Продлен контроль в рабочем порядке за принятием мер по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жителя города Москвы, проведённого по поручению Президента Российской Федерации начальником Управления Президента Российской Федерации по работе с обращениями граждан и организаций Михаилом Михайловским в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 25 октября 2017 года

Поручение, данное Мэру Москвы по обращению Титова Сергея Михайловича из деревни Саларьево города Москвы, предусматривало принятие мер по разработке и представлению графика производства работ по строительству и вводу в эксплуатацию канализационных сетей в деревне Саларьево города Москвы.

В связи с заключением государственного контракта на выполнение подрядных работ на строительство канализационной насосной станции в деревне Саларьево города Москвы, поручение было снято с контроля. Принятие мер по реализации данного объекта осуществляется в рабочем порядке.

Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев доложил о том, что 8 февраля 2021 года заключен государственный контракт на выполнение подрядных работ по строительству сетей хозяйственно-бытовой канализации. В процессе выполнения строительно-монтажных работ выявлено несоответствие данных ОПС ГБУ «Мосгоргеотрест» фактическому положению газопровода высокого давления, что повлекло за собой изменение отметки входа сети канализации в КНС. С целью корректировки проектной документации заключен государственный контракт на оказание услуг по осуществлению функций технического заказчика и выполнению проектно-изыскательских работ. В июне 2022 года получены положительные заключения ГАУ «Мосгосэкспертиза» по проектной документации и результатам инженерных изысканий. В настоящее время, ввиду значительного увеличения стоимости строительства объекта по результатам рассмотрения проектно-сметной документации в ГАУ «Мосгосэкспертиза» и невозможности выполнения в полном объеме строительно-монтажных работ по ранее заключенным государственным контрактам, ведется формирование документации для объявления новых закупок на выполнение подрядных работ и оказание услуг по осуществлению функций технического заказчика. График производства работ по строительству и ввода объекта в эксплуатацию будет представлен после заключения государственных контрактов на выполнение строительно-монтажных работ по объекту. Планируемый срок заключения государственных контрактов – III квартал 2022 года.

На этом основании продлён контроль в рабочем порядке за принятием мер – представлением графика производства работ по строительству и вводом в эксплуатацию канализационных сетей в деревне Саларьево города Москвы до 20 октября 2022 года.