Продолжен контроль исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жителя Республики Карелия, проведённого по поручению Президента Российской Федерации помощником Президента Российской Федерации Андреем Фурсенко в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 2 октября 2023 года

Поручение, данное Главе Республики Карелия по обращению Жука Сергея Николаевича из посёлка Рабочеостровск Кемского района Республики Карелия, предусматривает совместное с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации предоставление предложений по строительству врачебной амбулатории в посёлке Рабочеостровск Кемского района для нужд государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Карелия «Кемская центральная районная больница» с началом медицинского обслуживания с 1 декабря 2025 года, обеспечив реализацию права жителей поселка Рабочеостровск на охрану здоровья и медицинскую помощь, в том числе на период проведения работ.

Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков доложил о том, что в настоящее время по информации главного врача ГБУЗ РК «Кемская ЦРБ» в структурном подразделении, расположенном по адресу: посёлок Рабочеостровск, улица Юбилейная, дом 4 проведена работа по получению фармацевтической лицензии для организации розничной торговли лекарственными препаратами. В целях качественного улучшения организации первичной медико-санитарной помощи населению предусмотрена реализация мероприятий по объекту «Строительство врачебной амбулатории в пос. Рабочеостровск для нужд ГБУЗ «Кемская центральная районная больница» (далее – Объект) в течение 2025 года. Срок исполнения поручения по проекту 30 июня 2026 года. На сегодняшний день Фондом по сохранению и развитию Соловецкого архипелага (далее – Фонд) обеспечена разработка проектной документации на строительство Объекта, получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации. Общая площадь запроектированной врачебной одноэтажной амбулатории 454,00 кв. м., площадь застройки 516,25 кв. м. Проектными решениями предусмотрено размещение аптечного пункта. По информации Фонда, продолжительность строительно-монтажных работ по Объекту составляет пять месяцев. Необходимые документы и материалы своевременно были направлены в Фонд для реализации мероприятия по строительству нового здания врачебной амбулатории в посёлке Рабочеостровск. Потребность в средствах на строительство объекта Фондом планируется учесть при формировании запросов о дополнительном финансировании в рамках подготовки предложений в проект федерального закона «О федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов».

На этом основании контроль исполнения поручения продолжен в соответствии с ранее установленным сроком до 1 декабря 2025 года.