Продлён контроль исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Республики Крым, проведённого по поручению Президента Российской Федерации начальником Экспертного управления Президента Российской Федерации Владимиром Симоненко в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 4 октября 2022 года

Поручение, данное дополнительно Министру экономического развития Российской Федерации по обращению Патраковой Татьяны Сергеевны из села Красный Мак Бахчисарайского района Республики Крым, предусматривает принятие мер по информированию о проводимых мероприятиях в целях завершения строительства дошкольной образовательной организации в селе Красный Мак Бахчисарайского района.

Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации Сергей Назаров доложил о том, что государственной программой Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя» предусмотрена реализация объекта «Строительство дошкольной образовательной организации Бахчисарайский район села Красный Мак на 120 мест». По объекту получено положительное заключение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий. С 2016 года по настоящее время

на объекте выполнены на 90% земляные работы, на 100% устройство фундамента, на 90% каркас и на 20% – внутренние стены перегородки. Строительная готовность объекта составляет 25%. Низкий процент строительной готовности объекта обусловлен недобросовестным исполнением подрядными организациями договорных обязательств, что повлекло расторжение заключенных с ними контрактов и нарушение планируемых сроков завершения строительства. Дальнейшая реализация объекта возможна при корректировке проектно-сметной документации и повторном прохождении государственной экспертизы. В этой связи 13 августа 2020 года заключен государственный контракт на выполнение корректировки проектной документации.

На этом основании срок исполнения поручения по информированию Администрации Президента Российской Федерации по вводу дошкольной образовательной организации в эксплуатацию в селе Красный Мак продлён до 15 января 2024 года.