Продлен контроль исполнения пункта 3 перечня поручений, данных по итогам работы в Нижегородской области мобильной приёмной Президента Российской Федерации

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и Генеральный директор – председатель правления ОАО «Российские железные дороги Олег Белозёров доложили о ходе исполнения пункта 3 перечня поручений, данных по итогам работы в Нижегородской области 9 октября 2019 года мобильной приёмной Президента Российской Федерации под руководством помощника Президента Российской Федерации Игоря Левитина.

Поручение, данное по обращению Рождественской Ирины Олеговны из города Нижний Новгород Нижегородской области, предусматривает совместное принятие мер по строительству транспортной развязки в Сормовском районе города Нижнего Новгорода.

В докладах сообщается о том, что с целью улучшения обеспечения доступности транспортных услуг для населения при строительстве транспортной развязки в Сормовском районе города Нижнего Новгорода проведен капитальный ремонт железнодорожного переезда, расположенного на пересечении с улицей Дубравной. Организована перевозка дополнительного пассажиропотока железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на участке Починки – Варя на период строительства, организовала перехватывающую парковка в районе железнодорожной станции Починки. ОАО «РЖД» согласовало и выдало технические условия, необходимые для выполнения строительных работ по проекту «Реконструкция автомобильных дорог по улицам Циолковского, Кузьмина, Светлоярская со строительством транспортной развязки в разных уровнях в Сормовском районе города Нижнего Новгорода». Ежедневно на объекте «Реконструкция автомобильных дорог по ул. Циолковского, ул. Кузьмина, ул. Светлоярская со строительством транспортной развязки в разных уровнях в Сормовском районе г. Нижнего Новгорода» задействовано 400 – 450 человек и 50–70 единиц техники. На сегодняшний день объект подготовлен для пуска рабочего движения по всем проектным направлениям. Корректировка ресурсоснабжающими организациями проектных решений по переустройству своих сетей и увеличение стоимости их переноса привело к необходимости повторного прохождения государственной экспертизы и соответственно продлению сроков выполнения работ по контракту. После пуска движения, запланированного на 3 июня 2022 года, будут продолжены работы по переустройству газопроводов ПАО «Газпром» и благоустройству прилегающей территории за границами движения транспортных потоков по построенной развязке. Работы планируется завершить в III квартале 2022 года.

На этом основании срок исполнения поручений продлён 3 октября 2022 года