О ходе исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео–конференц–связи жительницы Пермского края, проведённого по поручению Президента Российской Федерации начальником Управления Президента Российской Федерации по внутренней политике Андреем Яриным в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 14 мая 2020 года

Поручение, данное Губернатору Пермского края по обращению Местяшовой Валентины Васильевны из города Перми Пермского края, предусматривает принятие мер по завершению капитального ремонта многоквартирного жилого дома 79 по улице Ленина в городе Перми, обеспечив надлежащие условия проживания граждан до завершения работ.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин доложил о том, что в многоквартирном доме был предусмотрен капитальный ремонт крыши, фасада, фундамента; в период 2021 – 2023 годов запланирован капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем и подвальных помещений. Работы по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома выполнены и приняты. В ходе строительно–монтажных работ по ремонту фасада подрядной организацией выявлены дополнительные объёмы работ, не предусмотренные разработанной проектно-сметной документацией, в связи с чем возникла необходимость внесения изменений в проектно–сметную документацию. В срок до 25 декабря 2021 года будет разработана проектно–сметная документация по капитальному ремонту фасада. В срок до 20 февраля 2022 года региональным оператором будет объявлен электронный аукцион на строительно–монтажные работы по капитальному ремонту фасада и фундамента. Данные работы будут осуществлены в строительный сезон 2022 года. В рамках краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта на 2021 – 2023 годы работы по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем и подвальных помещений многоквартирного дома запланированы на 2023 год.