О ходе исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Республики Карелия, проведённого по поручению Президента Российской Федерации начальником Управления Президента Российской Федерации по приграничному сотрудничеству Алексеем Филатовым в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 20 ноября 2019 года

Поручение, данное Губернатору Республики Карелия по обращению Фирсовой Галины Петровны из города Кондопога Республики Карелия, предусматривает совместное с Министерством культуры Российской Федерации принятие мер по разработке и представлению графика проведения работ и их финансирования по строительству и вводу в эксплуатацию нового здания для размещения муниципального образовательного учреждения дополнительного образования Кондопожского муниципального района «Детская школа искусств» в городе Кондопоге, обеспечив надлежащие условия образования детей до завершения работ.

Губернатор Республики Карелия Артур Парфенчиков доложил о том, что в соответствии с заключённым контрактом проектная документация на строительство объекта подготовлена. В связи с выявленными замечаниями проектной документации она направлялась на экспертизу в автономное учреждение Республики Карелия «Управление государственной экспертизы Республики Карелия». В настоящее время проектная организация устраняет замечания, предъявленные по пожарной безопасности в связи с изменением санитарных норм и правил. Доработанная проектная документация будет направлена на повторную государственную экспертизу в срок не позднее 30 сентября 2021 года и в течение 42 рабочих дней планируется получение положительного заключения государственной экспертизы.