О ходе исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Республики Алтай, проведённого по поручению Президента Российской Федерации начальником Экспертного управления Президента Российской Федерации Владимиром Симоненко в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 3 марта 2022 года

Поручение, данное Главе Республики Алтай, Председателю Правительства Республики Алтай по обращению Маняхиной Маргариты Владиславовны из города Горно-Алтайска Республика Алтай, предусматривает принятие мер по завершению строительства и вводу в эксплуатацию физкультурно-оздоровительного комплекса с игровым универсальным залом в городе Горно-Алтайске.

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин доложил о том, что в рамках реализации федерального проекта «Спорт-норма жизни» национального проекта «Демография» в 2021 году в г. Горно-Алтайске по переулку Спортивному № 12 начато строительство «Физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом» (далее – объект). Контракт на выполнение строительных работ заключён 15 июля 2021 года. Дополнительным соглашением от 4 августа 2023 года срок контракта продлён до 26 декабря 2023 года. В связи с дополнительной финансовой потребностью, возникшей по причине корректировки технических решений строительства и удорожанием стоимости строительных материалов, в 2023 году проведена работа по перераспределению средств федерального бюджета в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Алтай на 2020–2024 гг., соответствующее дополнительное соглашение подписано 6 октября 2023 года. В ходе выполнения строительно-монтажных работ по объекту выявлены недостатки в проектно-сметной документации, что привело к необходимости внесения изменений в проектно-сметную документацию в части корректировки физических объемов работ, конструктивных, организационно-технологических решений, предусмотренных проектной документацией, а также замены оборудования. В настоящее время документация по корректировке технических решений строительства отработана в полном объёме, сметная документация загружена и находится на экспертизе, положительное заключение государственной экспертизы на откорректированную проектно-сметную документацию планируется получить до 25 декабря 2023 года. После получения положительного заключения государственной экспертизы и определения стоимости объекта капитального строительства, финансовые средства будут предусмотрены в полном объеме за счёт средств консолидированного бюджета Республики Алтай в 2024 году. На текущую дату уровень технической готовности объекта составляет 80%. На объекте ведутся работы по огнезащите металлоконструкции спортивного зала, монтажу карнизов и вентиляционной системы, необходимое оборудование и материалы закуплены в полном объёме.