О ходе исполнения пункта 1 перечня поручений, данных по итогам работы мобильной приёмной Президента в Волгоградской области

Временно исполняющий обязанности главы администрации Волгоградской области Сергей Боженов доложил о ходе исполнения пункта 1 перечня поручений, данных по итогам работы в Волгоградской области 7 октября 2011 года мобильной приёмной Президента под руководством начальника Управления информационного и документационного обеспечения Президента Сергея Осипова.

Текст документа:

В соответствии с решением, принятым по результатам личного приёма Герасимовой К.А. по поручению Президента Российской Федерации начальником Управления информационного и документационного обеспечения Президента Российской Федерации С.Н.Осиповым в рамках работы мобильной приемной Президента Российской Федерации в Волгоградской области 07 октября 2011 г., докладываю о принятых мерах по разрешению обращения заявителя о завершении реконструкции родильного дома муниципального учреждения здравоохранения «Центральная городская больница г.Камышина» (далее – Объект).

Строительство Объекта было начато муниципальным заказчиком – администрацией городского округа город Камышин в 2010 году. Согласно сводному сметному расчету общая сметная стоимость Объекта составляет 108666,09 тыс. рублей, по результатам проведенных аукционов и заключенных контрактов сметная стоимость Объекта составила 86978,77 тыс. рублей.

В настоящее время процент выполнения работ по Объекту составляет:

наружное электроснабжение – 100 процентов, установка противопожарных дверей – 100 процентов, устройство вентиляционных камер на кровле – 80 процентов, общестроительные работы по подвалу – 65 процентов, общестроительные, сантехнические, электромонтажные, вентиляционные, специальные работы – 85 процентов, по монолитным участкам усиления перекрытий – 90 процентов.

Задержка выполнения работ вызвана недостаточным финансированием, вопрос по которому решен в настоящее время, а также длительными сроками поставки оборудования противопожарных систем, которая будет осуществлена не ранее февраля 2012 г.

Кроме того, в число работ по Объекту входят работы сезонного характера, которые могут быть выполнены согласно строительным нормам и правилам только в теплый период времени (благоустройство территории, в том числе асфальтирование проездов, дорог и тротуаров, озеленение).

За ненадлежащие организацию и контроль выполнения графика производства работ по Объекту 24 января 2012 г. освобождена от должности председатель Комитета по строительству администрации Волгоградской области Белоконь Е.В. Обращено внимание главы администрации городского округа город Камышин А.И.Чунакова на недостаточный контроль со стороны муниципального заказчика по Объекту.

Вместе с тем с учётом объёма выполненных работ администрацией городского округа город Камышин в настоящее время уже начата подготовка документов по соответствию технических условий и проектных решений в целях оформления разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию, а также на получение в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области необходимого санитарно-эпидемиологического заключения для осуществления медицинской деятельности в реконструируемых помещениях.