Продолжен контроль исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жителя Хабаровского края, проведённого по поручению Президента Российской Федерации помощником Президента Российской Федерации – начальником Контрольного управления Президента Российской Федерации Дмитрием Шальковым в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 18 февраля 2020 года

Поручение, данное Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по обращению Колесникова Алексея Анатольевича из села Троицкое Нанайского района Хабаровского края предусматривает совместно с правительством Хабаровского края принятие мер по разработке и представлению графика проведения работ и их финансирования по обеспечению централизованным водоснабжением и водоотведением, в том числе со строительством внутридомовых сетей, многоквартирных жилых домов в селе Троицком Нанайского района. Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Ирек Файзуллин доложил о том, что первоначальный срок исполнения поручения – до 1 августа 2020 года. Текущий срок исполнения поручения – до 1 июля 2021 года. Проектная документация по мероприятию «Строительство системы централизованного водоснабжения в селе Троицкое» в настоящее время разработана и направлена на повторную государственную экспертизу. Срок получения положительного заключения – август 2021 года. Срок строительства – 2022 год. В настоящее время осуществляются работы по проектированию централизованной системы водоотведения (очистных сооружений и сетей канализации) в селе Троицком Нанайского района Хабаровского края с планируемым сроком окончания – ноябрь 2021 года, а также внутридомовых систем водоснабжения и канализации многоквартирных жилых домов с планируемым сроком окончания – август 2021 года. Начало строительства централизованной системы водоотведения (очистных сооружений и сетей канализации) планируется в 2022 году, завершение – в 2023 году. Выполнить строительно-монтажные работы по устройству внутридомовых систем водоснабжения и канализации многоквартирных жилых домов планируется в 2022 году.

На этом основании контроль исполнения поручения продолжен в соответствии с ранее установленным сроком до 1 ноября 2021 года.