Продлен контроль исполнения пункта 3 перечня поручений, данных по итогам работы в Архангельской области мобильной приёмной Президента Российской Федерации

Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский доложил о ходе исполнения пункта 3 перечня поручений, данных по итогам работы в Архангельской области 16 августа 2016 года мобильной приёмной Президента Российской Федерации под руководством помощника Президента Российской Федерации Игоря Щёголева.

Поручение, данное Губернатору Архангельской области по обращению Поповой Юлии Вячеславовны, из города Архангельска Архангельской области, предусматривает принятие мер по обеспечению условий для занятий уличными видами спорта в городе Архангельске.

В докладе сообщается о том, что на объекте проведена очистка береговой линии и обратная засыпка, произведено устройство шпунтового ограждения и анкерной стенки. В августе 2019 года в ходе производства работ выявлено отклонение шпунтового ограждения от проектного положения, превышающее величину допустимого отклонения согласно СНиП 3.07.02–87 «Гидротехнические морские и речные транспортные сооружения». Причиной отклонения послужило вымывание грунта основания на величину до 3,9 м вследствие колебания уровня воды, движения морского транспорта в местах производства работ в непосредственной близости от шпунтового ограждения, наличия слабых заиленных водонасыщенных грунтов. Для устранения создавшейся аварийной ситуации и предотвращения ее прогрессирования проведены дополнительные инженерные изыскания, выполнена корректировка проектной документации, получено положительное заключение государственной экспертизы. По результатам проведенной корректировки проектной документации для завершения строительства объекта необходимо выполнение дополнительных работ, ранее не предусмотренных действующими контрактами, в связи с чем в 2021 году планируется проведение мероприятий по выделению финансирования на оплату дополнительных работ. На этом основании срок исполнения поручения продлён до 15 января 2022 года.