Продолжен контроль исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Магаданской области, проведённого по поручению Президента Российской Федерации первым заместителем Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Алексеем Громовым в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в городе Москве 13 марта 2019 года

Поручение, данное по обращению Гальчиной Оксаны Сергеевны из города Магадана Магаданской области, предусматривает принятие мер по разработке и предоставлению плана мероприятий по реконструкции существующего бассейна с ванной 25 метров, физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном с ванной.

Исполняющий обязанности Губернатора Магаданской области Юрий Бодяев доложил о том, что 30 июля 2017 года по итогам открытого аукциона заключен муниципальный контракт с ООО «КБК СоцСтрой», город Иркутск на строительство объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном с ванной 25x8,5 м», расположенный по адресу: Магаданская область, г. Магадан, ул. Октябрьская». Срок окончания работ по контракту — 25 ноября 2020 года. В рамках выполнения работ по муниципальному контракту подрядной организацией установлено ограждение строительной площадки с информационным щитом, выполнена вертикальная планировка участка, возведена подпорная стена, разработан котлован под здание физкультурно- оздоровительного комплекса, забиты 219 железобетонных свай, выполнен фундамент под малую чашу бассейна. Продолжаются работы по устройству фундамента под большую чашу бассейна, возведению монолитных стен подвала и монтажу металлокаркаса здания. Техническая готовность объекта по состоянию на 18.11.2019 г. – 30 %. С начала строительства приняты акты выполненных работ КС-2 и справки о стоимости выполненных работ формы КС-3. По муниципальному контракту на объекте осуществляется строительный контроль специалистами ООО «МагаданСтройЭксперт». На строительной площадке установлены камеры видеонаблюдения, воспользоваться которыми можно через портал Правительства Магаданской области. В настоящее время проводятся работы по подготовке строительной площадки, обустройству «нулевого» цикла «Универсального спортивно-оздоровительного комплекса «Президентский» в г. Магадане». Подрядной организацией ООО «Магнум» заключены договоры на поставку металлоконструкций для строительства каркаса здания комплекса. Строительство «Универсального спортивно-оздоровительного комплекса «Президентский» в городе Магадане» ведется в плановом режиме.

На этом основании контроль исполнения поручения продолжен в соответствии с ранее установленными сроками до 25 ноября 2020 года и до 25 ноября 2021 года.