О ходе исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жителя города Севастополя, проведённого по поручению Президента Российской Федерации первым заместителем Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Алексеем Громовым в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в городе Москве 13 марта 2019 года

Поручение, данное по обращению Головченко Николая Геннадьевича из города Севастополя, предусматривает принятие принять меры по разработке и представлению графика проведения работ и их финансирования по строительству, в том числе по подбору земельного участка и подключению инженерных коммуникаций, и вводу в эксплуатацию нового здания государственного казённого образовательного учреждения города Севастополя «Начальная школа-детский сад № 4» в селе Гончарном, обеспечив надлежащие условия образования детей до завершения работ.

Временно исполняющий обязанности Губернатора города Севастополя Михаил Развожаев доложил о том, что мероприятие «Строительство начальной школы — детского сада в селе Гончарное» предусмотрено в рамках реализации федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2022 года». Сформирован новый земельный участок с кадастровым номером, площадью 10709 кв. м., с видом разрешенного использования «образование и просвещение». В соответствии с договором безвозмездного пользования земельный участок передан государственному заказчику ГБУ «Дирекция капитального строительства». Проведены согласования с соответствующими ресурсоснабжающими организациями. Сформировано задание на проектирование по Объекту, в соответствии с которым предусматривается строительство начальной школы с 1 по 4 класс с расчетной наполняемостью одного класса 25 человек и двух групп детского сада с наполняемостью одной группы 20 человек. Подготовлена документация для проведения конкурсных процедур на определение исполнителя проектно- изыскательских работ. Соглашение о представлении субсидии на 2019 год из федерального бюджета бюджету города Севастополя на софинансирование мероприятий федеральной целевой программы по модернизации общего образования в городе Севастополе находится на стадии подготовки в Министерстве экономического развитая Российской Федерации. Конкурсные процедуры на определение исполнителя проектно-изыскательских работ с целью подготовки проектной документации будут проведены в 2019 году после поступления средств из федерального бюджета. Исходя из ожидаемых сроков выполнения комплекса работ по проектированию и прохождению экспертизы проектной документации будут приняты меры по завершению данных работ в срок до 30 июня 2020 года. В соответствии с федеральной целевой программой начало строительно-монтажных работ по Объекту запланировано с 2021 года.