, текущий срок — 1 октября 2022 года. Генеральным подрядчиком получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации. Заключены государственные контракты на выполнение строительно-монтажных работ 23 июля 2020 года и 7 июня 2022 года со сроком завершения работ 31 октября 2022 года. По состоянию на 1 августа 2022 года строительная готовность объекта составляла 75,5%. На объекте выполняются следующие виды работ: общестроительные, монтаж гипсокартонных внутренних перегородок, черновая отделка пола, чистовая отделка по устройству плитки напольной, монтаж внутренних инженерных систем, монтаж рам оконных проемов, монтаж подсистем остекления зенитного фонаря малого зала, работы по благоустройству.