О ходе исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Удмуртской Республики, проведённого по поручению Президента Российской Федерации помощником Президента Российской Федерации Андреем Фурсенко в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 13 июля 2017 года

Поручение, данное по обращению Брусничниковой Ольги Алексеевны из города Ижевска Удмуртской Республики, предусматривает принятие мер по определению источников финансирования и завершению строительства и вводу в эксплуатацию здания поликлиники в Ленинском районе города Ижевска.

Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов доложил о том, что на объекте поликлиника в Ленинском районе города Ижевска на начало ноября 2018 года генподрядчиком выполнены наружные стены, перегородки цоколя, 1–4 этажей на 98 % . Кровля выполнена на 99%, шпиль смонтирован. Устройство теплового контура здания завершено. Устройство водопровода выполнено на 95 %. Установлены 100% окон, внутренние инженерные коммуникации выполнены на 85%, наружные инженерные коммуникации выполнены на 95%, благоустройство территорий выполнено на 90 %. Ведутся отделочные работы. Общая готовность объекта – 80 %. Сдать объект поликлиника в эксплуатацию планируется 10 декабря 2018 года.