Продолжен контроль исполнения поручений, данных по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жителя Ставропольского края, проведённого по поручению Президента Российской Федерации помощником Президента Российской Федерации – начальником Контрольного управления Президента Российской Федерации Дмитрием Шальковым в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 20 ноября 2018 года

Поручения, данные по обращению Рыжего Алексея Михайловича из города Ставрополя Ставропольского края, предусматривают принятие мер по строительству и вводу в эксплуатацию двух школ и детского сада в городе Михайловске.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров доложил, что строительство объекта «Строительство дошкольного образовательного учреждения на 280 мест по адресу: г. Михайловск, ул. Ленина, 206» начато в декабре 2018 года с привлечением средств федерального бюджета в рамках национального проекта «Демография». В настоящее время строительная готовность объекта составляет 26 процентов. Строительство будет завершено

до конца 2019 года. Строительство объекта «Строительство здания средней общеобразовательной школы на 1002 места в г. Михайловске по ул. Прекрасная, 28, Шпаковский район» начато с 2018 года с привлечением средств федерального бюджета в рамках национального проекта «Образование». В настоящее время строительная готовность объекта составляет 94 процента. Строительство будет завершено до 01 сентября 2019 года. Строительство объекта «Строительство школы на 1002 места в г. Михайловске, ул. Грибоедова, 7» начато в 2019 году с привлечением средств федерального бюджета в рамках национального проекта «Образование». В настоящее время ведутся работы по возведению фундамента школы. Строительство будет завершено до 01 сентября 2020 года.

На этом основании контроль исполнения поручения продолжен в соответствии с ранее установленным сроком до 1 сентября 2020 года.