Продлён контроль исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жителя Тамбовской области, проведённого по поручению Президента Российской Федерации начальником Управления Президента Российской Федерации по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Владимиром Черновым в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 13 ноября 2012 года

Поручение, данное по обращению Чекменёва Александра Евгеньевича из села Ракша Моршанского района Тамбовской области, предусматривает принятие мер по газификации жилых домов в селе Ракша Моршанского района.

Заместитель главы администрации Тамбовской области Николай Коновалов доложил, что в настоящее время подрядными организациями ООО «Виктория-Плюс» и ООО «Тамбовгазмонтаж» газопроводы высокого давления в селе Ракша построены.

Строительство газопровода низкого давления в селе Ракша ведет подрядная организация ООО «Газ для Вас». На сегодняшний момент от ШРП № 1 газопровод построен, подключено 29 домовладений и подготовлено к приемке газа еще 5 домовладений. От ШРП № 2 газопровод построен, подготовлено к приемке газа 10 домовладений из 26. От ШРП № 3 и № 4 ведется строительство газопроводов, ни одно домовладение пока не готово к приемке газа.

Администрацией района проводится работа с населением, к сожалению, проекты на газификацию домовладений заказываются жителями очень медленно. На сегодня: от ШРП № 1 заказано и изготовлено проектов – 34 (участвуют 34 дома); от ШРП № 2 – 22 (участвуют 26 домов); от ШРП № 3 – 12 (участвуют 42 дома); от ШРП № 4 – 9 (участвуют 48 домов). По мере готовности домовладений к приемке газа, газ будет подаваться.

Вопрос остаётся на контроле в администрациях Моршанского района и области.

На этом основании контроль исполнения поручения Президента Российской Федерации продлён до 16 февраля 2014 года.