О ходе исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Республики Калмыкия, проведённого по поручению Президента Российской Федерации помощником Президента Российской Федерации Владимиром Мединским в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 15 сентября 2020 года

Поручение, данное Главе Республики Калмыкия области по обращению Илючик Натальи Александровны из села Эсто-Алтай Яшалтинского района Республики Калмыкия, предусматривает принятие мер по завершению строительства и вводу в эксплуатацию детского сада в селе Эсто-Алтай Яшалтинского района.

Глава Республики Калмыкия Бату Хасиков доложил о том, что в рамках реализации национального проекта «Демография» регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» между Министерством образования и науки Республики Калмыкия и Администрацией Яшалтинского районного муниципального образования Республики Калмыкия в 2019 году заключено соглашение о предоставлении субсидии на строительство дошкольной образовательной организации в селе Эсто-Алтай Яшалтинского района Республики Калмыкия. По результатам электронного аукциона Администрацией Яшалтинского районного муниципального образования Республики Калмыкия заключен муниципальный контракт 23 сентября 2019 года с подрядной организацией о проведении работ по строительству указанного объекта. На средства от сложившейся экономии по итогам аукциона и дополнительные средства, выделенные из местного бюджета Яшалтинского районного муниципального образования 12 ноября 2020 года заключено дополнительное соглашение на проведение работ по благоустройству территории объекта. На объекте выполнены земляные работы, работы по устройству фундамента, кладка стен, наружные и внутренние перегородки, установка оконных блоков, монтаж плит первого этажа, внутреннее электроснабжение, внутренняя канализация, наружные коммуникации, кровельные работы, работы по внутренней отделке. На отчетную дату на объекте проводятся пуско-наладочные работы, монтаж оборудования и работы по благоустройству территории. Общая строительная готовность – 90 %, срок завершения строительства – до 31 марта 2021 года.