Продлён контроль исполнения пункта 3 перечня поручений, данных по итогам работы в Томской области мобильной приёмной Президента Российской Федерации

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин доложил о ходе исполнения пункта 3 перечня поручений, данных по итогам работы в Томской области 29 марта 2018 года мобильной приёмной Президента Российской Федерации под руководством помощника Президента Российской Федерации – начальника Контрольного управления Президента Российской Федерации Константина Чуйченко.

Поручение, данное по обращению Ивановой Евгении Васильевны из посёлка Сосновый бор города Томска Томской области, предусматривает принятие мер по обеспечению подключения к централизованной системе газоснабжения жилых домов в посёлке Сосновый бор города Томска.

В докладе сообщается о том, что строительство газораспределительных сетей по объекту «Газификация мкр. Сосновый Бор МО «Город Томск» осуществлено в рамках реализации мероприятий государственной программы «Повышение энергоэффективности в Томской области». Согласно условиям муниципального контракта срок выполнения строительно-монтажных работ по объекту 24 декабря 2018 года, однако в установленные сроки объект не был введен в эксплуатацию по причине необходимости внесения большого количества изменений в проектно-сметную документацию, несоответствия инженерных Изысканий фактическому состоянию на объекте и проведения повторных изыскательских работ, корректировки границ земельных участков, отведенных под строительство. По информации заказчика, администрации Города Томска, по состоянию на 6 апреля 2020 года степень готовности объекта — 92%. В настоящее время необходимо выполнить контуры заземления газорегуляторных шкафов, продувку и опрессовку распределительных газопроводов высокого и низкого давления, а также откорректировать техническую документацию для сдачи объекта в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору и передачи его в эксплуатирующую организацию. Осуществить пуск газа потребителям планируется к 15 сентября 2020 года.

На этом основании контроль исполнения поручения продлён до 20 сентября 2020 года.