Продлён контроль исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жителя Санкт-Петербурга, проведённого по поручению Президента Российской Федерации начальником Управления Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 13 декабря 2017 года

Поручение, данное 13 декабря 2017 года начальником Управления Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции Андреем Чоботовым Губернатору Ленинградской области по обращению Кудрявцева Александра Анатольевича из города Колпино, города Санкт-Петербурга, предусматривает принятие мер по строительству и вводу в эксплуатацию детского сада в посёлке Тельмана Тосненского района Ленинградской области.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко доложил о том, что в рамках государственной программы Ленинградской области «Современное образование Ленинградской области» за счёт средств областного бюджета Ленинградской области и муниципального бюджета Тосненского района продолжается реализация мероприятия по строительству детского сада на 200 мест. В связи с существенным увеличением цен в 2021 и 2022 годах на строительные ресурсы потребовалась корректировка проектно-сметной документации и повторное прохождение государственной экспертизы. Строительная готовность объекта составляет 5%. За отчетный период получен технический отчёт по испытанию свай статической вертикальной вдавливающей нагрузкой, произведены работы по срубке оголовков свай, по подготовке щебеночного основания, устройству оклеенной гидроизоляции по бетонной подготовке, выполнены работы по армированию, заливке и обратной засыпке ростверка. Муниципальным заказчиком и подрядной организацией принято решение о расторжении муниципального контракта. По результатам проведенных совещаний принято решение о проработке вопроса привлечения застройщика, осуществляющего строительство жилых домов в поселке Тельмана Тосненского района в рамках соглашения о взаимодействии при поддержке пострадавших участников долевого строительства многоквартирных домов, в целях завершения строительства детского сада после расторжения действующего муниципального контракта (планируемый срок завершения работ – 1 июня 2024 года).

На этом основании срок исполнения поручения продлён до 1 сентября 2024 года.