О ходе исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жителя Самарской области, проведённого по поручению Президента Российской Федерации начальником Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам Павлом Зеньковичем в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 19 декабря 2013 года

Поручение, данное по обращению Водыжева Вениамина Владимировича из города Октябрьск Самарской области, предусматривает принятие мер по газификации жилых домов, в том числе расположенных по переулку Украинский, в городе Октябрьск.

Губернатор Самарской области Николай Меркушкин доложил, что в целях газификации жилых домов в городе Октябрьск реализуются мероприятия, предусматривающие строительство объектов газопроводной инфраструктуры высокого и низкого давления общей протяжённостью порядка 70 км. Учитывая значительную протяжённость газопроводов, проектирование и строительство ведётся отдельными очередями, исходя из технической возможности поэтапного ввода в эксплуатацию объектов законченного строительства. В настоящее время введены в эксплуатацию газопроводы высокого и низкого давления в рамках первой очереди строительства газопроводов в западной части города Октябрьск. В рамках второй и третьей очереди строительства газопроводов в западной части города строительно-монтажные работы завершены в полном объёме, готовится исполнительная документация законченных строительством объектов, ввод в эксплуатацию которых планируется произвести в 2016 году. Также в 2016 году планируется завершение проектно-изыскательских работ и оформление разрешительной документации для газификации центральной части города. Строительство объектов газопроводной инфраструктуры для обеспечения возможности подключения домовладений по переулку Украинский будет продолжено в рамках реализации мероприятий по строительству газопроводов в центральной части города Октябрьск.