Продлён контроль исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жителя Ленинградской области, проведённого по поручению Президента Российской Федерации начальником Управления пресс-службы и информации Президента Российской Федерации Андреем Цыбулиным в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 16 февраля 2012 года

Поручение, данное Губернатору Ленинградской области по обращению Ваничева Александра Николаевича из деревни Малый Сабск Волосовского района Ленинградской области, предусматривает принятие мер по реконструкции моста через реку Саба у деревни Малый Сабск Волосовского района.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко доложил о том, что в настоящее время проведены работы по устройству опор моста и балок пролетного строения, завершается монтаж мостового полотна. До конца текущего года планируется открыть рабочее движение по новому мосту и осуществить разборку старого мостового сооружения. Поскольку работы по устройству одного из элементов моста, отделяющего насыпь на подходах к новому мосту, могут быть произведены после демонтажа старого моста и при наступлении устойчивых положительных среднесуточных температур воздуха, полный комплекс работ по строительству планируется завершить в третьем квартале, а ввод моста в эксплуатацию осуществить до конца 2021 года. Увеличение сроков реализации проекта реконструкции мостового перехода через реку Саба в деревне Малый Сабек обусловлено отсрочкой в поставке необходимых материалов, металлоконструкций, специальных вспомогательных сооружений и устройств для бетонирования пролетных строений нового моста в весенний период текущего года в связи с введенными ограничениями движения крупногабаритных и тяжеловесных автотранспортных средств в период ослабления дорожных одежд. Необходимость соблюдения технологии и регламентных сроков производства бетонных работ не позволили ускорить проведение работ на объекте и сократить отставание по строительству нового мостового сооружения.

На этом основании контроль исполнения поручения продлен до 25 декабря 2021 года.