Продлён контроль исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Калужской области, проведённого по поручению Президента Российской Федерации помощником Президента Российской Федерации в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 17 ноября 2020 года

Поручение, данное 17 ноября 2020 года помощником Президента Российской Федерации Анатолием Серышевым Губернатору Калужской области по обращению Макарчиковой Галины Ивановны из села Саволенка Юхновского района Калужской области, предусматривает принятие мер по газификации жилых домов в селе Саволенка Юхновского района.

Заместитель Губернатора Калужской области – Руководитель Администрации Калужской области Карина Башкатова доложила о том, что в июне 2021 года за счет средств областного бюджета разработана проектная документация на объект «Межпоселковый и уличные газопроводы села Саволенка Юхновского района», протяженностью три километра, получившая положительное заключение государственной экспертизы. 23 августа текущего года заказчиком строительства заключен государственный контракт на выполнение строительно–монтажных работ по указанному объекту. В настоящее время уложено 1,2 километра газопровода. В связи с тем, что трасса газопровода протяженностью 1,8 километра проходит по землям лесного фонда (защитные леса), необходима вырубка около 1000 деревьев, что требует проведения конкурсных процедур по определению подрядной организации по реализации древесины. При подготовке заявки на оформление договора аренды лесного участка заказчиком по строительству объекта «Межпоселковый и уличные газопроводы села Саволенка Юхновского района» установлена необходимость дополнительной корректировки проектов планировки и межевания территории с последующими согласованием изменений с министерством природных ресурсов и экологии Калужской области и утверждением их администрацией муниципального района «Юхновский район». По завершении указанных мероприятий будет обеспечена возможность оформления договора аренды лесного участка и выполнения проекта освоения лесов. Учитывая длительность проведения указанных мероприятий, планируемый срок выполнения работ по газификации села Саволенка – август 2022 года.

На этом основании срок исполнения поручения продлён до 31 августа 2022 года.