Продлён контроль исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жителя Приморского края, проведённого по поручению Президента Российской Федерации начальником Управления Президента Российской Федерации по вопросам государственной службы и кадров Максимом Травниковым в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 11 марта 2022 года

Поручение, данное Губернатору Приморского края по обращению Слесарева Вадима Николаевича из села Кневичи Артёмовского городского округа Приморского края, предусматривает принятие мер по ремонту участка автомобильной дороги от села Кневичи до посёлка Заводской в Артёмовском городском округе, обеспечив проезжее состояние дороги до завершения работ и безопасность дорожного движения.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко доложил о том, что заключён государственный контракт на выполнение работ по ремонту участков автомобильной дороги Подъезд к Артёму от Владивостока – Находка – порт Восточный (км 0 – км 0+835, км 5+766 – км 19+282) – от села Кневичи до посёлка Заводской. Сроки выполнения работ по контракту – с 01.04.2022 года по 31.08.2022 года, срок действия контракта-по 30.12.2022 года. По состоянию на 17.08.2022 года выполнение составило порядка 80% — ремонт земляного полотна и 60% – ремонт верхнего слоя дорожного покрытия. В связи с отвлечением сил подрядной организации на ликвидацию последствий ЧС при прохождении ливневых осадков на территории Приморского края в июле 2022 года, возникла ситуация с нарушением сроков окончания ремонтных работ. Выполнение ремонтных работ будет продолжено до полного завершения. Планируемый срок окончания работ – 31.10.2022 года. В целях обеспечения безопасности дорожного движения проезжее состояние дороги до завершения ремонтных работ осуществляется в рамках вышеуказанного государственного контракта.

На этом основании срок исполнения поручения продлён до 5 ноября 2022 года.