О ходе исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы города Санкт-Петербурга, проведённого по поручению Президента Российской Федерации первым заместителем Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Алексеем Громовым в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 9 декабря 2021 года

Поручение, данное Губернатору Санкт-Петербурга по обращению Мошиной Юлии Сергеевны из города Санкт-Петербурга, предусматривает принятие мер по благоустройству квартала 24–27 района Полюстрово в городе Санкт-Петербурге с учётом ввода в эксплуатацию трёх дошкольных образовательных учреждений и одной средней общеобразовательной школы, обеспечив безопасные условия пребывания граждан до завершения работ.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов доложил о том, что подрядной организацией продолжаются работы по строительству инженерной подготовки территории, ограниченной пр. Маршала Блюхера, проектируемой ул., Полюстровским пр., проектируемой ул., с инженерным и инженерно-транспортным обеспечением (далее – Объект). Строительная готовность Объекта составляет 46%. Получение разрешения Службы государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга (далее – Служба) на ввод объекта в эксплуатацию обозначено в IV квартале 2025 года. Комитету по строительству предусмотрены расходы на выполнение работ по 4 объектам, расположенным в квартале 24–27 района Полюстрово. Строительство здания общеобразовательной школы на территории, ограниченной пр. Маршала Блюхера, проектируемой ул., Полюстровским пр., проектируемой ул., ФЗУ 7 (1375 мест). Строительная готовность составляет 46%. Объект обозначен к завершению реализации в III квартале 2024 года. Строительство здания дошкольного образовательного учреждения на территории, ограниченной пр. Маршала Блюхера, проектируемой ул., Полюстровским пр., проектируемой ул., ФЗУ 6 (200 мест). Строительная готовность составляет 56%. Объект обозначен к завершению реализации в III квартале 2024 года. Строительство здания дошкольного образовательного учреждения на территории, ограниченной пр. Маршала Блюхера, проектируемой ул., Полюстровским пр., проектируемой ул., ФЗУ 8 (200 мест). Строительная готовность составляет 54%. Объект обозначен к завершению реализации в III квартале 2024 года. Строительство здания дошкольного образовательного учреждения территории, ограниченной пр. Маршала Блюхера, проектируемой ул., Полюстровским пр., проектируемой ул., ФЗУ 10 (240 мест). Работы на объекте завершены, получено разрешение Службы на ввод в эксплуатацию от 23 декабря 2022 года. В настоящее время в данном дошкольном учреждении идёт образовательный процесс.