О ходе исполнения поручения, данного по итогам работы мобильной приёмной Президента в посёлке Соловецкий Архангельской области

Губернатор Архангельской Илья Михальчук доложил о ходе исполнения поручения, данного 30 сентября 2011 года по итогам работы в посёлке Соловецкий Архангельской области мобильной приёмной Президента под руководством начальника Управления Президента по работе с обращениями граждан и организаций Михаила Михайловского.

 Текст документа

В целях обеспечения мероприятий по контролю за обращением жителей посёлка Соловецкий, поступившее в ходе работы мобильной приёмной Президента Российской Федерации в Архангельской области, сообщаю следующее.

В рамках адресной программы проведения капитального ремонта многоквартирных домов в Архангельской области на 2011 год, реализуемой с привлечением средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, в муниципальном образовании «Сельское поселение «Соловецкое» проводится капитальный ремонт пяти многоквартирных домов.

В соответствии с первоначальным графиком все работы планировалось завершить к 21 ноября 2011 года. С учётом территориальных особенностей муниципального образования, расположенного на островах в Белом море, не были в установленные сроки поставлены в полном объёме необходимые материалы, по этой причине работы не смогли быть своевременно завершены. Между заказчиком и подрядной организацией согласован новый график производства работ, в соответствии с которым продолжается реализация мероприятий. Планируемый срок завершения работ – 15 декабря 2011 года.