Продлён контроль исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Санкт-Петербурга, проведённого по поручению Президента Российской Федерации заместителем Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Владимиром Островенко в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 23 декабря 2020 года

Поручение, данное Губернатору Новгородской области по обращению Базлуцкой Елены Александровны из города Санкт-Петербурга предусматривает принятие мер по строительству и вводу в эксплуатацию физкультурно-оздоровительного комплекса в городе Сольцы Солецкого района Новгородской области.

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин доложил о том, что строительство объекта осуществляется с 8 апреля 2020 года в рамках национального проекта «Спорт — норма жизни» федерального проекта «Демография». Заказчиком выступает МАУДО «Детско-юношеская спортивная школа». В рамках реализуемых полномочий контроль за строительством объекта осуществляет Администрация Солецкого муниципального округа Новгородской области. 22 июня 2021 года был заключен контракт на завершение строительства объекта со сроком выполнения работ до 15 августа 2021 года. В ходе производства работ подрядчиком неоднократно допускались существенные нарушения сроков выполнения отдельных этапов работ на объекте, в связи с чем заказчиком было принято решение о расторжении контракта и 7 октября 2021 года контракт был расторгнут. 25 октября 2021 года заключен новый контракт на завершение строительства объекта. На 23 ноября 2021 года строительная готовность объекта составляет 65 %. По информации Администрации Солецкого муниципального округа Новгородской области, завершение основных строительно-монтажных работ на объекте запланировано до конца текущего года, вместе с тем, учитывая, что работы по благоустройству прилегающей территории возможны только в благоприятный климатический период, срок завершения работ и ввод объекта в эксплуатацию планируется в июне 2022 года.

На этом основании срок исполнения поручения продлён до 5 июля 2022 года.