О ходе исполнения пункта 3 перечня поручений, данных по итогам работы в Республики Крым мобильной приёмной Президента Российской Федерации

Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк доложил о ходе исполнения пункта 3 перечня поручений, данных по итогам работы в Республике Крым 21 августа 2019 года мобильной приёмной Президента Российской Федерации под руководством начальника Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам Сергея Новикова.

Поручение, данное Главе Республики Крым по обращению Ковальчук Марии Николаевны из села Морское города Судака Республики Крым, предусматривает принятие мер по строительству и вводу в эксплуатацию детского сада в селе Морском города Судака.

В докладе сообщается о том, что получение положительного заключения в рамках проведения государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости по объекту было запланировано 28.02.2022, заключение государственного контракта на выполнение строительно-монтажных работ – в апреле 2022 года. В настоящее время завершить необходимые мероприятия по корректировке сметной документации и, как следствие, заключить государственный контракт на СМР не представляется возможным в связи с возникшей необходимостью внесения изменений в постановление Правительства Российской Федерации «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий». Советом министров Республики Крым направлены письма в адрес Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации о возможности внесения изменений в Постановление в рамках поднятого вопроса. В настоящее время вопрос внесения изменений в Постановление находится на рассмотрении в Правительстве Российской Федерации. При этом Советом министров Республики Крым продолжается работа по скорейшему урегулированию поднятого вопроса на законодательном уровне. С учётом изложенного закончить реализацию объекта в сроки, обозначенные в докладе, с вводом объекта в эксплуатацию в декабре 2022 года не представляется возможным. Корректировка документации с повторным получением положительного заключения государственной экспертизы будет осуществлена в двухмесячный срок с момента правового решения вопроса, связанного с Постановлением, а на строительство и ввод объекта программы в эксплуатацию с момента получения положительного заключения потребуется ещё 10 месяцев.