Продлён контроль исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Республики Калмыкия, проведённого по поручению Президента Российской Федерации первым заместителем Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Алексеем Громовым в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 5 декабря 2019 года

Поручение, данное Главе Республики Калмыкия по обращению Болдыревой Ангиры Викторовны из посёлка Чилгир Яшкульского района Республики Калмыкия, предусматривает принятие мер по обеспечению нормативным водоснабжением жилых домов в посёлке Чилгир Яшкульского района, обеспечив водоснабжение, в том числе питьевой водой, до завершения работ.

Глава Республики Калмыкия Бату Хасиков доложил о том, что в 2018 году разработана проектно-сметная документация на объект «Водоснабжение п. Чилгир Яшкульского района Республики Калмыкия», на реализацию которого в республиканском бюджете на 2020–2021 гг. были предусмотрены бюджетные ассигнования. Весной 2020 года подрядной организацией начаты строительно-монтажные работы по объекту. В январе 2021 года заказчиком выявлено, что подрядчиком без уважительных причин прекращены работы, общий объём выполненных работ составил 5,6%. В этой связи была проведена претензионная работа, по итогам которой в марте 2021 года контракт расторгнут в одностороннем порядке. Для завершения строительных работ на объекте Администрацией Яшкульского районного муниципального образования Республики Калмыкия в июле 2021 года объявлен повторный аукцион по выбору подрядной организации, однако ни одной заявки на участие не поступило. В связи с ограниченными сроками и значительным удорожанием стоимости металлоконструкций и других материалов строительство объекта невозможно завершить без корректировки проектно-сметной документации, в связи с чем было принято решение о перераспределении финансовых средств, предусмотренных на реализацию объекта, с 2021 года на 2022–2023 годы. Кроме того, в последние годы возникла проблема с источником подачи воды. Согласно проектно-сметной документации подача воды предусмотрена из озера Канурка, которое с 2020 года стало мелеть, что привело к невозможности эксплуатации объекта. Для решения вопроса водообеспечения п. Чилгир в 2022 году планируются корректировка проектной документации по объекту и решение вопроса заполнения водой озера Канурка. Строительно-монтажные работы намечены на 2022–2023 годы.

На этом основании срок исполнения поручения продлён до 5 декабря 2023 года с представлением доклада о ходе работ в срок до 5 ноября 2022 года.