Продлен контроль исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Томской области, проведённого по поручению Президента Российской Федерации начальником Управления Президента Российской Федерации по работе с обращениями граждан и организаций Михаилом Михайловским в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 14 июня 2018 года

Поручение, данное по обращению Харгель Валентины Павловны из города Томска Томской области, предусматривает принятие мер по газификации жилых домов в микрорайоне Наука города Томска.

Исполняющий обязанности Губернатора Томской области Анатолий Рожков доложил о том, что по состоянию на 24 сентября 2019 года подрядной организацией ООО «Газводстрой» построено 23,7 км из 27,6 км. По первому и второму этапу строительства технические условия на подключения к сети газораспределения получили 178 собственников домовладений, из них 47 подключены к газу. Заявитель подключен к природному газу 01 апреля 2019 года. Окончание строительно-монтажных работ и начало пуско-наладочных работ по третьему этапу объекта «Газораспределительные сети мкр. Наука МО «Город Томск» запланировано на 31 октября 2019 года, ввод в эксплуатацию будет осуществлен до 15 ноября 2019 года.

На этом основании контроль исполнения поручения продлен до 20 ноября 2019 года.