О ходе принятия мер по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Удмуртской Республики, проведённого по поручению Президента Российской Федерации начальником Управления Президента Российской Федерации по вопросам государственной службы и кадров в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 13 октября 2017 года

Поручение, данное Главе Удмуртской Республики 13 октября 2017 года начальником Управления Президента Российской Федерации по вопросам государственной службы и кадров Антоном Федоровым по обращению Наговициной Наталии Юрьевны из деревни Верхняя Талица Воткинского района Удмуртской Республики, предусматривало принятие мер по разработке и утверждению графика проведения и финансирования работ по ремонту автомобильной дороги «Воткинск – Черная» в Воткинском районе, обеспечив проезжее состояние дороги до завершения работ и её текущее содержание.

В связи с разработкой и утверждением графика проведения и финансирования работ по ремонту автомобильной дороги «Воткинск – Черная» в Воткинском районе поручение было снято с контроля. Принятие мер по завершению реконструкции указанной дороги осуществляется в рабочем порядке.

Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов доложил о том, что общая протяженность автодороги Воткинск – Черная составляет 30,0 км. В 2018 году разработана проектная документация на реконструкцию участка автомобильной дороги Воткинск — Черная км 0+000 – км 30+000, участок км 3+200 – д. Верхняя Талица в Воткинском районе. Протяженность участка составила 9,3 км и разделена на два этапа: I этап: км 3+200 – км 7+200 (4,0 км), II этап: 7+200 – 12+500 (5,3 км). Реконструкция данного объекта полностью реализуется за счет средств регионального бюджета, в 2019 году выполнены работы по реконструкции I этапа (4,0 км). В 2020 году приступили к реконструкции II этапа (5,3 км). Также в 2020 году разработана проектная документация на реконструкцию участка автодороги Воткинск – Черная от д. В.Талица до с. Светлое протяженностью 6,0067 км. Получено положительное заключение государственной экспертизы. Работы по реконструкции данного участка начались в январе 2021 года. По состоянию на сегодняшний день техническая готовность объекта составляет 79%. Завершены работы по устройству водопропускных труб, земляного полотна, асфальтобетонного покрытия основного хода дороги. Ведутся работы по асфальтированию съездов, укреплению обочин и установке технических средств организации дорожного движения. Ввод объекта в эксплуатацию состоится не позднее 1 ноября 2021 года.