Продолжен контроль в рабочем порядке за принятием мер по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Ямало-Ненецкого автономного округа, проведённого по поручению Президента Российской Федерации советником Президента Российской Федерации Александрой Левицкой в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 19 ноября 2019 года

Поручение, данное Губернатору Ямало-Ненецкого округа по обращению Аксариной Светланы Александровны из села Горки Шурышкарского района Ямало-Ненецкого автономного округа, предусматривало принятие мер по обследованию условий образования детей в муниципальном казённом общеобразовательном учреждении «Горковская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья» в селе Горки Шурышкарского района, и по разработке и представлению графика проведения работ и их финансирования по строительству нового здания для указанного общеобразовательного учреждения, обеспечив надлежащие условия образования детей до завершения работ.

В связи с разработкой и представлением графика проведения работ и их финансирования по строительству нового здания школы-интерната в селе Горки Шурышкарского района, поручение было снято с контроля. Принятие мер по завершению строительства и вводу объекта в эксплуатацию осуществляется в рабочем порядке.

Заместитель Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Александр Подорога доложил о том, что в соответствии с постановлением Правительства автономного округа от 03.06.2020 № 685-П объект переименован и включен в перечень объектов с наименованием «Центр допрофессиональной подготовки и дополнительного образования для детей и взрослых с интернатом на 60 мест, с. Горки Шурышкарского района». Заключен государственный контракт на выполнение работ по внесению изменений в проектную документацию в связи с возобновлением строительства объекта. Срок выполнения работ по государственному контракту — до 31.01.2022. Ориентировочный срок получения положительных заключений государственной экспертизы по проектной документации и о достоверности определения сметной стоимости строительства объекта — конец января 2022. Планируемый срок заключения государственного контракта на выполнение строительно-монтажных работ — май 2022. Ориентировочный срок выполнения строительно-монтажных работ — декабрь 2024.

На этом основании продолжен контроль в рабочем порядке за принятием мер – завершением строительства и вводе объекта в эксплуатацию в соответствии с ранее установленными сроками до 1 мая 2022 года, до 1 сентября 2022 года и до 1 июня 2023 года.