Продлён контроль исполнения пункта 6 перечня поручений, данных по итогам работы в Республике Дагестан мобильной приёмной Президента Российской Федерации

Глава Республики Дагестан Сергей Меликов доложил о ходе исполнения пункта 6 перечня поручений, данных по итогам работы в Республике Дагестан 6 марта 2020 года мобильной приёмной Президента Российской Федерации под руководством советника Президента Российской Федерации Руслана Эдельгериева.

Поручение, данное по обращению Хангашиева Амира Джамаловича из села Хамавюрт Хасавюртовского района Республики Дагестан, предусматривает принятие мер по строительству и вводу в эксплуатацию школы в селе Хамавюрт Хасавюртовского района.

В докладе сообщается о том, что строительная готовность объекта составляет 89%, в настоящее время ведутся работы по внутренней отделке, устройству напольных покрытий и установке дверей. Ввиду ненадлежащей организации подрядчиком производственного процесса, приведшей к риску не завершения строительства указанного объекта в текущем году, 5 декабря 2022 года заключено дополнительное соглашение, в соответствии с которым срок ввода в эксплуатацию объекта перенесен на третий квартал 2023 года. На этом основании срок исполнения поручения продлён до 15 сентября 2023 года.