О ходе исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жителя Чувашской Республики, проведённого по поручению Президента Российской Федерации начальником Управления Президента Российской Федерации по научно-образовательной политике Инной Биленкиной в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 24 мая 2019 года

Поручение, данное Главе Чувашской Республики по обращению от имени жителей Андриянова Сергея Николаевича из села Малые Яуши Вурнарского района Чувашской Республики, предусматривает принятие мер по капитальному ремонту участка автомобильной дороги Шихазаны – Калинино в Вурнарском районе, обеспечив проезжее состояние дороги до завершения работ и безопасность дорожного движения.

Глава Чувашской Республики Олег Николаев доложил о том, что 27 августа 2019 года заключен государственный контракт на капитальный ремонт автомобильной дороги Шихазаны – Калинино, км 15+624 – км 28+000 в Вурнарском районе Чувашской Республики со сроком завершения работ 30 ноября 2019 года. Причинами неисполнения условий контракта в срок подрядной организацией послужили неэффективная организация труда, значительное отставание от графика производства работ. В связи с этим к подрядной организации были применены штрафные санкции, заказчиком контракт расторгнут в одностороннем порядке. Одновременно с разбирательством в Арбитражном суде Чувашской Республики начиная с 20 июля 2022 года заказчик осуществляет подготовку документации для проведения конкурсных процедур по корректировке проектной документации на определение достоверности сметной стоимости капитального ремонта данной дороги. Выполнение проектно-изыскательских работ планируется завершить до 15 декабря 2022 года. Завершение работ по капитальному ремонту участка автомобильной дороги Шихазаны – Калинино в Вурнарском районе Чувашской Республики запланировано в 2023 году.