Продолжен контроль исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, проведённого по поручению Президента Российской Федерации начальником Управления пресс-службы и информации Президента Российской Федерации Андреем Цыбулиным в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 17 марта 2022 года

Поручение, данное Губернатору Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по обращению Кушнир Олеси Владимировны из города Нефтеюганска Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, предусматривает принятие мер по строительству и вводу в эксплуатацию нового учебного корпуса казённого общеобразовательного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Нефтеюганская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» в городе Нефтеюганске.

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Наталья Комарова доложила о том, что 25 ноября 2020 года заключён государственный контракт на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по объекту «Специализированное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии «Нефтеюганская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида» (далее – объект) со сроком выполнения обязательств по контракту – 1 августа 2024 года. В связи с нарушением сроков выполнения строительно-монтажных работ принято решение об одностороннем отказе от исполнения государственного контракта, которое вступило в законную силу 11 апреля 2023 года, государственный контракт расторгнут с общей готовностью объекта 10%. С целью завершения строительства объекта казенным учреждением автономного округа «Управление капитального строительства» 22 июня 2023 года заключён государственный контракт на выполнение подрядных работ со сроком выполнения работ не позднее – 1 августа 2024 года. Строительная готовность объекта составляет 22%. Выполнены работы по бетонированию вертикальных конструкций плит перекрытия выше отметки 0:000, устройству вертикальных конструкции первого этажа. Подготавливаются каркасы для монтажа плит перекрытия второго этажа, осуществляется бетонирование вертикальных конструкций первого этажа, кладка кирпичных перегородок в цокольном этаже.

На этом основании контроль исполнения поручения продолжен в соответствии с ранее установленным сроком до 1 сентября 2024 года.