Продлён контроль исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жителя Омской области, проведённого по поручению Президента Российской Федерации помощником Президента Российской Федерации Андреем Белоусовым в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 28 июня 2018 года

Поручение, данное по обращению Келлера Альберта Вильгельмовича из села Алексеевка Москаленского района Омской области, предусматривает принятие мер по завершению капитального ремонта здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Москаленского муниципального района Омской области «Алексеевская средняя общеобразовательная школа».

Министр просвещения Российской Федерации Ольга Васильева и временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области Александр Бурков доложили о том, что в настоящее время завершается ремонт кровли основного здания школы. Ведутся работы по ремонту кровли здания начальных классов и перехода. Завершены работы по восстановлению кирпичной кладки стен здания, замена оконных блоков выполнена на 65 процентов, выполнен ремонт электропроводки на втором и третьем этажах здания школы. В помещениях продолжаются отделочные работы, работы по замене дверных блоков, ремонт автоматической пожарной сигнализации. Аукцион на ремонт кровли актового и спортивного залов объявлен 29 августа 2018 года. Объявление электронного аукциона по ремонту спортивного и актового залов, внутренних помещений здания, крыльца основного школы, монтажа противопожарных дверей, установке оконных блоков планируется на 3 сентября 2018 года. Ремонт основного здания и крыла, примыкающего к основному зданию школы, планируется завершить в срок до 20 сентября 2018 года, а помещения спортивного и актового залов ввести в эксплуатацию в срок до 1 ноября 2018 года.

На этом основании контроль исполнения поручения продлён до 10 ноября 2018 года.