О ходе исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы города Севастополя, проведённого по поручению Президента Российской Федерации начальником Управления Президента Российской Федерации по приграничному сотрудничеству Алексеем Филатовым в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 17 декабря 2019 года

Поручение, данное Губернатору города Севастополя по обращению Малярчук Наталии Сергеевны из посёлка 5-й км Балаклавского шоссе города Севастополь, предусматривает принятие мер по разработке и представлению графика проведения работ и их финансирования по газификации жилых домов в посёлке 5-й км Балаклавского шоссе в городе Севастополе.

Губернатор города Севастополя Михаил Развожаев доложил о том, что в ходе государственной экспертизы проектной документации получены замечания, при актуализации сводного сметного расчета стоимость строительства на первый квартал 2023 года возникла необходимость утверждения предельной стоимости объекта, проходящего проверку достоверности определения сметной стоимости проектно-изыскательских работ, в указанном размере и внесения соответствующих изменений в документацию. Изменения внесены и предоставлены в составе проектной документация для прохождения государственной экспертизы в ГАУ «Государственная экспертиза города Севастополя». Во втором квартале 2023 года заключён договор на проведение повторной государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий объекта с ГАУ «Государственная экспертиза города Севастополя». Планируемый срок окончания проектно-изыскательских работ – IV квартал 2023 года. После получения положительного заключения экспертизы ГАУ «Государственная экспертиза города Севастополя» планируется проведение строительно-монтажных работ по газификации посёлка 5-й км Балаклавского шоссе.