Продлён контроль исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Новосибирской области, проведённого по поручению Президента Российской Федерации начальником Управления Президента Российской Федерации по общественным связям и коммуникациям Александром Смирновым в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 21 октября 2014 года

Поручение, данное Губернатору Новосибирской области по обращению Домашенко Галины Анатольевны из города Болотное Болотнинского района Новосибирской области, предусматривает принятие мер по капитальному ремонту здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4» города Болотного.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников доложил о том, что в настоящее время на объекте выполнены работы по строительству каркаса здания и монтажу металлических ферм, устройству ограждающих конструкций стен и перегородок, заполнению проёмов (установка окон и дверей), ведётся монтаж кровли. Необходимо выполнить работы по устройству наружных сетей водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, пожарных резервуаров, монтажу сетей газоснабжения и газовой блочной котельной, монтажные работы по вентиляционному, электрическому и сантехническому оборудованию, отделочные работы в помещениях и работы по благоустройству территории. Планируемый срок ввода в эксплуатацию объекта и начала учебного процесса в новой школе – 1 сентября 2022 года.

На этом основании срок исполнения поручения продлён до 15 августа 2022 года с предоставлением информации до 1 мая 2021 года и до 1 декабря 2021 года.