Продлён контроль исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Пермского края, проведённого по поручению Президента Российской Федерации начальником Управления Президента Российской Федерации по общественным связям и коммуникациям Александром Смирновым в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 11 ноября 2015 года

Поручение, данное Губернатору Пермского края по обращению Касаткиной Юлии Владимировны из города Березники Пермского края, предусматривает принятие мер по газификации жилых домов в посёлках Нартовка и Зырянка города Березники.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин доложил о том, что произведены следующие строительно-монтажные работы в посёлке Нартовка: надземный газопровод высокого давления смонтирован на 100%; подготовлена площадка под газорегуляторный пункт шкафной (далее – ГРПШ): залит фундамент, установлены ограждения; поставка ГРПШ осуществлена в сентябре 2023 года; установлена опорная часть под газопровод низкого давления протяжённостью 150 метров из 4000 метров; выполнен монтаж газопровода низкого давления до границ земельных участков жителей посёлке Нартовка. Учитывая стесненные условия в сложившейся застройке, вызванные значительным количеством существующих коммуникаций (сети водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, линии электропередачи), а также наличие потенциально опасных зон, приняты проектные решения о прокладке газопровода низкого давления надземным способом на опорах с установкой П-образных вертикальных компенсаторов по территории земельных участков жителей посёлка Нартовка и посёлка Зырянка. 14 сентября 2023 года акционерным обществом «Газпром газораспределение Пермь» организована встреча представителей администрации города Березники, подрядной организации для выполнения проектно-изыскательских работ (далее – проектная организация) с жителями посёлка Нартовка, по результатам которой проектной организацией подтверждена возможность внесения корректировок в проектное решение в рамках авторского надзора. При своевременном согласовании трассировки собственниками земельных участков строительно-монтажные работы по прокладке газопроводов низкого давления, монтажу пункта редуцирования газа будут возобновлены. В целях проработки вопроса возможности прохождения трассы при пересечении провала, расположенного вблизи посёлка Зырянка, проектной организацией разработана проектная документация безопасной прокладки газопровода с привлечением специалистов «Горного института Уральского отделения Российской академии наук» – филиала федерального государственного бюджетного учреждения науки Пермского федерального исследовательского центра Уральского отделения Российской академии наук. Реализация указанного проекта начнётся после догазификации первых домовладений в посёлке Нартовка.

На этом основании срок исполнения поручения продлён до 25 декабря 2024 года.