Стенограмма начала встречи:

В.В.Путин: Как идет у нас работа по Олимпиаде, по подготовке к Олимпиаде?

Д.Н.Козак: Должен доложить, видимо, казенной фразой, о том, что работа идет по плану, в соответствии с теми графиками, которые были ранее утверждены. Речь идет и о работах, связанных с обеспечением олимпийских объектов земельными участками, и о проектировании объектов, и о строительно-монтажных работах. Сегодня 17 объектов строится...

В.В.Путин: Что изменилось после последней нашей встречи в Сочи со всеми ведомствами, заинтересованными организациями, бизнесом?

Д.Н.Козак: Сработали все те поручения, которые были даны на заседании Президиума Совета по физкультуре и спорту федеральным органам исполнительной власти - прежде всего, с точки зрения организации системы управления проектом, координации взаимодействия различных органов власти и участников проекта. Здесь ситуация значительно улучшилась.

Хочу еще раз сказать, что мы с корпорацией, которая согласно закону должна контролировать, координировать, мониторить ход строительства всех без исключения олимпийских объектов, независимо от того, кто является их заказчиком - государственные органы, сама корпорация, либо частные инвесторы - заключили со всеми соответствующие соглашения об обмене информацией. Сегодня идет много информации, завершается формирование электронной информационной системы управления проектом. Я буквально недавно собирал совещание на эту тему. У нас с 1 декабря в Правительстве будет соответствующий портал, куда будет в ежедневном режиме поступать вся информация о движении рабочей силы, ресурсов, денег и так далее.

Кроме того, к 29 декабря будет завершена организационная схема доставки грузов, учитывая то, что начиная с 1 квартала начнется массовое строительство олимпийских объектов, завершится их проектирование, и нам необходимо начать завоз строительных материалов, которые пойдут в соответствии с техническими заданиями на проектирование.

В.В.Путин: Вы упомянули про деньги. Как решаются вопросы с финансированием?

Д.Н.Козак: На данный момент те деньги, которые предусмотрены в бюджете, мы используем на цели финансирования олимпийских объектов. Сегодня все объекты финансово обеспечены. Кроме того, мы понимаем, что ситуация на рынке строительной продукции несколько меняется. Буквально неделю назад мы собирали всех ответственных исполнителей, прежде всего федеральные органы исполнительной власти - и договорились о том, что к понедельнику будут представлены новые предложения по финансовому обеспечению олимпийских объектов, с учетом значительного снижения цен на строительные материалы. Будут соответствующие предложения и поправки в закон, чтобы можно было принять гибкую систему ценообразования в строительстве.

В.В.Путин: Вы упомянули о доставке грузов. Приняли решение, на какие площадки они будут направляться?

Д.Н.Козак: На 9 млн. тонн у нас сегодня уже есть площадки. В декабре, благодаря хорошим темпам работ РАО "РЖД", на 5 млн. тонн будет завершен грузовой двор. Второй грузовой двор - в 2009 году. Таким образом, мы на 9 млн. тонн имеем обустроенные площадки с земельными участками - и эту проблему закрываем. Еще на 5 млн. тонн к 29 ноября - Краснодарский край совместно с Минтрансом, у них уже есть наработки. Они должны уже утвердить перечень этих участков на 5 млн. тонн, и сегодня такие поручения даны.

29 ноября в Сочи откроется один из первых, тоже важных, объектов связанных с развитием Сочи как горно-климатического курорта. Обходная дорога Джубга- Сочи, вокруг Сочи. Первая очередь ее будет открыта 29 ноября, и она на 50% решит транспортную проблему города Сочи по доставке грузов. Это очень важно. А в следующем году эта дорога к городу Сочи будет полностью завершена - это очень важно с точки зрения соблюдения интересов жителей города, чтобы через город не возились, не перевозились строительные материалы.

В.В.Путин: Закончили работу по оценке земли?

Д.Н.Козак: Работа по оценке земли в значительной степени была проведена еще в августе-сентябре.

В.В.Путин: Но не была закончена...

Д.Н.Козак: Да, она не была закончена до конца. Сегодня по всем государственным землям работа по отводу земельных участков завершена, и земельные участки предоставлены. Что касается земельных участков, которые находятся в частной собственности, то речь идет прежде всего об Имеретинской низменности - там из 274 земельных участков оценены 152.

Сегодня, в соответствии с установленным порядком, результаты этой оценки, отчеты, которые предоставили оценочные компании, проходят экспертизу в Росимуществе и в саморегулируемых оценочных организациях. После завершения этой экспертизы мы будем принимать решение относительно достоверности оценки и выплаты гражданам соответствующих сумм.

В.В.Путин: Когда эта работа будет закончена?

Д.Н.Козак: Думаю, что в первом квартале 2009 года.

В.В.Путин: Хорошо.