О ходе принятия мер по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жителя города Севастополя, проведённого по поручению Президента Российской Федерации советником Президента Российской Федерации в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 22 ноября 2016 года

Поручение, данное Губернатору города Севастополя 22 ноября 2016 года советником Президента Российской Федерации Сергеем Глазьевым по обращению Широкова Виктора Николаевича из города Севастополя, предусматривало принятие мер по разработке и представлению графика проведения работ и их финансирования по реконструкции стадиона «Горняк» в Балаклавском районе города Севастополя.

В связи с представлением графика проведения работ и их финансирования по реконструкции стадиона «Горняк» в Балаклавском районе города Севастополя поручение было снято с контроля. Принятие мер по завершению реконструкции стадиона «Горняк» в Балаклавском районе города Севастополя осуществляется в рабочем порядке.

Исполняющая обязанности заместителя Губернатора – Председателя Правительства Севастополя Ольга Тимофеева доложила о том, что 17.10.2019 заключен контракт на реконструкцию стадиона «Горняк» на сумму 340,5 млн рублей. Дополнительным соглашением к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 14.02.2019 срок ввода стадиона «Горняк» в эксплуатацию продлен до декабря 2020 года. На сегодняшний день на объекте выполнены работы по демонтажу существующих железобетонных конструкций, ливневой канализации, водопровода, канализации, вырубке зеленых насаждений, удалению покрытия поля и слоев земли, замещению грунта, выносу сетей связи из зоны строительства. Выполняются работы по отоплению, выносу сетей водопровода, укреплению металлоконструкций здания с трибунами для зрителей, сооружению дождевой канализации и наружного водопровода, возведен контрольно-пропускной пункт КПП, фундаменты под мачты освещения. В настоящее время процент технической готовности объекта составляет 42%. 20.08.2020 подрядчику направлено решение об отказе от исполнения государственного контракта, по причине регулярных нарушений ООО «Гласстрой» сроков проведения строительно-монтажных работ. 02.10.2020 контракт на реконструкцию стадиона «Горняк» расторгнут. В настоящее время ведется работа по заключению контракта на завершение реконструкции стадиона в сроки, установленные вышеуказанным соглашением.