О ходе исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жителя Костромской области, проведённого по поручению Президента Российской Федерации начальником Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам Сергеем Новиковым в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 10 сентября 2020 года

Поручение, данное Министру сельского хозяйства Российской Федерации по обращению Проворова Олега Александровича из села Ковалёво Нерехтсого района Костромской области, предусматривает совместное с администрацией Костромской области принятие мер по разработке и представлению графика проведения работ и их финансирования по реконструкции до 20 декабря 2021 года подъездной автомобильной дороги к частному учреждению «Ковалевский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» в селе Ковалёво Нерехтского района, обеспечив проезжее состояние дороги до завершения работ и безопасность дорожного движения.

Министр сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрий Патрушев доложил о том, что в целях выполнения работ по реконструкции Объекта Минсельхозом России инициировано и Правительством Российской Федерации утверждено отдельное решение о финансировании реконструкции Объекта из резервного фонда Правительства Российской Федерации с вводом его в эксплуатацию в 2021 году в рамках ведомственного проекта «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях» государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 г. № 696. Муниципальный контракт на выполнение работ по реконструкции Объекта заключен 17 августа 2021 г. В настоящее время на Объекте завершены работы по устройству водопропускных труб и очистке полосы отвода от древесно-кустарниковой растительности, устройству искусственного электроосвещения в населенном пункте и щебеночного основания на всей протяженности автомобильной дороги. В целях соблюдения технологических процессов и обеспечения надлежащего качества работ с учетом неблагоприятных погодных условий Костромской областью принято решение о продолжении работ по асфальтированию, нанесению разметки и укреплению откосов засевом трав в 2022 году при наступлении устойчивых положительных температур. Завершение всех работ и ввод Объекта в эксплуатацию планируются до 15 июня 2022 г.