О ходе исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жителя Республики Дагестан, проведённого по поручению Президента Российской Федерации начальником Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам Сергеем Новиковым в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 24 октября 2019 года

Поручение, данное Главе Республики Дагестан по обращению Абдулкаримова Магомедрамазана Газимагомедовича из села Хебатли Цунтинского района Республики Дагестан, предусматривает принятие мер по строительству и вводу в эксплуатацию школы в селе Хебатли Цунтинского района, обеспечив реализацию права детского населения села Хебатли на начальное, основное и среднее общее образование до завершения работ.

Заместитель Министра образования и науки Республики Дагестан Али Магомедов доложил о том, что в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» с начала 2020 года ведется строительство объекта «Общеобразовательная организация на 80 мест в селе Хебатли Цунтинского района». По состоянию на 1 августа 2021 года выполнены работы по устройству перекрытия второго этажа учебного корпуса, пищеблока и актового зала, а также спортивного блока. Техническая готовность объекта составляет 27 процентов. При строительстве данного объекта возникли проблемы, связанные с тем, что строительство велось в условиях высокогорной местности, усложнивших организацию и управление строительным производством и как следствие, приведшие к отставанию от графиков выполнения работ. На участке автомобильной дороги, ведущей к населенному пункту в течение 3–4 месяцев (наиболее благоприятных для ведения строительно-монтажных работ) велись строительные и ремонтные работы, в связи с чем был приостановлено движение транспорта на данном участке. Отсутствие транспортной инфраструктуры также создало условие невозможности обеспечения бесперебойного снабжения объекта необходимыми строительными материалами и оборудованием. На их доставку была потрачена значительная часть времени, что в конечном итоге замедлило темпы строительных работ. Причинами низких темпов строительства являются также ограничительные меры санитарно-эпидемиологического характера. Учитывая объективные причины, заказчиком-застройщиком предполагается перенос сроков завершения строительства общеобразовательной организации на 80 мест в с. Хебатли Цунтинского района на 2022 год.