Продлён контроль исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Калужской области, проведённого по поручению Президента Российской Федерации помощником Президента Российской Федерации Максимом Орешкиным в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 20 апреля 2022 года

Поручение, данное Губернатору Калужской области по обращению Савельевой Светланы Алексеевны из города Балабаново Боровского района Калужской области, предусматривает принятие мер по завершению строительства и вводу в эксплуатацию спортивного комплекса с плавательным бассейном в городе Балабаново Боровского района.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша доложил о том, что в апреле 2021 года заключён государственный контракт на строительство объекта «Спортивный комплекс с плавательным бассейном без зрительских мест в городе Балабаново» с планируемым сроком ввода его в эксплуатацию в декабре 2022 года. В связи со значительным увеличением в 2021 году стоимости строительных материалов и дефицитом их отдельных видов, генеральным подрядчиком в целях изменения (увеличения) цены заключенного государственного контракта подготовлен комплект документов, откорректирована сметная документация, а также получено положительное заключение повторной государственной экспертизы по результатам проверки достоверности определения сметной стоимости. В целях компенсации удорожания строительных материалов предусмотрены дополнительные средства из федерального бюджета на изменение в 2022 году цены государственного контракта. В связи с нарушением сроков поставки строительных материалов и оборудования генеральным подрядчиком осуществлялся поиск аналогов отечественного производства в рамках импортозамещения без ухудшения технических характеристик, предусмотренных проектом, что повлекло отставание от графика производства работ и значительное увеличение сроков строительства. Для проведения закупки строительных материалов в кратчайший срок и сокращения отставания от графика производства работ в июне 2022 года генеральному подрядчику перечислен авансовый платеж. По состоянию на 20 октября 2022 года уровень готовности объекта составляет 51%.

На этом основании срок исполнения поручения продлён до 5 июля 2023 года.