Продлён контроль исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жителя Тамбовской области, проведённого по поручению Президента Российской Федерации начальником Управления Президента Российской Федерации по обеспечению деятельности Государственного совета Российской Федерации Александром Харичевым в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 18 ноября 2020 года

Поручение, данное Главе администрации Тамбовской области по обращению Филиппова Бориса Петровича из села Покрово-Пригородное Тамбовского района Тамбовской области предусматривает принятие мер по завершению строительства автомобильной дороги по Воронежской улице от проезда Авиаторов до Петропавловской улицы в городе Тамбове, обеспечив безопасность дорожного движения, а также по обеспечению движения общественного транспорта до села Покрово-Пригородное Тамбовского района.

Временно исполняющий обязанности главы администрации Тамбовской области Максим Егоров доложил о том, что в настоящее время в рамках заключённого муниципального контракта на строительство автомобильной дороги по улице Воронежской на участке от проезда Авиаторов до границы города Тамбова, подрядной организацией ведутся работы по укладке нижнего и верхнего слоя щебёночного основания дороги, по устройству песчаного основания и укладке щебёночного основания тротуаров. В связи с длительностью работ по переустройству газопровода произошло затягивание сроков выполнения работ. Кроме того, при переустройстве линии связи потребовалось отключение кабеля спецсвязи, что заняло продолжительный промежуток времени. На сегодняшний день подрядной организацией увеличены темпы выполнения строительно-монтажных работ. Срок завершения работ – 31 октября 2021 года.

На этом основании срок исполнения поручения продлён до 10 ноября 2021 года.