Продлен контроль исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Калининградской области, проведённого по поручению Президента Российской Федерации начальником Управления Президента Российской Федерации по применению информационных технологий и развитию электронной демократии в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 26 апреля 2018 года

Поручение, данное 26 апреля 2018 года начальником Управления Президента Российской Федерации по применению информационных технологий и развитию электронной демократии Андреем Липовым по обращению Виниславской Ярославы Анатольевны из города Багратионовска Калининградской области, предусматривает принятие мер по завершению газификации жилых домов в городе Багратионовске.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов доложил о том, что газификация жилых домов в городе Багратионовске осуществляется в рамках выполнения работ по строительству объекта «Газоснабжение г. Багратионовска с 2018 года. Реализация объекта обеспечит возможность подключения к природному газу 592 домовладений, в которых проживает более 6300 человек. С целью скорейшего ввода в эксплуатацию и обеспечения природным газом потребителей г. Багратионовска объект разделен на три пусковые очереди. Первые две пусковые очереди объекта введены в эксплуатацию, осуществлен пуск газа в построенные сети газоснабжения. Обеспечены природным газом 214 домовладений, в которых проживает порядка 2200 человек. В настоящее время по третьей очереди объекта подрядчиком ведутся работы по испытанию построенного газопровода, устраняется брак, допущенный при строительстве предыдущим подрядчиком. Ввиду возникшей необходимости проведения работ по перемонтажу построенной ранее системы газоснабжения протяженностью более 8 км завершение работ по объекту планируется в первом полугодии 2020 года. Выполнение строительно-монтажных работ, необходимых для подачи природного газа потребителям третьей пусковой очереди объекта, находится под моим личным контролем.

На этом основании контроль исполнения поручения продлен до 30 сентября 2020 года.