О ходе исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Ростовской области, проведённого по поручению Президента Российской Федерации руководителем Канцелярии Президента Российской Федерации Андреем Казаковым в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 22 июля 2022 года

Поручение, данное поручение Губернатору Ростовской области по обращению Ляховой Елены Игоревны из посёлка Юловский Целинского района Ростовской области, предусматривает принятие мер по обеспечению нормативным водоснабжением жилых домов в посёлках Зеленая Балка, Новая Целина, Холодные Родники, Целина, Юловский и селе Степное Целинского района, в том числе с учётом модернизации внутрипоселковых сетей водоснабжения в посёлке Юловский Целинского района.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев доложил о том, что муниципальные контракты на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство системы водоснабжения в поселке Целина и населенных пунктах Целинского района» в рамках первого и второго этапов заключены администрацией Целинского района 11 марта и 21 декабря 2020 года соответственно. Работы по строительству объекта планируется завершить до 31 декабря 2023 года. Строительная готовность первого этапа составляет 67,6%, второго – 89,5 %. Заключены контракты на разработку проектной документации по объектам: «Строительство внутрипоселковых водопроводных сетей в селе Степное, поселке Юловский Юловского сельского поселения Целинского района Ростовской области» и «Строительство внутрипоселковых водопроводных сетей в поселке Новая Целина, поселке Лиманный, поселке Холодные Родники Новоцелинского сельского поселения Целинского района Ростовской области». Срок получения заключений государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий – 1 июля 2023 года. В 2023 году будут начаты работы по реконструкции водопроводной сети в хуторе Зеленая Балка. Контракт на реконструкцию объекта планируется заключить в марте 2023 года.