О ходе исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жителя Республики Бурятия, проведённого по поручению Президента Российской Федерации начальником Управления Президента Российской Федерации по государственным наградам Владимиром Осиповым в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 2 апреля 2019 года

Поручение, данное по обращению Бурдикова Сергея Владимировича из города Улан-Удэ Республики Бурятия, предусматривает принятие мер по строительству и вводу в эксплуатацию пристроя к зданию муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 33 города Улан-Удэ», обеспечив надлежащие условия образования детей до завершения работ.

Глава Республики Бурятия – Председатель Правительства Республики Бурятия Алексей Цыденов доложил о том, что в настоящее время завершается строительство объекта. Строительная готовность на 5 ноября 2019 года составляет 95 %. Ведутся работы по чистовой отделке объекта. В связи с внесением изменений в конструкцию пристроя, ведётся повторное прохождение экспертизы проекта, осуществляется проверка проекта республиканской службой государственного строительного и жилищного надзора, что привело к отклонению от сроков ввода пристроя в эксплуатацию. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован до 25 декабря 2019 года. Строительство пристроя не влияет на прохождение учебного процесса общеобразовательной организации в учебном году. Подрядной организацией соблюдаются правила техники безопасности во время строительных работ и организации строительной площадки. В школе приняты необходимые меры по обеспечению безопасных условий пребывания учащихся в период строительства объекта и исключению несчастных случаев и травматизма среди учащихся и работников.