О ходе исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жителя Ростовской области, проведённого по поручению Президента Российской Федерации начальником Управления Президента Российской Федерации по приграничному сотрудничеству в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 26 октября 2018 года

Поручение, данное Губернатору Ростовской области 26 октября 2018 года начальником Управления Президента Российской Федерации по приграничному сотрудничеству Олегом Говоруном по обращению Гремченко Владимира Васильевича из хутора Красного Багаевского района Ростовской области, предусматривает принятие мер по разработке и представлению графика проведения работ и их финансирования по строительству и вводу в эксплуатацию до 1 сентября 2021 года нового здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Красненской средней общеобразовательной школы в хуторе Красном Багаевского района.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев доложил о том, что в связи с несостоявшейся конкурсной процедурой по определению подрядной организации, а также возникшей необходимостью корректировки проектной документации муниципальный контракт на строительство объекта заключен 17.04.2021 с подрядной организацией ООО «Южная Строительная Компания». Срок завершения работ по условиям контракта — 31.10.2021. В ходе строительства возникла необходимость выполнения работ, не учтенных проектной документацией, что повлияло на сроки строительства. Завершение строительно-монтажных работ планируется до 31.10.2021, ввод объекта в эксплуатацию — 01.12.2021.