О ходе исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Омской области, проведённого по поручению Президента Российской Федерации начальником Управления Президента Российской Федерации по работе с обращениями граждан и организаций Михаилом Михайловским в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 16 октября 2014 года

Поручение, данное Губернатору Омской области по обращению Лингерт Екатерины Сергеевны из посёлка Новоомский Омского района Омской области, предусматривает принятие мер по завершению строительства водопроводных сетей и ремонту дорог в посёлке Новоомский Омского района.

Губернатор Омской области Александр Бурков доложил, что 27 июля 2020 года заключен муниципальный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ, получение положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, а также достоверности определения сметной стоимости объекта в срок до 2 декабря 2020 года. В ходе выполнения проектно-изыскательских работ на строительство объекта проектной организацией установлена необходимость переустройстве линий электропередач. Для переустройства линий в мае 2021 года разработаны и переданы проектной организации технические условия реконструкции (переустройства) объекта электросетевого хозяйства. В настоящее время проектной организацией разработана и направлена для прохождения государственной экспертизы проектно-сметная документация на выполнение работ по строительству автомобильных дорог по Березовой, Хуторской и Дачной улицам в посёлке Новоомский Омского района. Осуществить строительство объекта планируется в 2022 году.