Продлён контроль исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Нижегородской области, проведённого по поручению Президента Российской Федерации заместителем Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Владимиром Островенко в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 25 ноября 2021 года

Поручение, данное Губернатору Нижегородской области по обращению от имени жителей Мамаевой Марии Геннадьевны из города Нижнего Новгорода Нижегородской области предусматривает совместное с Министерством спорта Российской Федерации принятие мер по реконструкции футбольного поля на территории муниципального автономного учреждения «Спортивная школа «Мещера» в городе Нижнем Новгороде, обеспечив безопасные условия занятий физической культурой и спортом детей до завершения работ.

Исполняющий обязанности Губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев доложил о том, что заключен муниципальный контракт на выполнение работ по замене покрытия футбольного поля с устройством системы подогрева поля на территории школы. В ходе выполнения работ возникла необходимость в корректировке ранее разработанной проектно-сметной документации. В настоящее время выполнены работы по устройству песчаного основания, укладке термомодулей и труб подогрева поля, устройству коллектора, монтажу теплопункта. Вследствие аномальных морозов в начале 2023 года начались перебои в работе теплового пункта, вероятной причиной которых является нарушение целостности трубы в системе подогрева футбольного поля, в результате чего происходит аварийная утечка специализированной жидкости, что в свою очередь приводит к автоматической остановке насоса подачи рабочего теплоносителя. Ввиду отсутствия функционирования системы подогрева футбольного поля проведение работ по монтажу искусственного покрытия футбольного поля не возможно. Специализированной организацией выполняются работы по выявлению и устранению причин нарушений целостности в системе подогрева футбольного поля.

На этом основании срок исполнения поручения продлён до 15 мая 2023 года.