О ходе исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жителя Мурманской области, проведённого по поручению Президента Российской Федерации начальником Управления Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции Андреем Чоботовым в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 25 апреля 2018 года

Поручение, данное Губернатору Мурманской области по обращению Алексеева Эдуарда Николаевича из села Минькино Кольского района Мурманской области, предусматривает принятие мер по разработке и предоставлению графика проведения работ и их финансирования по строительству и вводу в эксплуатацию дома культуры в селе Минькино Кольского района, обеспечив культурно-досуговую деятельность для жителей села Минькино до ввода объекта в эксплуатацию.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис доложил о том, что по состоянию на 09.11.2021 общая техническая готовность объекта составляет 90%. Полностью выполнены обустройство котлована, монтаж фундаментов, устройство бетонного основания полов подвала, вертикальная гидроизоляция стен подвала, устройство подпорных стен, установка плит перекрытия, прокладка наружных сетей канализации, прокладка наружных сетей водоснабжения, прокладка наружных сетей электроснабжения, обустройство входа в подвал, установка крылец, армирование монолитного пояса под установку, устройство утепления цоколя, устройство пароизоляции кровли, кладка стен, устройство монолитных перекрытий, устройство штукатурки цоколя по металлической сетке, установка металлических балок крыши, установка спортивной площадки, подключение к инженерным сетям водоснабжения и электричества, устройство вертикальной планировки, устройство щебеночного основания, установка бортового камня, установка фундаментов под наружное ограждение, установка фундаментов под опоры освещения с прокладкой кабеля, асфальтирование площадки отдыха, асфальтирование территории вокруг здания, укладка черного грунта для зеленых насаждений. Выполняются работы по устройству штукатурки фасада — 98%, по штукатурке внутренних помещений — 75%, установке ограждения — Кассовый расход по состоянию на 01.11.2021: — по строительным работам в соответствии с актами выполненных работ составляет 33 458,00 тыс. руб., от суммы заключенного контракта (50 691, 96 тыс. руб.), или 66,0 %; — по поставке оборудования — 3 949,77 тыс. руб., от суммы заключенных контрактов (6 607,66 тыс. руб.), или 59,78%. Общий кассовый расход по мероприятию на 01.11.2021 составил 37 407,77 тыс. руб. (федеральный бюджет — 17 513,18 тыс. руб., областной бюджет „ 18 899,86 тыс. руб., местный бюджет — 994,73 тыс. руб.) — 65,3%. Срок завершения строительства культурно-досугового центра в с. Минькино в соответствии с муниципальным контрактом и с учетом дополнительного соглашения к муниципальному контракту — 10.12.2021.