Продлён контроль исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Волгоградской области, проведённого по поручению Президента Российской Федерации помощником Президента Российской Федерации в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 23 октября 2012 года

Поручение, данное по обращению Фоменко Светланы Олеговны из посёлка Участок ВПЭЛС 5 города Волгограда Волгоградской области, предусматривает разаботку графика проведения работ и их финансирования по строительству системы централизованного водоснабжения в посёлке Участок ВПЭЛС 5 города Волгограда.

Исполняющий обязанности губернатора Волгоградской области Александр Беляев доложил, что администрацией города Волгограда разработана проектная документация на объект «Водоснабжение пос. Участок ВПЭЛС 5 Ворошиловского района Волгограда» (далее –Объект). Согласно графику строительство Объекта предусматривалось до 31 декабря 2014 года, в 2013 году планировалось выполнить работы по строительству водопроводной насосной станции «Садовая» (далее – ВНС) и двух напорных водоводов до указанного посёлка. Поскольку площадка территории ВНС была подтоплена грунтовыми водами, работы на ней не производились. За это время были выполнены другие работы: строительство подводящих и разводящих сетей в посёлке станции Садовая, части разводящих сетей в посёлке Участок ВПЭЛС 5. Для разработки котлована под ВНС выполнен перенос существующих сетей. По состоянию на 1 июля 2014 года из 17,3 километров проложено 9,4 километров водопроводных труб (54% от общего объёма), установлено 66 водопроводных колодцев, 1 водопроводная камера, подготовлен котлован под строительство ВНС. В связи с дефицитом средств областного бюджета обеспечить финансирование завершения строительства централизованной системы холодного водоснабжения в вышеуказанном посёлке в 2014 году не представляется возможным. Необходимый объём средств для завершения работ по Объекту в 2015 году будет предусмотрен администрации Волгограда при формировании бюджета Волгоградской области на 2015 год. Представлен скорректированный график проведения работ и их финансирования по строительству Объекта, согласно которому завершение строительно-монтажных работ предусматривается до 31 декабря 2015 года.

На этом основании контроль исполнения поручения Президента Российской Федерации продлён до 31 декабря 2014 года.