Продолжен контроль исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Омской области, проведённого по поручению Президента Российской Федерации помощником Президента Российской Федерации Максимом Орешкиным в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 20 апреля 2022 года

Поручение, данное Председателю Правления ПАО «Газпром», заместителю Председателя Совета директоров ПАО «Газпром» по обращению Фоменко Натальи Александровны из села Ребровка Омского района Омской области, предусматривает совместное с правительством Омской области принятие мер по газификации жилых домов в селе Ребровка, деревнях Зелёное Поле и Верхний Карбуш Омского района.

Председатель Правления ПАО «Газпром», заместитель Председателя Совета директоров ПАО «Газпром» Алексей Миллер доложил о том, что в рамках выполнения мероприятий по догазификации завершаются строительно-монтажные работы на распределительном газопроводе в селе Ребровка общей протяжённостью 7,2 км (далее – Газопровод). В настоящее время проводятся испытания подземной части трубопровода, осуществляется подготовка исполнительно-технической документации, планируемый срок окончания работ и подписания акта приёмки Газопровода в эксплуатацию – 15 февраля 2024 года. При этом работы по строительству газопровода-ввода к домовладению заявителя (далее – Домовладение), расположенному в селе Ребровка, а также сетей газопотребления в границах земельного участка Домовладения выполнены в полном объёме. Подключение и пуск газа в газоиспользующее оборудование Домовладения будут осуществлены после окончания строительства Газопровода и получения от заявителя уведомления о готовности к подключению газоиспользующего оборудования к сети газораспределения. Газификация деревни Зелёное Поле предусмотрена Корректировкой (актуализацией) Программы развития газоснабжения и газификации Омской области на период 2021–2025 годов. Согласно Плану-графику синхронизации выполнения программы развития газоснабжения и газификации Омской области на 2023 год проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы на объекте «Газопровод межпоселковый к д. Зелёное Поле Омского района Омской области» и внутрипоселковых газопроводах в деревне Зелёное Поле синхронизированы. Планируемый срок окончания проектирования газопроводов – IV квартал 2024 года, завершение их строительства – IV квартал 2025 года.

На этом основании контроль исполнения поручения продолжен в соответствии с ранее установленными сроками до 1 ноября 2024 года и до 1 ноября 2025 года.