О ходе исполнения пункта 5 перечня поручений, данных по итогам работы в Калининградской области мобильной приёмной Президента Российской Федерации

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов доложил о ходе исполнения пункта 5 перечня поручений, данных по итогам работы в Калининградской области 20 июля 2017 года мобильной приёмной Президента Российской Федерации под руководством начальника Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам Сергея Новикова.

Поручение, данное по обращению Дуловой Оксаны Александровны из города Балтийска Калининградской области, предусматривает принятие мер по обеспечению газоснабжением жилых домов в городе Балтийске, в том числе жилого дома 36 по улице Садовой, по подготовке к отопительному сезону (провести анализ возможного увеличения лимитов установленной мощности в квартирах, жильцы которых собираются проживать в них в осенне-зимний период в отсутствие газоснабжения), по определению механизма возможного возмещения дополнительных расходов по оплате за электроэнергию в связи с временным отсутствием газоснабжения.

В докладе сообщается о том, что ввести объект в эксплуатацию в планируемый срок не представилось возможным вследствие объективных причин: введением экономических санкций и нарушением логистики, что привело к срыву сроков поставки строительных материалов, оборудования и выполнения отдельных видов работ. Кроме того, получение разрешения на подключение газопровода-отвода к существующему магистральному газопроводу возможно после завершения отопительного сезона в Калининградской области. В целях обеспечения ввода объекта в эксплуатацию и своевременной подачи газа потребителям установлено, что допускается по соглашению сторон изменение существенных условий контракта в части увеличения срока выполнения работ по контракту до 20 августа 2023 года, срока ввода объекта в эксплуатацию – до 20 октября 2023 года.