Продлён контроль исполнения пункта 2 перечня поручений, данных по итогам работы в городе Твери Тверской области мобильной приёмной Президента Российской Федерации

Губернатор Тверской области Игорь Руденя доложил о ходе исполнения пункта 2 перечня поручений, данных по итогам работы в городе Твери Тверской области 25 июня 2019 года мобильной приёмной Президента Российской Федерации под руководством советника Президента Российской Федерации Александры Левицкой.

Поручение, данное по обращению Чеглакова Константина Сергеевича из города Твери Тверской области, предусматривает принять меры по соблюдению прав граждан в сфере охраны здоровья, организации надлежащего качества оказания медицинских услуг и предотвращения фактов направления персоналом поликлиники граждан для получения платных медицинских услуг и принятие мер по капитальному ремонту здания детской поликлиники № 1 государственного бюджетного учреждения здравоохранения Тверской области «Городская клиническая больница № 6» в городе Твери, прошу Вас доложить Президенту Российской Федерации о выполнении в срок до 25 декабря 2019 года.

В докладе сообщается о том, что в 2018 году в здании детской поликлиники проведены ремонтные работы в помещениях бактериологической лаборатории и стоматологического отделения, а в 2019 году проведена замена трех стояков центрального отопления. Кроме того, в 2018 году приобретены электрокардиограф, рабочее место врача отоларинголога и два аппарата ультразвукового исследования. В 2019 году из областного бюджета Тверской области выделены финансовые средства для разработки проектной документации на капитальный ремонт здания детской поликлиники № 1, включающий замену инженерных коммуникаций, систем горячего и холодного водоснабжения, канализации, вентиляции, электроснабжения, пожарно-охранной сигнализации и ремонт кровли. Заключен государственный контракт с проектной организацией. Проектная документация разработана. Срок проведения государственной экспертизы проекта – февраль 2020 года. Финансирование капитального ремонта детской поликлиники № 1 будет предусмотрено в 2020 – 2021 годах за счет средств областного бюджета Тверской области в рамках разработанной программы строительства и ремонтов приоритетных объектов государственных учреждений здравоохранения Тверской области на 2020 – 2023 годы. Завершить капитальный ремонт планируется в срок до 1 марта 2022 года.

На этом основании контроль исполнения поручения продлён до 20 июля 2020 года.