О ходе исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жителя Псковской области, проведённого по поручению Президента Российской Федерации советником Президента Российской Федерации Русланом Эдельгериевым в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 17 апреля 2019 года

Поручение, данное Губернатору Псковской области по обращению Фаляхиева Марата Мавлитовича из посёлка Смуравьёво-2 Гдовского района Псковской области, предусматривает совместное с Министерством культуры Российской Федерации принятие мер по разработке и представлению графика проведения работ и их финансирования по капитальному ремонту и вводу в эксплуатацию здания бывшего торгового центра в посёлке Смуравьёво-2 Гдовского района для организации клубного досуга.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников доложил о том, что в процессе выполнения работ на объекте установлена необходимость выполнения не предусмотренных проектно-сметной документацией дополнительных работ с целью завершения реконструкции объекта в полном объеме. В связи с этим требуется внесение изменений в проектно-сметную документацию, в том числе в части доработки решений по внутренним инженерным системам. Сложившаяся логистическая ситуация не позволяет осуществить поставку необходимого монтируемого оборудования в короткие сроки. В связи с возникновением не зависящих от сторон обстоятельств и выявлением необходимости корректировки видов и объемов работ заказчиком по соглашению с подрядчиком принято решение об изменении условий контракта в части продления срока окончания работ до 31 августа 2022 года. Учитывая необходимость подключения объекта к сетям ресурсоснабжающих организаций и получения соответствующих согласований, благоустройства территории за счет средств областного бюджета, ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 30 ноября 2022 года.