Продолжен контроль исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Новосибирской области, проведённого по поручению Президента Российской Федерации начальником Управления Президента Российской Федерации по общественным связям и коммуникациям Александром Смирновым в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 21 октября 2014 года

Поручение, данное Губернатору Новосибирской области по обращению Домашенко Галины Анатольевны из города Болотное Болотнинского района Новосибирской области, предусматривает принятие мер по капитальному ремонту здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4» города Болотного.

Заместитель Губернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов доложил о том, что в настоящее время на объекте «Здание школы Болотнинского района города Болотное, улица Ремесленная, 2» выполнены работы по устройству котлована и фундамента, стен и полов подвала, плит перекрытия, выполнена кирпичная кладка, устройство тепловых сетей на 100%, наружной канализации на 97%, наружных сетей водоснабжения на 100%, монтаж оконных блоков – 99%, внутренние инженерные сети (вентиляция – 95%, отопление – 95%, водоснабжение – 83%, канализация – 80%); отделка фасада – 69%, цоколь – 100%. Планируемый срок ввода в эксплуатацию объекта «Здание школы Болотнинского района города Болотное, улица Ремесленная, 2» до конца 2021 года.

На этом основании контроль исполнения поручения продолжен в соответствии с ранее установленным сроком до 1 сентября 2022 года с представлением докладов о ходе работ до 1 октября 2021 года, до 1 декабря 2021 года и до 15 августа 2022 года.