Снято с контроля исполнения поручение, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жителя Архангельской области, проведённого по поручению Президента Российской Федерации начальником Управления Президента Российской Федерации по работе с обращениями граждан и организаций Михаилом Михайловским в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 28 июня 2019 года

Поручение, данное по обращению Спирина Алексея Сергеевича из города Няндома Архангельской области, предусматривает принятие мер по разработке и представлению графика проведения и их финансирования по газификации жилых домов в городе Няндоме.

Заместитель председателя Совета директоров ПАО «Газпром», председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер доложил о том, что в целях газификации данного населенного пункта ПАО «Газпром» предусматривается строительство объекта «Газопровод межпоселковый от ГРС «Няндома» до города Няндома и микрорайона Каргополь-2 Няндомского района Архангельской области», источником газоснабжения для которого является проектируемый объект «Газопровод-отвод и ГРС Няндома Архангельской области»). ООО «Газпром Межрегионгаз» в рамках Программы газификации регионов Российской Федерации на 2019 год завершило проектно-изыскательские работы и получило положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» по Газопроводу. Планируемый срок окончания разработки проектной документации и получения заключения государственной экспертизы по Источнику газоснабжения — 31 декабря 2019 года, начала строительно-монтажных работ 1 квартал 2020 года, их завершения — сентябрь 2021 года. Строительство Газопровода и Источника газоснабжения предполагается синхронизировать. При этом в соответствии с Планом-графиком синхронизации выполнения программ газификации регионов Российской Федерации на 2018 год Правительству Архангельской области необходимо до сентября 2021 года обеспечить подготовку к приему газа 90 домовладений и одной котельной.

На этом основании контроль исполнения поручений осуществляется в рабочем порядке с предоставлением информации в срок до 1 июля 2020 года о ходе строительства сетей газоснабжения, до 1 октября 2021 года о завершении строительства сетей газоснабжения.