Продолжен контроль исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жителя Амурской области, проведённого по поручению Президента Российской Федерации начальником Управления Президента Российской Федерации по общественным связям и коммуникациям Александром Смирновым в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 18 февраля 2021 года

Поручение, данное Губернатору Амурской области по обращению Поуха Олега Ивановича из посёлка городского типа Февральск Селемджинского района Амурской области, предусматривает принятие мер по капитальному ремонту спортивного стадиона муниципального бюджетного учреждения «Спортивный комплекс посёлка городского типа Февральск», обеспечив надлежащие условия организации занятий физической культурой и спортом до завершения работ.

Губернатор Амурской области Василий Орлов доложил о том, что в ходе подготовки и согласования проектно-сметной документации по капитальному ремонту спортивного стадиона в целях комплексного подхода к благоустройству территории и приведения спортивного объекта в нормативное состояние объём первоначально заявленных работ значительно расширен. В утверждённую проектно-сметную документацию включено устройство футбольного поля с искусственным покрытием и системой водоотведения, устройство легкоатлетических дорожек с искусственным покрытием, устройство комбинированной спортивной площадки для волейбола и баскетбола, установка уличных тренажёров, площадки для воркаута, устройство хоккейной коробки, роллеродрома, работы по благоустройству территории с системой освещения, ограждения и видеонаблюдения. В связи с увеличением объёма работ стоимость объекта на выполнение вышеперечисленных мероприятий увеличена. По итогам открытого конкурса 28 августа 2021 года заключен муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту объекта «Спортивное поле п. г. т. Февральск». Планируемый срок завершения работ по капитальному ремонту спортивного стадиона – 30 сентября 2022 года. По состоянию на 20 сентября 2021 года подрядчик к работам на объекте не приступил по объективным причинам (с 19 июля 2021 года на территории Селемджинского района введён режим чрезвычайной ситуации). Из‑за природно-климатических особенностей Селемджинского района, приравненного к районам Крайнего Севера, сроки выполнения сезонных строительно-монтажных работ в допустимых температурных значениях ограничены. Завершить мероприятия по капитальному ремонту спортивного стадиона планируется до 1 ноября 2022 года.

На этом основании контроль исполнения поручения продолжен в соответствии с ранее установленным сроком до 1 декабря 2021 года.