О ходе исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жителя Волгоградской области, проведённого по поручению Президента Российской Федерации начальником Управления Президента Российской Федерации по внешней политике Игорем Неверовым в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 15 апреля 2020 года

Поручение, данное Министру просвещения Российской Федерации по обращению Черноярова Александра Николаевича из посёлка Отрадное города Михайловка Волгоградской области, предусматривает совместное с администрацией Волгоградской области принятие мер по строительству и вводу в эксплуатацию нового здания муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Отрадненская средняя школа городского округа город Михайловка Волгоградской области».

Исполняющий обязанности Министра просвещения Российской Федерации Андрей Корнеев доложил о том, что предельный срок ввода школы в эксплуатацию установлен на 31 декабря 2022 года. Выдано положительное заключение экспертизы проектной документации. 12 июля 2021 года заключен муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ. В настоящее время завершены работы по монтажу плит перекрытия, устройству перегородок и гидроизоляции стен подвала, установке металлических противопожарных дверей, монтажу блочно-модульной котельной. Завершается кладка стен первого этажа. Выполняется устройство напольных покрытий подвала, монтаж плит перекрытия первого этажа, кладка стен второго этажа, устройство лестничных маршей, монтаж внутренних и наружных инженерных сетей. Строительная готовность объекта на 17 августа 2022 г. составляет 22 процента.