О ходе исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жителя Республики Башкортостан, проведённого по поручению Президента Российской Федерации заместителем Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Владимиром Островенко в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 23 ноября 2022 года

Поручение, данное Глава Республики Башкортостан по обращению Файзуллина Ильгиза Фанилевича из посёлка Цветы Башкирии города Уфы Республики Башкортостан, предусматривает принятие мер по обеспечению централизованным водоснабжением жилых домов в посёлке Цветы Башкирии города Уфы.

Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров доложил о том, что для обеспечения централизованным водоснабжением жилых домов в посёлке Цветы Башкирии города Уфы в рамках Региональной программы Республики Башкортостан по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки на 2019–2024 годы по федеральному проекту «Чистая вода» национального проекта «Жилье и городская среда» в 2021 году начато строительство объекта: «Строительство водопровода в поселок Цветы Башкирии в г. Уфе» (далее – Объект). Строительство Объекта предусмотрено в два пусковых комплекса: I пусковой комплекс – расширение водозабора «Кооперативная поляна»; II пусковой комплекс – прокладка водопроводной сети от водозаборных скважин до посёлка Цветы Башкирии протяжённостью 10,8 км. Был заключён государственный контракт от 17 декабря 2021 года на выполнение комплекса строительно-монтажных работ по Объекту. Сроки строительства – 2021–2023 годы. Генеральным подрядчиком в одностороннем порядке расторгнут контракт с субподрядной организацией в связи с его низкой производительностью труда, отсутствием необходимого количества рабочих и техники на Объекте. 13 июля 2023 года между Минстроем России и Правительством Республики Башкортостан подписано дополнительное соглашение, согласно которому срок ввода объекта в эксплуатацию перенесён на декабрь 2024 года, с перераспределением средств 2023 года на 2024 год. На сегодняшний день генеральным подрядчиком ведётся работа по заключению контракта с новым субподрядчиком.