Снято с контроля исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жителя Приморского края, проведённого по поручению Президента Российской Федерации начальником Референтуры Президента Российской Федерации в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 6 марта 2018 года

Поручение, данное 6 марта 2018 года начальником Референтуры Президента Российской Федерации Дмитрием Калимулиным по обращению Шопина Артёма Валерьевича из города Артём Приморского края, предусматривает совместно с Министерством транспорта Российской Федерации и Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока принять меры по разработке и представлению графика проведения работ и их финансирования по реконструкции мостовых переходов автомобильной дороги Артём – Находка – порт Восточный в Приморском крае, обеспечив проезжее состояние дороги до завершения работ и безопасность дорожного движения.

Директор Департамента развития человеческого капитала и территориального развития Григорий Смоляк доложил о том, что на автомобильной дороге Артём — Находка — порт Восточный расположено 59 мостовых сооружений, из них 43 находятся в ненормативном состоянии, не соответствуют современным требованиям по грузоподъемности и работают в режиме перегрузки. Администрацией Приморского края определена первоочередная необходимость проведения реконструкции в отношении 22 мостовых переходов со сроком проведения работ до 2024 года и разработан график проведения работ. Из заявленных к реконструкции 22 мостовых переходов в 2019 году: завершены работы по реконструкции 1 мостового перехода, срок ввода объекта в эксплуатацию — январь 2020 года. В июне 2019 года на мосту открыто движение автотранспорта; начаты строительно-монтажные работы по реконструкции 2 мостовых переходов со сроком завершения работ к концу 2020 года; получены положительные заключения государственной экспертизы на проектно-сметную документацию по реконструкции 2 мостовых переходов; в отношении 15 мостовых переходов ведутся проектно-изыскательские работы; по 2 объектам начаты работы по подготовке обоснования инвестиций в объект капитального строительства. В 2020 году планируется начать строительно-монтажные работы по реконструкции 17 мостовых переходов.

Контроль за исполнением поручения осуществляется в рабочем порядке до 1 декабря 2021 года с предоставлением промежуточных докладов до 15 ноября 2019 года и до 15 ноября 2020 года.