Продлён контроль исполнения поручений, данных по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Амурской области, проведённого по поручению Президента Российской Федерации начальником Управления Президента Российской Федерации по внутренней политике Андреем Яриным в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 31 мая 2018 года

Поручения, данные Министру просвещения Российской Федерации и Губернатору Амурской области по обращению Хулаповой Татьяны Васильевны из города Свободный Амурской области, предусматривают совместно Министерству просвещения Российской Федерации и правительству Амурской области принятие мер по строительству и вводу в эксплуатацию нового здания школы в городе Свободном.

Исполняющий обязанности Министра просвещения Российской Федерации Дмитрий Глушко и Губернатор Амурской области Василий Орлов доложили о том, что строительная готовность школы по состоянию на 26 августа 2020 года в городе Свободном составляет 22,8%. В настоящее время завершены работы «нулевого цикла», работы по прокладке наружной сети теплоснабжения, выполнена бетонная подготовка под подпорную стенку, ведется установка опалубки для заливки подпорной стенки. Негативное влияние на ход строительства объектов на территории субъектов Российской Федерации оказала сложившаяся социально-экономическая и санитарно-эпидемиологическая ситуация, связанная с распространением новой коронавирусной инфекции (приостановление строительных работ, временное ограничение въезда на территорию Российской Федерации иностранных граждан, задействованных в строительстве объектов в рамках квот о привлечении иностранной рабочей силы, и прочее). Ввод объекта в эксплуатацию возможен в конце 2021 года.

На этом основании срок исполнения поручений продлён до 20 декабря 2021 года.