Продлён контроль исполнения поручений, данных по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Иркутской области, проведённого по поручению Президента Российской Федерации помощником Президента Российской Федерации – начальником Контрольного управления Президента Российской Федерации Дмитрием Шальковым в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 24 ноября 2020 года

Поручения, данные Губернатору Иркутской области и Министру просвещения Российской Федерации по обращению Пелиной Ольги Васильевны из города Иркутска Иркутской области, предусматривают совместное принятие мер по строительству и вводу в эксплуатацию нового здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Иркутска средней общеобразовательной школы № 75.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов доложили о том, что 5 июля 2021 года с акционерным обществом «Военно-строительная компания» заключен муниципальный контракт на выполнение работ по строительству здания начальной школы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Иркутска средней общеобразовательной школы № 75 на 200 мест. В настоящее время на объекте осуществляется разборка опалубки фундаментов основного здания, ведутся работы по армированию каркасов колонн основного здания и спортивного зала, гидроизоляции фундаментов. По состоянию на 9 января 2023 года строительная готовность объекта составляет 8%. Срок завершения работ по контракту — 27 декабря 2023 года. Начать учебный процесс планируется в I квартале 2024 года. Длительность строительства связана с необходимостью устранения подрядчиком замечаний, допущенных при устройстве фундамента, выявленных службой строительного надзора.

На этом основании срок исполнения поручения продлён до 1 февраля 2024 года.