О ходе исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Республики Алтай, проведённого по поручению Президента Российской Федерации начальником Управления Президента Российской Федерации по обеспечению деятельности Государственного совета Российской Федерации Александром Харичевым в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 10 февраля 2023 года

Поручение, данное Главе Республики Алтай по обращению Поповой Марины Владимировны из города Горно-Алтайска Республики Алтай, предусматривает принятие мер по завершению газификации жилых домов в городе Горно-Алтайске, в том числе в микрорайоне 1.

Исполняющий обязанности Глава Республики Алтай Виталий Махалов доложил о том, что на территории Республики Алтай реализуется региональная программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Республики Алтай на 2022–2031 гг. (далее – Региональная программа), в состав которой включены мероприятия по газификации (проектирование, строительно-монтажные работы) города Горно-Алтайска в рамках реализации объекта «Подводящий газопровод к жилым микрорайонам № 1, 5, 12, 14, 20, 21, 22, 29, 34, 35, 36, 37, 39 г. Горно-Алтайска Республики Алтай» (далее – Объект), выполняемые за счет средств ПАО «Газпром». Общая протяжённость планируемого к прокладке газопровода по микрорайону составляет 28,7 км, с предоставлением технической возможности подключения к газу 905 домовладениям. По информации представителя газораспределительной организации, в настоящее время проектно-сметная документация по Объекту завершена. На основании конкурентных процедур по Объекту определена генподрядная организация, с которой 24 октября 2023 года заключён договор генерального подряда на выполнение строительно-монтажных работ (далее – СМР). Начало СМР запланировано с 1 квартала 2024 года, завершение комплекса СМР, предоставление технической возможности подачи газа по Объекту запланировано не позднее декабря 2025 года. Согласно подписанному плану-графику синхронизации выполнения программы развития газоснабжения и газификации Республики Алтай на 2024 год. Ввод Объекта в эксплуатацию представитель газораспределительной организации обозначает – 2026 год.