Продолжен контроль исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жителя Республики Бурятия, проведённого по поручению Президента Российской Федерации начальником Управления Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции Андреем Чоботовым в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 14 сентября 2021 года

Поручение, данное Главе Республики Бурятия по обращению от имени жителей Мирошниченко Олега Владимировича из города Улан-Удэ Республики Бурятия, предусматривает принятие мер по завершению ремонта участка объездной автомобильной дороги, в том числе устройству тротуара и освещения до ЗАО «Улан-Удэстальмост», по улице Николая Нищенко от проспекта Автомобилистов до улицы Комарова в городе Улан-Удэ, обеспечив проезжее состояние дороги до завершения работ и безопасность дорожного движения.

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Республики Бурятия Евгения Луковников доложил о том, что в настоящее время строительная готовность объекта составляет ориентировочно 93 %. Выполнены работы по устройству тротуара от улицы Комарова до отворота на ООО «Улан-Удэстальмост», тротуар будет доведён до проходной предприятия. Согласно графику срок завершения работ до 30 сентября 2021 года, однако имеется некритичное отставание от графика, планируемый срок сдачи объекта – до 20 октября 2021 года. Подрядчику будет предъявлена неустойка в соответствии с контрактом. По вопросу строительства сетей наружного освещения – в 2021 году установлено 15 опор и 15 светильников по улице Николая Нищенко от улицы Комарова до дома 2а по улице Любови Шевцовой. За счёт экономии в 2021 году будут установлены еще 4 опоры и 4 светильника по улице Николая Нищенко в сторону проходной ООО «Улан-Удэстальмост». На сегодняшний день существует потребность в дополнительном устройстве около 40 опор и 40 светильников до проходной ООО «Улан-Удэстальмост». Администрацией города Улан-Удэ совместно с депутатами Улан-Удэнского городского Совета депутатов и Народного Хурала Республики Бурятия прорабатывается вопрос выделения финансирования для реализации данного мероприятия в 2022 году.

На этом основании контроль исполнения поручения продолжен в соответствии с ранее установленным сроком до 1 августа 2022 года.