Продлён контроль исполнения пункта 1 перечня поручений, данных по итогам работы в Санкт-Петербурге мобильной приёмной Президента Российской Федерации

Временно исполняющий обязанности Губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов доложил о ходе исполнения пункта 1 перечня поручений, данных по итогам работы в Санкт-Петербурге 30 июня 2017 года мобильной приёмной Президента Российской Федерации под руководством помощника Президента Российской Федерации Владимира Кожина.

Поручение, данное по обращению Кошары Игоря Александровича из города Санкт-Петербурга, предусматривает принятие мер по обеспечению ремонта здания и благоустройства территории государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 414 Красносельского района Санкт-Петербурга.

В докладе сообщается, что в период с августа 2017 года по ноябрь 2018 года выполнены и оплачены: демонтажные работы, гидроизоляция стен подвала, устройство кровли, монтаж оборудования индивидуального теплового пункта, монтаж наружных сетей водопотребления и водоотведения, монтаж внутренних инженерных систем и работы по строительству пристройки здания бассейна. В настоящее время ведутся работы по монтажу внутренних инженерных систем, устройству полов, кладка стен и перегородок, отделочные работы. Завершаются работы по устройству наружных сетей водопровода и канализации. На сегодняшний день объём выполненных работ составляет 33%. В ходе проведения мониторинга выявлены отклонения, которые потребовали проведения дополнительных изысканий по грунтам. Возникла необходимость проведения, работ по усилению грунтов основания фундаментов, ремонту трещин и укреплению кирпичной кладки наружных стен существующего здания школы. Разработаны проектные решения, позволяющие устранить выявленные дефекты. Вместе с тем в случае внесения в проектную документацию изменений, затрагивающих конструктивные и другие характеристики безопасности объекта капитального строительства, проектная документация, в которую внесены изменения, подлежит государственной экспертизе в установленном порядке. Планируемый срок направления документации на рассмотрение – до конца декабря 2018 года

На этом основании контроль исполнения поручения продлён до 10 декабря 2019 года.