Продолжен контроль в рабочем порядке за принятием мер по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Республики Крым, проведённого по поручению Президента Российской Федерации начальником Экспертного управления Президента Российской Федерации Владимиром Симоненко в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 2 февраля 2017 года

Поручение, данное Министру экономического развития Российской Федерации по обращению Адаменко Ольги Викторовны из посёлка Коктебель города Феодосии Республики Крым, предусматривало совместное с Советом министров Республики Крым принятие мер по разработке и представлению графика проведения работ и их финансирования по строительству канализационных очистных сооружений в посёлке Коктебель города Феодосия.

В связи с разработкой и представлением графика проведения работ и их финансирования по строительству канализационных очистных сооружений в посёлке Коктебель города Феодосии поручение было снято с контроля. Контроль за результатами принятия мер – строительством канализационных очистных сооружений в посёлке Коктебель города Феодосии осуществляется в рабочем порядке.

Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации Сергей Назаров доложил о том, в рамках государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя» с целью обеспечения комплексной очистки, обеззараживания безопасной утилизации канализационных сточных вод в поселке Коктебель, предусмотрена реализация объекта «Строительство очистных сооружений с системой разводящих коллекторов, посёлок Коктебель, Республика Крым». Строительно-монтажные работы по объекту выполняются в рамках государственного контракта обществом с ограниченной ответственностью «РСК-ЮГ». В настоящее время выполняются следующие работы: демонтаж опалубки стен производственного здания, армирование стен, обратная засыпка фундаментных балок с виброуплотнением; гидроизоляция стен крытого терминала механизированного обезвоженного осадка; обратная засыпка буферных резервуаров; монтаж металлоконструкций склада слесарного цех-участка; монтаж сендвич- панелей административно-бытового комплекса; планировка прилегающей территории. В соответствии с планом-графиком срок завершения строительно-монтажных работ и ввод объекта в эксплуатацию запланирован на декабрь 2023 года.

На этом основании продолжен контроль в рабочем порядке за принятием мер – завершением строительства объекта в соответствии с ранее установленным сроком до 25 мая 2023 года.