Продлён контроль исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жителя Удмуртской Республики, проведённого по поручению Президента Российской Федерации начальником Управления Президента Российской Федерации по государственным наградам Владимиром Осиповым в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 25 марта 2022 года

Поручение, данное Главе Удмуртской Республики по обращению Сосунова Александра Петровича из деревни Пычанки Завьяловского района Удмуртской Республики, предусматривает принятие мер по завершению строительства и вводу в эксплуатацию здания школы в деревне Пычанки Завьяловского района.

Временно исполняющий обязанности Главы Удмуртской Республики Ярослав Семенов доложил о том, что строительство объекта «Здание школы на 825 мест в д. Пычанки Завьяловского района» (далее – Объект) осуществляется в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование». По состоянию на 6 октября 2023 года общая строительная готовность Объекта составляет 69%. Со стороны подрядчика неоднократно нарушались сроки сдачи объекта. В период до 31 декабря 2023 года планируется произвести сверку расчётов между заказчиком и подрядчиком, расторгнуть муниципальный контракт в одностороннем порядке и выйти с предложением в Республиканскую комиссию по повышению устойчивости развития экономики в Удмуртской Республике о заключении муниципального контракта на завершение строительства объекта с единственным поставщиком. Данные обстоятельства препятствуют вводу объекта в эксплуатацию в 2023 году. Для достижения оптимального результата реализации проекта по строительству школы в д. Пычанки Завьяловского района Удмуртской Республики и эффективности расходования бюджетных средств 23 августа 2023 года в адрес Министерства просвещения Российской Федерации было направлено ходатайство о переносе сроков строительства и ввода указанного объекта в эксплуатацию на 30 июня 2024 года. Причинами переноса срока строительства также являются выявленные недостатки в расчётах в составе проектной документации, изменение планировочных решений с применением новых отделочных материалов, учитывающих требования безопасности, экологичности и энергоэффективности, а также внесение соответствующих изменений в проектную документацию, требующих проведения государственной экспертизы.

На этом основании срок исполнения поручения продлён до 1 августа 2024 года.