О ходе исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Костромской области, проведённого по поручению Президента Российской Федерации начальником Управления Президента Российской Федерации по работе с обращениями граждан и организаций Михаилом Михайловским в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 12 октября 2022 года

Поручение, данное Министру просвещения Российской Федерации по обращению Юдиной Юлии Сергеевны из деревни Царёво Костромского района Костромской области, предусматривает совместное с администрацией Костромской области принятие мер по строительству и вводу в эксплуатацию нового здания муниципального казённого общеобразовательного учреждения Костромского муниципального района Костромской области «Апраксинская основная общеобразовательная школа» в посёлке Апраксино Костромского района.

Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов доложил о том, что 24 декабря 2021 года заключено соглашение о предоставлении бюджету Костромской области субсидии на софинансирование расходов, возникающих при реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, на реализацию мероприятий по содействию создания в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа. Строительство объекта предусмотрено в 2023 году. Срок ввода объекта в эксплуатацию согласно соглашению установлен до 31 декабря 2023 года. Строительная готовность объекта на 7 декабря 2022 года – 1%. Во время строительства нового здания школы учебный процесс осуществляется в действующем здании школы по адресу: Костромская область, Костромской район, посёлок Апраксино, улица Коммунаров, дом 28. Здание находится в удовлетворительном состоянии. 8 июля 2022 года заключен государственный контракт на выполнение работ по подготовке проектной и рабочей документации, проведение инженерных изысканий и строительно-монтажных работ. На первом этапе исполнения заключенного контракта выполнены мероприятия в части проведения инженерных изысканий по объекту. В рамках исполнения второго этапа выполнены следующие работы: ограждение забором строительной площадки, устройство временных зданий и освещения, установка видеокамер внутри строительной площадки; расчистка территории под строительство здания.