Продолжен контроль исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы города Севастополя, проведённого по поручению Президента Российской Федерации заместителем Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Магомедсаламом Магомедовым в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 5 февраля 2019 года

Поручение, данное Министру экономического развития Российской Федерации по обращению Аникиной Елены Ефремовны из города Севастополя, предусматривает совместное с Правительством Севастополя принятие мер по строительству и вводу в эксплуатацию нового здания государственного бюджетного учреждения здравоохранения Севастополя «Городская инфекционная больница», обеспечив надлежащие условия оказания медицинской помощи гражданам до завершения работ.

Министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников доложил о том, что по объекту «Строительство городской инфекционной больницы на 200 коек, г. Севастополь» финансирование за счет средств субъекта Российской Федерации предусмотрено в 2025 году. Утвержден план мероприятий «Дорожная карта» по строительству и вводу в эксплуатацию объектов «Севастопольская больница скорой медицинской помощи», «Многопрофильный лечебно-диагностический корпус онкологического диспансера, город Севастополь» и «Строительство городской инфекционной больницы на 200 коек, город Севастополь», в соответствии с которым разработка проектной документации и получение заключения государственной экспертизы запланированы на 2022–2023 годы, ввод в эксплуатацию — 2025 год. В октябре 2020 года утвержден проект планировки территории медицинского кластера в районе Фиолентовского шоссе в городе Севастополе. Вместе с тем в границах территории, предполагаемой к строительству объекта, расположен ЖСТИЗ «Поляна», состоящий из 53 земельных участков, из которых в Единый государственный реестр недвижимости сведения внесены о 52 земельных участках. Правительством Севастополя с целью выполнения мероприятий по изъятию земельного участка, принадлежащего третьим лицам, для размещения объекта инициирована судебно-претензионная работа по истребованию указанных земельных участков из незаконного владения, по результатам которой, в отношении 46 земельных участков требования истцов не удовлетворены и оспариваемые земельные участки остались в частной собственности. Работа по изъятию земельных участков будет продолжена.

На этом основании срок исполнения поручений продолжен в соответствии с ранее установленными сроками до 15 декабря 2025 года с представлением промежуточных докладов о ходе работ до 15 октября 2023 года и до 15 октября 2024 года.