О ходе исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Свердловской области, проведённого по поручению Президента Российской Федерации помощником Президента Российской Федерации Игорем Щёголевым в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 27 ноября 2014 года

Поручение, данное по обращению Палкиной Татьяны Валерьевны из города Каменск-Уральского Свердловской области, предусматривает принятие мер по строительству крытого катка с искусственным льдом в городе Каменск-Уральском.

Министр спорта Российской Федерации Виталий Мутко доложил, что строительство крытого катка осуществляется с 2015 года за счёт средств консолидированного бюджета Свердловской области.

В ходе строительства объекта выявлена необходимость корректировки проекта в части усиления основания железобетонной плиты ледового поля, в связи с чем планируемый срок завершения строительства перенесён на конец 2017 года.

Губернатор Свердловской области Евгений Кувайшев доложил о том, что в настоящее время строительная готовность указанного объекта составляет более 90 процентов (осуществляются пусконаладочные работы и тестовые испытания установленного оборудования). Ввод в эксплуатацию в установленный срок (до 1 декабря 2017 года) не представляется возможным в связи со значительным увеличением сроков изготовления и поставки лифтового оборудования и ледозаливочных машин.