О ходе принятия мер по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Алтайского края, проведённого по поручению Президента Российской Федерации начальником Управления Президента Российской Федерации по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 2 сентября 2014 года

Поручение, данное Губернатору Алтайского края 2 сентября 2014 года начальником Управления Президента Российской Федерации по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Владимиром Черновым по обращению Морозовой Татьяны Юрьевны из посёлка Октябрьский Первомайского района Алтайского края, предусматривало принятие мер по разработке графика проведения работ и их финансирования по газификации жилых домов в посёлке Октябрьский Первомайского района.

В связи с разработкой графика проведения работ и их финансирования по газификации жилых домов в данном населенном пункте, поручение было снято с контроля. Принятие мер по газификации жилых домов в посёлке Октябрьский Первомайского района осуществляется в рабочем порядке.

Заместитель председателя правительства Алтайского края Александр Климин доложил о том, что для газификации посёлка Октябрьский Первомайского района осуществлено строительство объекта газоснабжения «Межпоселковый газопровод до посёлка Октябрьский Первомайского района Алтайского края». В настоящее время ведется создание внутрипоселковой системы газоснабжения в данном населенном пункте. Для строительства объекта газоснабжения «Распределительный газопровод в посёлке Октябрьский Первомайского района Алтайского края» были проведены конкурсные процедуры по отбору подрядной организации. Заключён муниципальный контракт по реализации данного объекта. Однако в процессе строительства была выявлена ошибка проектной организации по применению масштабов картографических материалов, в связи с чем потребовались корректировка проектной документации на указанный объект газоснабжения, которая была выполнена, и проведение государственной экспертизы откорректированных материалов проектной документации. В результате по материалам откорректированного проекта протяженность газопровода увеличилась с 6,6 километра до 11,6 километра, газификация домовладений с 232 до 256 домовладений. Администрацией Первомайского района разработан график строительства со сроком сдачи объекта в эксплуатацию в октябре 2021 года.