Продлён контроль исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жителя Республики Дагестан, проведённого по поручению Президента Российской Федерации начальником Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам Сергеем Новиковым в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 24 октября 2019 года

Поручение, данное Главе Республики Дагестан по обращению Абдулкаримова Магомедрамазана Газимагомедовича из села Хебатли Цунтинского района Республики Дагестан, предусматривает принятие мер по строительству и вводу в эксплуатацию школы в селе Хебатли Цунтинского района, обеспечив реализацию права детского населения села Хебатли на начальное, основное и среднее общее образование до завершения работ.

Временно исполняющий обязанности Главы Республики Дагестан Сергей Меликов доложил о том, что в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» с начала 2020 года ведется строительство объекта «Общеобразовательная организация на 80 мест в селе Хебатли Цунтинского района». По состоянию на 1 августа 2021 года выполнены работы по устройству перекрытия второго этажа учебного корпуса, пищеблока и актового зала, а также спортивного блока. Техническая готовность объекта составляет 27 процентов. Однако ведение строительства в условиях высокогорной местности усложнило организацию и управление строительным производством и, как следствие, привело к отставанию от графиков выполнения работ. На задержку сроков строительства повлияли также ограничительные меры санитарно-эпидемиологического характера, принятые в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, повлекшие за собой задержку сроков строительных работ либо их полную остановку. Учитывая вышеизложенное, завершение строительства школы в селе Хебатли планируется в 2022 году.

На этом основании срок исполнения поручения продлён до 10 сентября 2022 года с предоставлением промежуточного доклада до 15 февраля 2022 года.