Продлен контроль в рабочем порядке за принятием мер по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Оренбургской области, проведённого по поручению Президента Российской Федерации советником Президента Российской Федерации Антоном Кобяковым в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 13 июля 2018 года

Поручение, данное Губернатору Оренбургской области по обращению Тузовой Анны Васильевны из села Подгородняя Покровка Оренбургского района Оренбургской области, предусматривало принятие мер по разработке и представлению графика проведения работ и их финансирования по строительству и вводу в эксплуатацию здания школы в селе Подгородняя Покровка Оренбургского района.

В связи с разработкой графика проведения работ по строительству здания школы в селе Подгородняя Покровка Оренбургского района поручение было снято с контроля. Принятие мер по вводу объекта в эксплуатацию осуществляется в рабочем порядке.

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер доложил о том, что строительство школы началось в ноябре 2020 года. В настоящее время строительная готовность объекта составляет 80 процентов. В связи с корректировкой проектной документации в ходе строительства, уточнением проектных решений и объемов работ, удорожанием стоимости материалов и увеличением сроков их поставки на объект срок окончания строительно-монтажных работ запланирован на 1 апреля 2022 года, торжественного открытия общеобразовательной организации – на 1 сентября 2022 года.

На этом основании продлён контроль в рабочем порядке за принятием мер –строительством и вводом в эксплуатацию здания школы в селе Подгородняя Покровка Оренбургского района до 5 сентября 2022 года.