О ходе исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Калининградской области, проведённого по поручению Президента Российской Федерации начальником Управления Президента Российской Федерации по государственным наградам Владимиром Осиповым в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 15 ноября 2019 года

Поручение, данное Губернатору Калининградской области по обращению Черных Виктории Викторовны из города Калининграда Калининградской области, предусматривает принятие мер строительству и вводу в эксплуатацию школы по Рассветной улице и амбулаторно-поликлинического учреждения по улице Согласия в микрорайоне Сельма города Калининграда.

Поручение в части строительства и ввода в эксплуатацию школы по Рассветной улице в микрорайоне Сельма города Калининграда признано исполненным и снято с контроля.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов доложил о том, что фактическая готовность амбулаторно-поликлинического учреждения по улице Согласия в микрорайоне Сельма города Калининграда (далее — Объект) составляет 98%. На Объекте выполнены основные строительно-монтажные работы, продолжаются работы в части оснащения Объекта оборудованием, предусмотренным проектной документацией. Необходимо отметить, что стоимость оборудования с момента прохождения первичной государственной экспертизы проектной документации по Объекту значительно увеличилась. В связи с отсутствием поставок в Российскую Федерацию со стороны недружественных государств отдельных видов предусмотренного проектом оборудования возникла необходимость внесения соответствующих изменений в проектную документацию в части замены некоторых позиций оборудования на отечественные аналоги. В настоящее время проектная документация откорректирована и получила положительное заключение государственной экспертизы в установленном порядке. Сложившаяся ситуация, обусловленная комплексом факторов, привела к невозможности ввода Объекта в эксплуатацию в установленные контрактом сроки. На основании вышеизложенного дополнительным соглашением от между Министерством экономического развития Российской Федерации и Правительством Калининградской области были внесены соответствующие изменения в соглашение в части продления сроков ввода Объекта в эксплуатацию до 31 декабря 2023 года.