Официальный информационный ресурс Премьер-Министра Республики Казахстан | В предстоящий отопительный сезон на Экибастузской ТЭЦ  предусмотрен ремонт 10 котлов — Минэнерго 

На заседании под председательством Премьер-Министра РК Алихана Смаилова рассмотрен ход подготовки к предстоящему отопительному сезону. С докладами выступили министры энергетики Алмасадам Саткалиев, индустрии и инфраструктурного развития — Марат Карабаев.

Как доложил министр энергетики А. Саткалиев, в соответствии с утвержденным Системным оператором графиком ремонтов на электрических станциях в 2023 году запланированы капитальные ремонты 10 энергоблоков, 49 котлов и 54 турбин.

На разных стадиях ремонты ведутся на энергоблоках, 19 котлах и 8 турбинах. Завершены ремонты на 3 котлах и 8 турбинах.

На электрических сетях в 2023 году запланированы капитальные ремонты линий электропередачи общей протяженностью порядка 25,3 тыс. км, 567 подстанций, 3,5 тыс. – распределительных пунктов и трансформаторных подстанций. Выполнен ремонт 1,9 тыс.км линий электропередачи и 69 подстанций, 469 распределительных пунктов и трансформаторных подстанций.

С отставанием ведутся ремонтные работы в АО «АЖК» по г. Алматы, ТОО «ОЖТ» по Туркестанской области. Несоблюдение сроков начала ремонтов основного оборудования отмечается на электрических станциях в Атырауской, Костанайской, Абайской, Мангистауской областях.

«Мы определили энергопредприятия, которые включены в зону риска в предстоящий отопительный период. В связи с отсутствием финансирования ремонтных работ со стороны собственников подписано соглашение между акиматом, Усть-Каменогорскими тепловыми сетями и АО «Риддер ТЭЦ» об организации проведения ремонтных работ на станции», — проинформировал министр энергетики.

В настоящее время подрядными организациями начаты ремонты по всем 6 котлам. Параллельно проводится закуп необходимых материалов, трубная продукция уже поставляется на ТЭЦ. Также ведется ремонт тепловых сетей.

Сегодня вносятся изменения в Правила использования резервов Правительства РК и местных исполнительных органов. В рамках обеспечения надежной работы Экибастузской ТЭЦ в предстоящий отопительный сезон предусмотрен ремонт 10 котлов.

В настоящее время ведутся работы на 7 котлах. На ремонт 5 водогрейных котлов, принятых в коммунальную собственность, из резерва Правительства выделено 7,4 млрд тг. Остальные 5 паровых котлов, а также вспомогательное оборудование, здания и сооружения ремонтируются за счет АО «ЦАЭК».

Как сообщил министр энергетики, срок завершения ремонта котла №1 на ТЭЦ-2 АО «Арселормиттал Темиртау» продлен на 3 месяца, с мая до августа. По строительству нового котла №7 необходимо проведение экспертизы о пригодности барабана котла.

«На Жезказганской ТЭЦ необходимо ускорить ремонт котла №4, а также обеспечить выполнение всех запланированных ремонтных работ энергетического оборудования. В связи с отсутствием резерва в Западной зоне из-за аварийного ремонта на электростанции ТОО «МАЭК» не начат капитальный ремонт котла №1 (планируется с октября), а также турбин №10 и 6 на ТЭЦ-2 ТОО «МАЭК». Расширенно-текущий ремонт котлов Кентауской ТЭЦ проводился в 2015 году, а капитальные ремонты только в 2012 году. В текущем году запланирована реконструкция 4 котлов: №8, 9, 10, 11. Из областного бюджета выделен 1 млрд тг при потребности 7,5 млрд тг. Акимату необходимо принять меры по изысканию средств для финансирования», — пояснил А. Саткалиев.

На топливных складах энергоисточников накоплено 3,3 млн тонн угля и 95 тыс. тонн мазута. Вместе с тем запасы топлива ниже нормы наблюдаются на 8 станциях.

Важным проблемным вопросом является значительный объем кредиторской задолженности энергопроизводящих организаций за топливо.

Задолженность энергопроизводящих организаций перед АО «КазТрансГаз-Аймак» составляет 15 млрд 574 млн тг. Также имеется задолженность энергопроизводящих организаций перед ТОО «Богатырь-Комир» в сумме 6 млрд 541 млн тг. Энергопредприятиям необходимо ускорить погашение задолженности.

Для успешной подготовки к предстоящему осенне-зимнему периоду 2023–2024 гг. необходимо:

обеспечить исполнение ремонтных работ в необходимом объеме и согласованных сроках;
не допускать сокращение запланированных объемов ремонтных работ, в том числе по зданиям и сооружениям;
создать нормативный запас топлива и запасных частей на энергоисточниках;
провести противоаварийные тренировки с персоналом.

Министр индустрии и инфраструктурного развития Марат Карабаев доложил, что ведомством разработан и направлен в местные исполнительные органы План мероприятий по формированию потребности в угле населения и бюджетных организаций с указанием конкретных сроков исполнения.

Согласно Плану в текущем отопительном периоде потребность в угольной продукции составляет 9 млн 300 тыс. тонн. Индикаторы доведены до всех регионов. За 5 месяцев т.г. добыто 45,2 млн тонн угля, из них на коммунально-бытовые нужды и населению отгружено 2,7 млн тонн.

В целях исключения нехватки коммунально-бытового угля Министерством принимаются превентивные меры, направленные на ограничение вывоза угля автомобильным транспортом. Но, несмотря на принимаемые меры, открытым остается вопрос по возможному оттоку социального угля с точек реализации.

Параллельно ведется работа по подготовке к отопительному периоду социальных объектов и жилых домов. По состоянию на 22 июня т.г. опрессовочные работы проведены в 2500 объектах образования, 1700 объектах здравоохранения, 7300 жилых домах.

«На сегодня из 89 городов техническое обследование завершено в 30 городах. При этом, в 8 городах отсутствует централизованное теплоснабжение, в 9 городах не требуется. В 21 городе техническое обследование еще ведется. В 14 городах проводятся конкурсные процедуры. Не начаты работы по проведению технического обследования в 7 городах, это города: Семей, Курчатов, Усть-Каменогорск, Риддер, Жаркент, Жанаозен и Алматы», — сообщил М. Карабаев.

Плановые ремонтные работы ведутся по инженерной инфраструктуре. До конца текущего года запланирован ремонт на более 500 км сетях теплоснабжения, из них отремонтировано порядка 107 км тепловых сетей. Из 1 тыс. 400 км сетей водоснабжения отремонтировано 233 км, также отремонтировано 46 км сетей водоотведения. Автономные котельные также проходят период подготовки к предстоящему отопительному сезону.

В этом году необходимо обеспечить запасом топлива 13 тыс. 500 автономных котельных. В общей сложности для этих объектов нужно заготовить более 1 млн тонн угля, 14 тыс. тонн мазута, 30 млн литров дизельного топлива. Работа в этом направлении ведется.

В текущем году на модернизацию сетей теплоснабжения выделено 86 млрд 300 млн тг. В том числе на реализацию 47 проектов для реконструкции 107 км тепловых сетей в виде целевых трансфертов выделено 69 млрд 400 млн тг.

На реализацию 2 проектов (2,3 км) теплоснабжения в городе Кызылорда по механизму бюджетного кредитования выделено 1 млрд тг.

Дополнительно из резерва Правительства на ремонт 17,3 км тепловых сетей Павлодарской и Акмолинской области выделены 16 млрд тг.

На сегодняшний день из 47 проектов подготовительные и демонтажные работы ведутся по 19 проектам, начата прокладка сетей по 11 проектам.

За 3 месяца проложено 7 км сетей теплоснабжения, это 6% сетей от общего плана.

По 9 проектам не завершены конкурсные процедуры и затягиваются процессы заключения договоров.

Также, в городе Шымкент и в Кызылординской области по 1 проекту проведение конкурса государственных закупок приостановлено органами прокуратуры и постановлением суда.

Вместе с тем, имеются факты обжалования результатов конкурса по 6 проектам. По 8 проектам, реализуемым за счет резерва Правительства, заключены договора способом из одного источника. На сегодняшний день по 6 проектам в городах Кокшетау, Степногорск и Экибастуз начата прокладка тепловых сетей, проложено уже 3,6 км. По оставшимся 2 проектам в городах Экибастуз и Павлодар проводятся демонтажные работы.

В рамках бюджетного кредитования в городе Кызылорда ведутся строительно-монтажные работы, из запланированных проектами 2,3 км., проложено порядка 700 метров. На уровне Правительства все необходимые средства выделены регионам.

Акиматам необходимо обеспечить своевременное завершение работ по модернизации и реконструкции сетей.

В целях своевременной подготовки к предстоящему отопительному сезону акиматам необходимо:

до 1 сентября 2023 года обеспечить готовность объектов образования;
до 15 сентября 2023 года в центральных, северных, восточных регионах и столице, а в остальных регионах;
до 15 октября 2023 года обеспечить полную готовность всех объектов;
обеспечить контроль выполнения всех ремонтных работ на инженерных сетях и объектах жизнеобеспечения в установленные графиками сроки;
до конца августа т.г. закончить техническое обследование всех тепловых сетей вне зависимости от форм собственности;
взять на контроль работы по заготовке угля для бюджетных организаций и населения согласно Плану мероприятий.

#Теплоснабжение

#Энергетика

Оставайтесь в курсе событий Премьер-Министра и Правительства Казахстана — подписывайтесь на официальный Telegram-канал

Подписаться