О ходе исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жителя Хабаровского края, проведённого по поручению Президента Российской Федерации помощником Президента Российской Федерации – начальником Контрольного управления Президента Российской Федерации Дмитрием Шальковым в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 18 февраля 2020 года

Поручение, данное Губернатору Хабаровского по обращению Колесникова Алексея Анатольевича из села Троицкое Нанайского района Хабаровского края предусматривает совместное с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации принятие мер по разработке и представлению графика проведения работ и их финансирования по обеспечению централизованным водоснабжением и водоотведением, в том числе со строительством внутридомовых сетей, многоквартирных жилых домов в селе Троицком Нанайского района.

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев доложил о том, что проект строительства в селе Троицкое системы централизованного водоснабжения разработан, плановый срок получения положительного заключения государственной экспертизы на проект – ноябрь 2021 года. Проект системы централизованного водоотведения в селе Троицкое, предусматривающий строительство напорных и самотечных коллекторов, канализационной насосной станции, станции биологической очистки, выполнен на 70 %. Срок завершения проектных работ – апрель 2022 года. Изменение плановых сроков проектирования обусловлено распространением новой коронавирусной инфекции и введением ограничительных противоэпидемических мер. Указанные факторы негативно отразились на продолжительности инженерных изысканий, получении разрешений и согласований, а также выполнении иных предпроектных работ. Строительство систем водоснабжения и водоотведения села Троицкое с устройством внутридомовых систем водопровода и канализации в многоквартирных домах будет выполнено в 2022 году.