О ходе исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Курганской области, проведённого по поручению Президента Российской Федерации начальником Управления Президента Российской Федерации по общественным связям и коммуникациям Александром Смирновым в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 27 июля 2022 года

Поручение, данное Губернатору Курганской области по обращению Бабенковой Ольги Сергеевны из села Щигры Мокроусовского района Курганской области, предусматривает принятие мер по завершению ремонта участка (от села Мокроусово до границы Тюменской области) автомобильной дороги общего пользования регионального значения Курганской области Лебяжье – Мокроусово – Щигры – граница Тюменской области в Лебяжьевском и Мокроусовском районах Курганской области от кольцевой развязки автомобильной дороги федерального значения Р-254 «Иртыш» до рабочего посёлка Лебяжье, обеспечив проезжее состояние дороги до завершения работ и безопасность дорожного движения.

Заместитель Губернатора Курганской области Константин Малышев доложил о том, что в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» работы по ремонту автомобильной дороги общего пользования регионального значения Курганской области Лебяжье – Мокроусово – Щигры – граница Тюменской области от села Мокроусово до границы Тюменской области с км 67+000 по км 90+596 протяжённостью 23,596 км в Мокроусовском районе Курганской области выполнены. Заключён государственный контракт от 8 апреля 2022 года на выполнение работ по ремонту моста через р. Кизак на км 82+477 автомобильной дороги Лебяжье – Мокроусово – Щигры – граница Тюменской области в Мокроусовском районе Курганской области. На сегодняшний день выполнены работы по устройству перильного и барьерного ограждения, омоноличивание тротуарной зоны моста, по ремонту подмостовых элементов (балок, опор, произведена заливка бетоном конусов, выполнено устройство водоотвода). Со 2 октября 2023 года подрядная организация приступила к переустройству асфальтобетонного покрытия мостового сооружения (выполненного в 2022 году, но не принятого из‑за плохого качества) с устройством деформационных швов. В соответствии с государственным контрактом от 8 апреля 2022 года ведётся претензионная работа в связи с нарушением сроков исполнения контракта. Ориентировочная дата готовности объекта – 1 декабря 2023 года.