О ходе исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео–конференц–связи жительницы Сахалинской области, проведённого по поручению Президента Российской Федерации начальником Управления Президента Российской Федерации по работе с обращениями граждан и организаций Михаилом Михайловским в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 20 июня 2018 года

Поручение, данное Губернатору Сахалинской области по обращению Красюк Ирины Викторовны из села Кировское Тымовского городского округа Сахалинской области, предусматривает совместное с Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики принятие мер по строительству и вводу в эксплуатацию образовательного учреждения в селе Кировском Тымовского городского округа, обеспечив надлежащие условия образования детей до ввода образовательного учреждения в эксплуатацию.

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко доложил о том, что продолжается строительство объекта «Школа-детский сад в селе Кировское». По состоянию на 18 октября 2021 года техническая готовность объекта составляет 87 процентов. В настоящее время подрядчиком ведутся внутренние отделочные работы, монтаж внутренних инженерных сетей, штукатурка фасада, благоустройство территории. В процессе выполнения строительно–монтажных работ по контракту подрядной организацией выявлен ряд несоответствий в проектной документации и смете, а также дополнительные виды и объёмы работ, неучтенные проектом. В связи с чем заказчиком выполнена корректировка проектной документации, получено положительное заключение повторной государственной экспертизы. В результате корректировки проектной документации выделено 2 этапа строительства. Планируемый срок ввода: 1 этап – здание школы и детского сада до 25 декабря 2021 года; 2 этап – спортивная зона до 1 августа 2022 года. До ввода объекта в эксплуатацию в существующих образовательных организациях обеспечены надлежащие условия для обучения детей.