Продлен контроль исполнения пункта 2 перечня поручений, данных по итогам работы в Республике Крым мобильной приёмной Президента Российской Федерации

Глава Республики Крым, Председатель Совета министров Республики Крым Сергей Аксёнов доложил о ходе исполнения пункта 2 перечня поручений, данных по итогам работы в Республике Крым 21 июня 2017 года мобильной приёмной Президента Российской Федерации под руководством советника Президента Российской Федерации Сергея Глазьева.

Поручение, данное по обращению Белялова Эдема Рефатовича из города Евпатории Республики Крым, предусматривает принятие мер по обеспечению строительства дорог в микрорайоне Исмаил-Бей в городе Евпатории.

В докладе сообщается о том, что общая протяженность запроектированных автомобильных дорог в микрорайоне Исмаил-Бей, Спутник г. Евпатория составляет 5670 м. Положительное заключение государственной строительной экспертизы по объекту капитального строительства: «Строительство дорог с твердым покрытием в микрорайоне Исмаил-Бей, Спутник г. Евпатория» получено 25.11.2016 году. Государственный контракт на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Строительство дорог с твердым покрытием в микрорайоне Исмаил-Бей, Спутник г. Евпатория» заключен с подрядной организацией 01.11.2017. Срок завершения строительных работ по объекту – 20.04.2018. По состоянию на 10.10.2019 работы на Объекте Подрядчиком не завершены. Общий процент строительной готовности Объекта составляет 72%. В связи с неисполнением Подрядчиком обязательств государственного контракта (неоднократные нарушения технологических норм и правил качества, отсутствие в достаточном объеме материально-технических ресурсов) Заказчиком 30.07.2019 принято решение об одностороннем отказе от исполнения государственного контракта. Проведение конкурсных процедур по определению подрядной организации, заключение государственного контракта на строительно-монтажные работы и, соответственно, завершение работ на Объекте будут выполнены до 30.12.2019 года.

На этом основании контроль исполнения поручения продлен до 15 января 2020 года.