Продлён контроль исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы города Севастополя, проведённого по поручению Президента Российской Федерации начальником Управления Президента Российской Федерации по применению информационных технологий и развитию электронной демократии в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 3 февраля 2017 года

Поручение, данное 3 февраля 2017 года начальником Управления Президента Российской Федерации по применению информационных технологий и развитию электронной демократии Андреем Липовым Губернатору города Севастополя по обращению Сидякиной Ольги Анатольевны из села Терновка города Севастополя, предусматривает совместно с Министерством спорта Российской Федерации принятие мер по разработке и представлению графика проведения работ и их финансирования по строительству и вводу в эксплуатацию многофункционального спортивного комплекса в селе Терновка города Севастополя.

Губернатор города Севастополя Михаил Развожаев доложил о том, что мероприятие «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом в селе Терновка, улица Лесная, 3» включено в федеральную целевую программу «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2025 года». С целью реализации мероприятия между Государственным казенным учреждением города Севастополя «Единая дирекция капитального строительства» и подрядной организацией заключен государственный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ от 29 ноября 2017 года. Получено положительное заключение по проектной документации и результатам инженерных изысканий от 30 ноября 2018 года. Строительно-монтажные работы не были начаты в 2018 году в связи высокой стоимостью присоединения к инженерным сетям и, как следствие, значительным превышением сметной стоимости строительства объекта. В настоящее время Правительством Севастополя проводится работа по пересчету сметной стоимости строительства объекта и определению источника финансирования. В рамках корректировки программы, с учетом дефицита средств и необходимостью завершения строительства уже начатых объектов, срок реализации мероприятия перенесен на 2024–2025 годы.

На этом основании срок исполнения поручения продлён до 25 января 2022 года.