Продлён контроль исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Саратовской области, проведённого по поручению Президента Российской Федерации начальником Экспертного управления Президента Российской Федерации Владимиром Симоненко в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 7 февраля 2018 года

Поручение, данное Губернатору Саратовской области по обращению Стулий Виктории Викторовны из города Саратова Саратовской области, предусматривает принятие мер по обеспечению надлежащего состояния существующей дороги по улице Менякина, безопасности дорожного движения к общеобразовательным учреждениям, расположенным в микрорайоне 1 Новосоколовогорского жилого района, а также по строительству участка дороги с тротуарами по улице Менякина, проходящего от улицы Муленкова до Усть-Курдюмского шоссе, в городе Саратове.

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев доложил, что в связи с наличием большого количества инженерных коммуникаций, попавших в зону производства работ по устройству покрытия проезжей части на данном участке автомобильной дороги, требующих выноса или их переустройства, отсутствием свободных коридоров прокладки новых коммуникаций или переустройства существующих возникла необходимость в корректировке проектной документации с повторным проведением экспертизы. Все необходимые изменения были внесены в проектную и рабочую документацию, получены положительные заключения государственной экспертизы. Срок выполнения работ по объекту капитального строительства «Строительство автомобильной дороги по улице им. Менякина Ю.И. В Волжском районе города Саратова» по итогам повторно объявленного аукциона – до 25 декабря 2020 года. Наряду с причинами объективного характера переноса сроков строительства участка автомобильной дороги имеются причины субъективного характера, заключающиеся в ненадлежащей подготовке специалистами комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации муниципального образования «Город Саратов» документации по проведению электронного аукциона на выполнение работ по объекту капитального строительства «Строительство автомобильной дороги по улице им. Менякина Ю.И. в Волжском районе города Саратова».

На этом основании срок исполнения поручения продлён до 5 февраля 2021 года.