Продлен контроль исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жителя Красноярского края, проведённого по поручению Президента Российской Федерации помощником Президента Российской Федерации – начальником Контрольного управления Президента Российской Федерации в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 24 декабря 2015 года

Поручение, данное 24 декабря 2015 года помощником Президента Российской Федерации – начальником Контрольного управления Президента Российской Федерации Константином Чуйченко по обращению Морозова Владимира Владимировича из города Красноярска Красноярского края, предусматривает принятие меры по капитальному ремонту здания и территории муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 36 в городе Красноярске, обеспечив безопасные условия пребывания учащихся до завершения строительно-ремонтных работ.

Губернатор Красноярского края Александр Усс доложил о том, что в 2018 году при обследовании строительных конструкций и систем инженерного обеспечения здания школы № 36 выявлена необходимость его реконструкции. В связи с этим строительство спортивной площадки запланировано осуществить одновременно с работами по реконструкции здания. Средства на проектирование реконструкции школы № 36 предусмотрены в муниципальной программе «Развитие образования в городе Красноярске» на 2019 год и плановый период 2020–2021 годов. Сформирован график работ по реконструкции здания школы № 36 в городе Красноярске с учётом строительства спортивной площадки, согласно которому реализованы следующие мероприятия: выполнено санитарно-эпидемиологическое исследование почвы и воздуха, завершены археологические разведочные работы по получению современных данных о выявленном объекте археологического наследия. В апреле 2019 года проведена конкурсная процедура, определён подрядчик на выполнение проектных работ, который в настоящее время разрабатывает проект. Проектным решением предусмотрено строительство площадки для игр и отдыха детей, комплексной спортивной площадки с травмобезопасным полимерным покрытием с возможностью заливки льда в зимнее время, мини-футбольного поля. Согласно графику до конца 2019 года будут завершены работы по подготовке проектной документации. В первой половине 2020 года планируется провести конкурсные процедуры и заключить муниципальный контракт с подрядчиком на выполнение строительно-монтажных работ, в июне 2021 года завершить строительно-монтажные работы. Ввести объект в эксплуатацию предполагается 1 сентября 2021 года.

На этом основании контроль исполнения поручения продлен до 15 сентября 2021 года с предоставлением промежуточного доклада до 15 ноября 2020 года.