Продолжен контроль исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жителя Ставропольского края, проведённого по поручению Президента Российской Федерации помощником Президента Российской Федерации – начальником Контрольного управления Президента Российской Федерации Дмитрием Шальковым в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 20 ноября 2018 года

Поручение, данное Губернатору Ставропольского края по обращению Рыжего Алексея Михайловича из города Ставрополя Ставропольского края, предусматривает принятие мер по строительству и вводу в эксплуатацию двух школ и детского сада в городе Михайловске.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров доложил о том, что отставание от графика производственных работ по строительству объекта, которое начато в 2019 году с привлечением средств федерального

бюджета в рамках национального проекта «Образование», произошло по причине недобросовестного исполнения подрядной организацией ООО Фирмой «ОРК» обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным между отделом образования администрации Шпаковского муниципального района Ставропольского края (далее — отдел образования) и ООО Фирмой «ОРК» от 26 июня 2019 года № 320685. В связи с этим отделом образования принято решение об одностороннем отказе от исполнения вышеуказанного муниципального контракта. Данное

решение 29 апреля 2021 года вручено заместителю генерального директора

ООО Фирма «ОРК», 12 мая 2021 года решение о расторжении муниципального контракта вступило в законную силу. Между комитетом образования администрации Шпаковского муниципального округа Ставропольского края и ООО «ПОН» 09 июля 2021 года заключен муниципальный контракт на выполнение работ по завершению строительства незаконченного объекта. Срок завершения работ до 01 ноября 2021 года.

На этом основании контроль исполнения поручения продолжен в соответствии с ранее установленным сроком до 5 ноября 2021 года.