О ходе исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Чувашской Республики, проведённого по поручению Президента Российской Федерации помощником Президента Российской Федерации Андреем Фурсенко в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 23 марта 2021 года

Поручение, данное Министру просвещения Российской Федерации по обращению Сошко Ирины Александровны из города Чебоксары Чувашской Республики, предусматривает совместное с Кабинетом Министров Чувашской Республики принятие мер по строительству по проекту, прошедшему государственную экспертизу, и вводу в эксплуатацию здания школы в микрорайоне «Университет» города Чебоксары.

Исполняющий обязанности Министра просвещения Российской Федерации Александр Бугаев доложил о том, что в соответствии с заключенным между Минпросвещения России и Кабинетом Министров Чувашской Республики соглашением от 24 декабря 2021 года из федерального бюджета бюджету Чувашской Республики предусмотрена субсидия на строительство Школы в 2023–2024 годах в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие образования». В объеме данной субсидии учтена стоимость оснащения здания общеобразовательной организации цементируемыми средствами обучения и воспитания в соответствии с нормативом стоимости оснащения одного места обучающегося средствами обучения и воспитания, утверждаемым ведомственными актами Минпросвещения России, с перерасчетом на проектную мощность строящихся, приобретаемых (выкупаемых), ремонтируемых или реконструируемых зданий. Между казенным учреждением Чувашской Республики «Республиканская служба единого заказчика» Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики и акционерным обществом «Специализированный застройщик «ТУС» заключен контракт на выполнение строительно-монтажных работ со сроком исполнения – 31 июля 2024 года. По состоянию на 13 июля 2023 года строительная готовность Объекта составляет 27 процентов. В настоящее время завершены работы по устройству котлована, фундаментов здания, каркаса подвального этажа и перекрытий цокольного этажа, возведены стены первого этажа, выполняются работы по возведению второго и третьего этажей, установке окон и устройству перегородок.