О ходе исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Республики Саха (Якутия), проведённого по поручению Президента Российской Федерации начальником Управления Президента Российской Федерации по работе с обращениями граждан и организаций Михаилом Михайловским в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 28 ноября 2018 года

Поручение, данное Главе Республики Саха (Якутия) по обращению Лебедевой Марианны Витальевны из поселка Белая Гора Абыйского улуса Республики Саха (Якутия), предусматривает принятие мер по разработке и представлению графика проведения работ и их финансирования по строительству и вводу в эксплуатацию здания школы в посёлке Белая Гора Абыйского улуса, обеспечив надлежащие условия образования детей до завершения работ.

Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев доложил о том, что строительство объекта «Школа на 176 учащихся в посёлке Белая Гора Абыйского улуса» включено в государственную программу «Развитие образования Республики Саха (Якутия) на 2020–2024 годы и на плановый период до 2026 года». В 2021 году заключен государственный контракт, в ходе выполнения проектно-изыскательских работ возникла необходимость переоформления задания на проектирование объекта, что является существенным изменением условий государственного контракта. В связи с чем, 12 мая 2021 года государственный контракт с проектной организацией был расторгнут. 6 сентября 2021 года по итогам повторно проведенных электронных торгов заказчиком заключен государственный контракт, который 31 января 2022 года за нарушение сроков выполнения работ и неисполнение обязательств расторгнут. В 2022 году по итогам проведения конкурсных процедур заключен государственный контракт от 14 ноября 2022 года со сроком исполнения работ — 200 календарных дней. Строительство объекта «Пристрой к гимназии на 176 учащихся в посёлке Белая Гора Абыйского улуса» включено в государственную программу Республики Саха (Якутия) «Развитие образования Республики Саха (Якутия)» на 2023–2027 годы». По итогам подготовки проектно-сметной документации с положительным заключением государственной экспертизы строительство объекта будет включено в Инвестиционную программу Республики Саха (Якутия) на 2023 год и плановый период 2024–2025 годов. Ввод объекта в эксплуатацию планируется в августе 2026 года.