О ходе исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жителя города Севастополя, проведённого по поручению Президента Российской Федерации помощником Президента Российской Федерации Андреем Белоусовым в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 7 апреля 2016 года

Поручение, данное по обращению Хрячкова Алексея Дмитриевича из города Севастополя, предусматривает принятие мер по разработке и представлению графика проведения работ и их финансирования по реконструкции газораспределительной станции села Холмовка Бахчисарайского района Республики Крым и газификации жилых домов в селе Пироговка города Севастополя.

Губернатор города Севастополя Дмитрий Овсянников и заместитель Председателя Совета министров Республики Крым Владимир Серов доложили о том, что источником газоснабжения населённых пунктов Фронтовое, Верхнесадовое, Пироговка, Семеренко, является существующая газораспределительная станция у села Холмовка (далее ГРС Холмовка) Республики Крым. В процессе сбора исходных данных в связи с расширением населённого пункта выявлено несоответствие месторасположения ГРС Холмовка и газопровода-отвода нормативным требованиям безопасности Российской Федерации, ввиду чего принято решение о выборе новой площадки для размещения ГРС.

На совещании, проведённом 7 сентября 2017 года с представителями управления жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса города Севастополя и ОАО «Севастопольгаз», для ускорения подачи газа было принято решение о подключении ранее построенного газопровода к селу Фронтовое. Данная схема подключения для системы газоснабжения указанных сёл является окончательной. Правительству города Севастополя рекомендовано подать комплект документов в ГУЛ РК «Крымгазсети» в соответствии с Правилами подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения.

В настоящее время предусмотрены мероприятия по газоснабжению населённых пунктов села Верхнесадовое, села Фруктовое, села Семеренко, посёлка Железнодорожный и села Пироговка путём проектирования и строительства объекта «Строительство газопровода высокого давления II категории от ГРП села Фронтовое до ГГРП села Верхнесадовое». Проектно-изыскательские работы по объекту «Газификация села Пироговка (низкое давление)» запланированы на 2018 год. С учётом изложенного сроки реализации мероприятия по газификации села Пироговка продлены до конца 2019 года.