О ходе исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Республики Алтай, проведённого по поручению Президента Российской Федерации начальником Управления Президента Российской Федерации по работе с обращениями граждан и организаций Михаилом Михайловским в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 24 мая 2016 года

Поручение, данное Главе Республики Алтай, Председателю Правительства Республики Алтай по обращению Сухатериной Надежды Николаевны из села Усть-Кокса Усть-Коксинского района Республики Алтай, предусматривает принятие мер по разработке и представлению плана мероприятий по организации учебного процесса в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Усть-Коксинская средняя общеобразовательная школа», графика проведения работ и их финансирования по строительству здания общеобразовательной школы в селе Усть-Кокса Усть-Коксинского района с учётом мнения жителей села.

Исполняющий обязанности Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай Виталий Махалов доложил о том, что Правительством Республики Алтай приняты обязательства по вводу объекта в эксплуатацию до 31 декабря 2021 года. Была использована единственная проектная документация, имеющаяся в реестре Минстроя России и подходящая для привязки к условиям региона на тот момент, которая разработана в 2013 году. В ходе строительства объекта была выявлена необходимость в выполнении дополнительных объемов работ, связанных с недостатком типового проекта, что привело к его корректировке в 2020 году с повторным прохождением государственной экспертизы. При этом в период корректировки ПСД выполнялись только работы, не подлежащие корректировке, что привело к снижению темпов работ и отставанию от графика производства работ. В соответствии с полученным в январе текущего года положительным заключением государственной экспертизы на откорректированную ПСД, сметная стоимость строительства объекта увеличилась. В целях завершения строительства объекта в 2021 году дополнительно выделены денежные средства за счет средств республиканского бюджета. По состоянию на текущую дату ведутся работы по основному корпусу здания, по внутренним и наружным инженерным сетям. На объекте завершен монтаж котельной, установлены и смонтированы пожарные резервуары. Уровень технической готовности объекта на данный момент составляет 40%.