О ходе принятия мер по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Ямало-Ненецкого автономного округа, проведённого по поручению Президента Российской Федерации советником Президента Российской Федерации Александрой Левицкой в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 19 ноября 2019 года

Поручение, данное Губернатору Ямало-Ненецкого округа по обращению Аксариной Светланы Александровны из села Горки Шурышкарского района Ямало-Ненецкого автономного округа, предусматривало принятие мер по обследованию условий образования детей в муниципальном казённом общеобразовательном учреждении «Горковская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья» в селе Горки Шурышкарского района, и по разработке и представлению графика проведения работ и их финансирования по строительству нового здания для указанного общеобразовательного учреждения, обеспечив надлежащие условия образования детей до завершения работ.

В связи с разработкой и представлением графика проведения работ и их финансирования по строительству нового здания школы-интернат в селе Горки Шурышкарского района, поручение было снято с контроля. Принятие мер по завершению строительства и вводу объекта в эксплуатацию осуществляется в рабочем порядке.

Заместитель Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Александр Подорога доложил о том, что по объекту проведено комплексное обследование строительных конструкций, выполнены инженерные изыскания. Разработанные проектным институтом планировочные и технологические решения согласованы с департаментом образования Ямало-Ненецкого автономного округа. В процессе выполнения работ по корректировке проектной документации зафиксировано отставание от установленных в рамках заключенного контракта сроков выполнения работ по государственному контракту и срыв установленного срока до 31.01.2022 года. Учитывая недопустимо низкий темп выполнения работ исполнителем, государственным заказчиком проведен анализ текущего состояния выполнения контракта. С целью сокращения сроков строительства принято решение о расторжении государственного контракта на корректировку проектной документации и заключение государственного контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта («под ключ»). Ориентировочный срок заключения государственного контракта – декабрь 2022 года. Ориентировочный срок завершения строительно-монтажных работ по объекту – ноябрь 2026 года.