О ходе исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Приморского края, проведённого по поручению Президента Российской Федерации заместителем Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Магомедсаламом Магомедовым в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 6 декабря 2018 года

Поручение, данное Губернатору Приморского края по обращению Грицаковой Марины Альбертовны из села Рощино Красноармейского района Приморского края, предусматривает принятие мер по завершению строительства и вводу в эксплуатацию школы в селе Рощино Красноармейского района, обеспечив надлежащие условия образования детей до завершения работ.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко доложил о том, что строительно-монтажные работы на объекте производятся подрядной организацией в соответствии с заключенным муниципальным контрактом на выполнение работ по завершению строительства объекта. В связи с некорректной проектно-сметной документацией, представленной предыдущим подрядчиком, допущено отставание от графика выполнения работ на объекте. В результате проведенного обследования объекта выявлено ограниченно работоспособное состояние лестниц, оконных проемов, кровли, конструкций крыши, балок перекрытий. Выполнены работы по корректировке проектно-сметной документации, получено положительное заключение краевого государственного автономного учреждения «Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий Приморского края». Окончание строительно-монтажных работ планируется к 30 июня 2022 года. Начало образовательного процесса – 1 сентября 2022 года. По состоянию на 28 июля 2021 года техническая готовность объекта составляет 68 процентов: возведены три блока – А, Б, В, в которых ведутся отделочные и электромонтажные работы; осуществляются работы по ремонту кровли и прокладке наружных сетей канализации, завершается возведение второго этажа блока Г. Работы на объекте ведутся в соответствии с графиком.