О ходе исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Сахалинской области, проведённого по поручению Президента Российской Федерации начальником Управления Президента Российской Федерации по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 8 ноября 2019 года

Поручение, данное 8 ноября 2019 года начальником Управления Президента Российской Федерации по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи Андреем Липовым Губернатору Сахалинской области по обращению Демержи Ирины Ивановны из города Южно-Сахалинска Сахалинской области, предусматривает принятие мер по строительству и вводу в эксплуатацию автомобильных дорог по Героической улице и улице имени Н.И.Крылова в городе Южно-Сахалинске, обеспечив проезжее состояние дорог до завершения работ и безопасность дорожного движения.

Исполняющий обязанности Губернатора Сахалинской области Алексей Белик доложил о том, что заключено концессионное соглашение от 17 декабря 2020 года по созданию (строительству) и эксплуатации (содержанию) участка автомобильной дороги общего пользования местного значения (ул. им. Н.И.Крылова и часть ул. Героической (от ул. Ветеранской до ул. Юго-Восточной)) (далее – Концессионное соглашение). Срок завершения строительно-монтажных работ в рамках Концессионного соглашения – 1 ноября 2023 года. Ввиду прохождения циклона в Сахалинской области 1 сентября 2023 года, в результате которого произошло подмытие основания дорожной одежды, завершить работы в установленный срок не представляется возможным, потребовалось проведение дополнительных восстановительных работ. На сегодняшний день ведутся подготовительные работы к устройству асфальтобетонного покрытия по улице Н.И.Крылова и улице Героической. Планируемый срок ввода в эксплуатацию участков автомобильных дорог – до 1 декабря 2023 года.