Продолжен контроль исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Ульяновской области, проведённого по поручению Президента Российской Федерации начальником Управления Президента Российской Федерации по вопросам государственной службы и кадров в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 7 декабря 2018 года

Поручение, данное 7 декабря 2018 года начальником Управления Президента Российской Федерации по вопросам государственной службы и кадров Антоном Федоровым Губернатору Ульяновской области по обращению Юренковой Людмилы Владимировны из рабочего посёлка Кузоватово Кузоватовского района Ульяновской области, предусматривает принятие мер по завершению строительства и вводу в эксплуатацию физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном и универсальным игровым залом в рабочем поселке Кузоватово Кузоватовского района.

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских доложил о том, что разработана проектно-сметная документация по объекту «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном и универсальным игровым залом в рабочем поселке Кузоватово Кузоватовского района». В сентябре 2017 года заключено концессионное соглашение, проект здания ФОК состоит из блоков универсального спортивного зала, плавательного бассейна, четырёхэтажного блока между спортивным залом и бассейном. К началу 2023 года на объекте выполнены: перенос существующих сетей газоснабжения и электроснабжения; технологическое присоединение объекта к сетям электроснабжения; устройство фундамента; монтаж несущих металлоконструкций каркаса здания, стеновых сэндвич-панелей, кровельных сэндвич-панелей; устройство железобетонных перекрытий административно-бытового комплекса; бетонные работы по чаше бассейна; устройство наружной канализационной сети и черновых полов блока плавательного бассейна. В настоящее время ведутся работы по кирпичной кладке стен и заделке межпанельных швов административно-бытового комплекса. Строительная готовность объекта составляет 56%. Из‑за значительного рост стоимости строительных ресурсов в декабре 2022 года была выполнена работа по пересчёту сметной документации строительства и получено положительное заключение государственной экспертизы. Вопрос изменения сметной стоимости строительства ФОК не раз рассматривался на совещаниях в Правительстве Ульяновской области. В настоящее время вносятся изменения в концессионное соглашение в части изменения сроков завершения строительства объекта.

На этом основании продолжен контроль исполнения поручения в соответствии с ранее установленным сроком до 5 октября 2023 года.