О ходе исполнения поручения, данного по итогам личного приема в режиме видео-конференц-связи жителя Ростовской области, проведенного по поручению Президента Российской Федерации советником Президента Российской Федерации Александрой Левицкой в Приемной Президента Российской Федерации по приему граждан в Москве 1 декабря 2015 года

Поручение, данное Губернатору Ростовской области по обращению Киселева Владимира Анатольевича из города Таганрога Ростовской области, предусматривает принятие мер по строительству и вводу в эксплуатацию катка с искусственным льдом в городе Таганроге.

Ранее в правительство Ростовской области было направлено письмо с просьбой проинформировать Администрацию Президента Российской Федерации о строительной готовности объекта и планируемых сроках завершения строительства и ввода объекта в эксплуатацию с учетом произошедшей в декабре 2020 года приостановке строительно-монтажных работ.

Заместитель Губернатора Ростовской области Артём Хохлов доложил о том, что строительство крытого катка с искусственным льдом, выполняется за счет инвестора. Строительная готовность объекта – 50%. На сегодняшний день на объекте выполнены следующие работы: подготовка участка к проведению работ по выносу наружных сетей с участка; вынос сетей ливневой канализации, хозяйственно-бытовой канализации, электроснабжения и связи с территории строительства (незапланированные работы); переключение сетей ливневой и хозяйственно-бытовой канализации (незапланированные работы); очистка участка от зеленых насаждений; вертикальная планировка участка; закрепление грунтов основания; устройство фундаментов здания и металлокаркаса здания катка; приобретено технологическое оборудование. В настоящее время ведутся работы по возведению здания административно-бытового корпуса, монтажу наружных ограждающих конструкций здания катка (стеновые панели – 98%, кровельные – 100%), устройству внутренних инженерных сетей (выполнено 95%) и оснований для полов в здании катка, изготавливаются окна и наружные двери. Срок завершения строительно-монтажных работ – декабрь 2021 года, с последующим вводом объекта в эксплуатацию – 30 марта 2022 года.