Продолжен контроль исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Республики Калмыкия, проведённого по поручению Президента Российской Федерации начальником Управления Президента Российской Федерации по работе с обращениями граждан и организаций Михаилом Михайловским в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 17 мая 2018 года

Поручение, данное Главе Республики Калмыкия по обращению Булхуковой Виктории Анатольевны из города Элисты Республики Калмыкия, предусматривает принятие мер по обеспечению централизованным водоснабжением жилых домов в посёлке Аршан города Элисты.

Временно исполняющий обязанности Главы Республики Калмыкия Юрий Зайцев, доложил том, что в 2018 году завершено строительство подводящего водовода протяжённостью 2,3 км к посёлку от резервуара чистой воды в Южном районе города Элиста. В 2018 году разработана проектно-сметная документация на строительство разводящих водопроводных сетей в посёлке Аршан города Элисты, осуществление которого предусмотрено в 2 этапа: 1 этап – строительство разводящих водопроводных сетей протяжённостью 6,3 км по десяти улицам посёлка; 2 этап – строительство разводящих водопроводных сетей протяжённостью 11,4 км по остальным улицам посёлка Аршан. В рамках реализации 1 этапа в 2019 году построены разводящие водопроводные сети протяженностью 6,3 км. В рамках реализации 2 этапа проведены конкурсные процедуры и заключён двухгодичный муниципальный контракт на 2021–2022 годы, в том числе в 2021 году – 6,0 км, в 2022 году – 5,4 км. По состоянию на 15 октября 2021 года построено 1,5 км разводящих сетей из запланированных 6,0 км. Подрядной организацией наращиваются темпы строительства.

На этом основании контроль исполнения поручения продолжен в соответствии с ранее установленным сроком до 5 декабря 2022 года.