Продлён контроль исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Липецкой области, проведённого по поручению Президента Российской Федерации начальником Управления Президента Российской Федерации по внутренней политике в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 10 июня 2014 года

Поручение, данное по обращению Королёвой Ольги Викторовны из города Липецка Липецкой области, предусматривает принятие мер по обеспечению инженерными коммуникациями земельных участков в селе Жёлтые Пески города Липецка.

Глава администрации Липецкой области Олег Королёв доложил о ходе исполнения поручения.

По вопросу электроснабжения. Проектирование и строительство сетей электроснабжения начато в 2014 году за счёт средств инвестиционной программы филиала ОАО «МРСК Центра» – «Липецкэнерго» на 2013 – 2018 годы. В 2014 году были выделены финансовые средства на строительство ВЛ-10/0,4 кВ и трансформаторной подстанции, выполнена проектная документация. Строительство подводящих сетей выполнено. Строительство распределительных сетей (I очередь) по улицам будет завершено в IV квартале 2015 года. Строительство в остальных очередях застройки будет осуществляться в 2016 и последующих годах.

По вопросу газоснабжения. Проектирование и строительство сетей газоснабжения осуществляется за счёт средств региональной программы газификации «Программы газификации и реконструкции газораспределительных сетей Липецкой области на 2014 – 2016 годы». Проектирование и строительство газопровода будет осуществляться в 2015 – 2016 годах.

По вопросу водоснабжения. Для обеспечения питьевой водой потребителей в 2013 году за счёт городского бюджета разработаны основные проектные решения на строительство магистрального водовода. В соответствии с муниципальным контрактом проектирование сетей водоснабжения будет завершено в декабре 2015 года. К строительству подводящего водовода до границ коттеджной застройки планируется приступить в 2016 году. Возможность строительства уличных распределительных сетей водоснабжения появится после окончания строительства магистрального водовода.

На этом основании контроль исполнения поручения продлён до 1 сентября 2016 года.