Продолжен контроль исполнения поручения, данного по итогам личного приёма жительницы Брянской области в режиме видео-конференц-связи, проведенного по поручению Президента Российской Федерации в Приёмной Президента по приёму граждан в городе Москве 7 февраля 2012 года

Поручение, данное по обращению Чиченковой Екатерины Владимировны, предусматривает принятие мер по благоустройству территории и проведению капитального ремонта несущих конструкций здания муниципального дошкольного образовательного учреждения № 159 города Брянска.

Губернатор Брянской области Николай Денин доложил о том, что в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки продукции, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» методом запроса котировок в апреле 2012 года определена проектная организация на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по укреплению грунтов основания фундаментов и усилению стен с последующим капитальным ремонтом МБДОУ «Детский сад № 159 «Непоседа» – ООО «Горстройсервис».

Проектно-сметная документация на данные виды работ выдана проектной организацией ООО «Горстройсервис» 28 июня 2012 года.

26 июля 2012 года автономным учреждением Брянской области «Государственная экспертиза проектов Брянской области» выдано положительное заключение государственной экспертизы № 32–1–5–0586–12 «Укрепление грунтов фундаментов и усиление стен с последующим капитальным ремонтом МБДОУ «Детский сад № 159 «Непоседа» Бежицкого района города Брянска» с рекомендацией выполнения работ специализированной организацией.

В августе 2012 года заключен гражданско-правовой договор между детским садом и специализированной организацией ООО «Гидроспец-фундаментстрой-5» по выполнению вышеуказанных работ ценой 6490,3 тыс. рублей. Срок выполнения работ – до 1 ноября 2012 года.

Подрядной организацией ООО «Гидроспецфундаментстрой-5» работы по усилению грунтов основания фундаментов ведутся в рабочие и выходные дни. По состоянию на 30 августа 2012 года инъекционным способом методом цементизации выполнено усиление грунтов основания фундаментов в объеме 30 % от запланированных работ.

Проектно-сметная документация по капитальному ремонту внешнего благоустройства территории детского сада (проулочные площадки с устройством веранд и малых форм) разработана ООО «БрянскРемСтрой» и выдана 30 июля 2012 года.

Контроль исполнения данного поручения продлён в соответствии с ранее установленным сроком до 1 декабря 2012 года.