Продолжен контроль исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Новосибирской области, проведённого по поручению Президента Российской Федерации помощником Президента Российской Федерации Игорем Левитиным в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 19 февраля 2019 года

Поручение, данное по обращению Корнейчук Елены Николаевны из рабочего поселка Дорогино Черепановского района Новосибирской области, предусматривает принятие мер по завершению строительства и вводу в эксплуатацию здания амбулаторно-поликлинического отделения государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Черепановская центральная районная больница» в рабочем посёлке Дорогино Черепановского района.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников доложил о том, что в соответствии с бюджетом Новосибирской области на строительство объекта «Строительство больницы в рабочем посенлке Дорогино Черепановского района» предусмотрены соответствующие средства. Заказчиком строительства объекта является Государственное казенное учреждение Новосибирской области «Управление капитального строительства». В настоящее время в рамках заключенных государственных контрактов на строительной площадке объекта ведутся строительно-монтажные работы в соответствии с утвержденным графиком производства работ. Подрядной организацией в полном объеме выполнены работы по выносу инженерных сетей из зоны строительства (водопровод, канализация, тепловые и электрические сети), устройству фундамента, стен подвала, внутренних перегородок и перекрытий подвала, утеплению стен подвала, прокладке всех внутриплощадочных сетей, вертикальной планировке площадки. Ведутся строительные работы по устройству кирпичной кладки наружных стен и внутренних перегородок, полов, монтажу крылец, пандусов. По состоянию на 22 ноября 2019 года уровень технической готовности объекта составил 50%. Завершение строительства и ввод объекта в эксплуатацию запланирован в срок до 1 декабря 2020 года.

На этом основании контроль исполнения поручения продолжен в соответствии с ранее установленным сроком до 1 декабря 2020 года.