Продолжен контроль исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Республики Крым, проведённого по поручению Президента Российской Федерации помощником Президента Российской Федерации Максимом Орешкиным в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 20 октября 2020 года

Поручение, данное Главе Республики Крым по обращению от имени жителей Демьяновой Татьяны Юрьевны из села Заречное Симферопольского района Республики Крым, предусматривает совместно с ПАО «Газпром» принять меры по завершению газификации жилых домов в 4 микрорайоне города Агидель.

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов доложил, что в 2020 году проведена корректировка проектно-сметной документации и получено положительное заключение государственной экспертизы по проверке достоверности определения сметной стоимости. Согласно соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на реализацию мероприятий программы, заключенному между Министерством экономического развития Российской Федерации и Советом министров Республики Крым, срок ввода объекта в эксплуатацию запланирован на декабрь 2021 года. Строительная готовность объекта – 92 %. Срок завершения строительно-монтажных работ по объекту согласно действующим условиям государственного контракта с подрядчиком – 1 марта 2021 года. Решается вопрос о продлении контракта. На текущую дату необходимо завершить благоустройство территории, наружное ограждение входных групп, устройство перегородок, навесных потолков, внутренние отделочные работы, устройство внутренних сетей связи, отопления, электроснабжения, проведение испытаний системы теплоснабжения, пусконаладка лифтового оборудования, комплектация объекта технологическим оборудованием.

На этом основании контроль исполнения поручения продолжен в соответствии с ранее установленным сроком до 1 сентября 2021 года.