О ходе исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жителя Псковской области, проведённого по поручению Президента Российской Федерации помощником Президента Российской Федерации в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 21 ноября 2017 года

Поручение, данное 21 ноября 2017 года помощником Президента Российской Федерации Андреем Белоусовым Министру образования и науки Российской Федерации по обращению Цупринова Алексея Александровича из города Великие Луки Псковской области предусматривает совместное с администрацией Псковской области принятие мер по строительству и вводу в эксплуатацию здания школы в микрорайоне улиц Лаврино, Герцена и Щорса города Великие Луки.

Исполняющий обязанности Министра просвещения Российской Федерации Андрей Корнеев доложил о том, что школу в городе Великие Луки планировалось ввести в эксплуатацию в июне 2022 года. Однако в связи с недобросовестным исполнением подрядной организацией принятых обязательств в рамках заключенного муниципального контракта в части отставания от графика строительно-монтажных работ на объекте, приведшим, как следствие, к нарушению запланированных сроков ввода объекта, новой датой ввода школы в городе Великие Луки определено 31 августа 2022 года. Актуальная строительная готовность – 95%. По информации Псковской области, по школе в городе Великие Луки завершаются строительные работы, а с 1 сентября 2022 года предварительно запланировано ее открытие. Обстоятельств, препятствующих вводу данного объекта в эксплуатацию во вновь определенные сроки, регионом в настоящее время не идентифицировано. На период строительства объекта обучение детей осуществлялось на базе школы № 17, расположенной в рассматриваемом микрорайоне, а также в иных общеобразовательных организациях, территориально также находящихся в данном населенном пункте.