Продлён контроль исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жителя Псковской области, проведённого по поручению Президента Российской Федерации помощником Президента Российской Федерации в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 21 ноября 2017 года

Поручение, данное 21 ноября 2017 года помощником Президента Российской Федерации Андреем Белоусовым Губернатору Псковской области по обращению Цупринова Алексея Александровича из города Великие Луки Псковской области предусматривает принятие мер по выделению школьного автобуса для населения микрорайона улиц Лаврино, Герцена и Щорса города Великие Луки для подвоза учащихся к образовательным учреждениям города Великие Луки, а также совместное с Министерством образования и науки Российской Федерации принятие мер по строительству и вводу в эксплуатацию здания школы в микрорайоне улиц Лаврино, Герцена и Щорса города Великие Луки.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников доложил о том, что Администрацией города Великие Луки заключен муниципальный контракт от 25 октября 2019 года на строительство новой школы в районе улиц Лаврино, Герцена и Щорса. Ввод объекта в эксплуатацию был запланирован на 2020 год. По причине сложной эпидемической ситуации, вызванной новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), возникли объективные сложности с поставкой технологического оборудования и строительных материалов, а также привлечением дополнительной рабочей силы для строительства объекта и проведения дополнительных работ по замещению грунта, геодезическим изысканиям, перепроектированием части фундаментов, срок окончания строительства школы продлен до 31 декабря 2021 года. Увеличение стоимости материалов, оборудования и других комплектующих строительства привело к необходимости пересчета проектно-сметной документации и получению дополнительного заключения Госэкспертизы от 10 августа 2021 года на увеличение стоимости строительства. Финансовые средства на указанные мероприятия выделены за счет лимитов бюджета Псковской области. По состоянию на 12 января 2022 года строительная готовность объекта составила 72%. Администрация Псковской области согласовала с Министерством просвещения Российской Федерации продление срока ввода в эксплуатацию указанного объекта на 2022 год и подписала дополнительное соглашение от 20 декабря 2021 года.

На этом основании срок исполнения поручения продлён 1 сентября 2022 года.