О ходе исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Нижегородской области, проведённого по поручению Президента Российской Федерации начальником Управления Президента Российской Федерации по работе с обращениями граждан и организаций Михаилом Михайловским в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 25 мая 2016 года

Поручение, данное по обращению Поляковой Елены Эдуардовны из города Нижнего Новгорода Нижегородской области, предусматривает принятие мер по завершению капитального ремонта и вводу в эксплуатацию здания лечебного корпуса № 1 государственного бюджетного учреждения здравоохранения Нижегородской области «Детская городская клиническая больница № 1 Приокского района города Нижнего Новгорода».

Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев доложил, что 14 января 2016 года заключён государственный контракт на выполнение строительно-монтажных работ между учреждением и ООО «Фундаментальный капитал» (далее – подрядчик). Срок завершения работ – 2 декабря 2016 года. К выполнению работ подрядчик приступил с нарушением сроков, не обеспечив своевременную и в полном объёме доставку на объект строительных материалов, а также необходимое количество специалистов. В настоящее время работы прекращены по причине отсутствия у подрядчика оборотных средств. ООО «Фундаментальный капитал» обратился в Арбитражный суд Нижегородской области с заявлением о продлении срока исполнения указанного контракта. Учреждением подано встречное исковое заявление о расторжении государственного контракта в связи с неисполнением его условий подрядчиком. До вступления в законную силу решения суда, проведение аукциона на определение подрядчика невозможно по причине отсутствия финансового обеспечения. С учётом продолжительного срока судебного разбирательства и необходимости проведения конкурентной процедуры по определению нового подрядчика выполнение работ на объекте возможно будет возобновить не ранее октября 2017 года.