Продлён контроль исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Ханты-Мансийского автономного округа, проведённого по поручению Президента Российской Федерации начальником Управления Президента Российской Федерации по работе с обращениями граждан и организаций Михаилом Михайловским в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 18 мая 2021 года

Поручение, данное Губернатору Ханты-Мансийского автономного округа по обращению Алексеевой Ларисы Николаевны из посёлка городского типа Пойковский Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа, предусматривает принятие мер по обеспечению нормативным водоснабжением, соответствующим требованиям СанПиН, жилых домов в посёлке городского типа Пойковский Нефтеюганского района.

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова доложила о том, что с целью обеспечения жителей посёлка городского типа Пойковский Нефтеюганского района нормативным водоснабжением предусмотрена реконструкция водоочистных сооружений. 17 декабря 2021 года заключен контракт на выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции водоочистных сооружений в период с декабря 2021 года по февраль 2023 года. В связи с возникновением независящих от сторон муниципального контракта обстоятельств, 4 октября 2022 года заключено дополнительное соглашение, которым предусмотрено завершение строительно-монтажных работ до 30 ноября 2023 года. По состоянию на 1 декабря 2022 года строительная готовность объекта составляет 36%.

На этом основании срок исполнения поручения продлён до 12 января 2024 года.