Продлен контроль исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Алтайского края, проведённого по поручению Президента Российской Федерации начальником Экспертного управления Президента Российской Федерации Владимиром Симоненко в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 27 февраля 2019 года

Поручение, данное Губернатору Алтайского края по обращению Шенберг Елены Михайловны из села Усть-Волчихи Волчихинского района Алтайского края, предусматривает принятие мер по строительству и вводу в эксплуатацию школы в селе Усть-Волчихе Волчихинского района, обеспечив надлежащие условия образования детей до завершения работ.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко доложил о том, что строительные работы на объекте завершены. Получены энергетический и технический паспорта, протоколы измерений шума, вибрации, освещенности, лабораторных испытаний радиационного обследования объекта, исследования питьевой воды, воздуха, разрешения на допуск в эксплуатацию энергоустановки, электро- и теплоустановок, справка о технической готовности наружных сетей водопровода и канализации к подключению принимаемого в эксплуатацию объекта. Ведется устранение замечаний инспекции строительного и жилищного надзора Алтайского края. Формируется пакет документов для получения заключения о соответствии построенного, реконструируемого объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации. Отставание от графика производства работ возникло по причине несоответствия проектно-сметной документации условиям выполнения работ, внесения на всех этапах строительства изменений в проектно-сметную документацию, снятия с производства отдельных категорий оборудования, неудовлетворительной организации строительно-монтажных работ, в том числе по причине сложной эпидемиологической обстановки. После ввода объекта в эксплуатацию подрядчику будут предъявлены штрафные санкции за срыв срока завершения строительства, предусмотренного государственным контрактом.

На этом основании срок исполнения поручения продлён до 15 января 2021 года.