О ходе исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жителя Республики Саха (Якутия), проведённого по поручению Президента Российской Федерации начальником Управления Президента Российской Федерации по обеспечению конституционных прав граждан Татьяной Локаткиной в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 14 ноября 2019 года

Поручение, данное Главе Республики Саха (Якутия) по обращению Захарова Рустама Егоровича из села Октёмцы Хангаласского улуса Республики Саха (Якутия), предусматривает принятие мер по строительству и вводу в эксплуатацию объекта «Школа-сад на 220/100 мест в селе Октёмцы Хангаласского улуса», обеспечив надлежащие условия образования детей до завершения работ.

Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев доложил о том, что в настоящее время в соответствии с графиком производства работ строительная готовность объекта «Школа-сад на 220/100 мест в селе Октёмцы Хангаласского улуса» составляет 70%. Выполнены следующие виды работы: монтаж внутренней системы отопления и вентиляции, водопровода и канализации, теплых полов, силового электрооборудования, наружного электроснабжения и электроосвещения, устройство кровли, наружная отделка, смонтированы 2 пожарных резервуара по 150 кг, асфальтирование проездов, бетонирование площадок и устройство тротуаров из плитки, черновая отделка (оштукатуривание стен и цементно-песчаная стяжка полов), технологическое присоединение к сетям ПАО «Якутскэнерго». Запуск газовой котельной и подача тепла в здание запланировано в конце марта 2021 года, после чего запланировано проведение внутренних работ: чистовая отделка, установка сантехнического оборудования внутренних слаботочных систем, охранно-пожарной сигнализации, внутреннего электроосвещения, пусконаладочные работы и автоматизация, а также работы по наружным сетям связи, отделке крылец, ограждению территории, озеленению, установке малых архитектурных форм. Окончание строительно-монтажных работ планируется во 2 квартале 2021 года, сдача объекта и ввод в эксплуатацию будет осуществлен до 31 августа 2021 года.