О ходе исполнения пункта 4 перечня поручений, данных по итогам работы в Астраханской области мобильной приёмной Президента Российской Федерации

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин доложил о ходе исполнения пункта 4 перечня поручений, данных по итогам работы в Астраханской области 18 мая 2020 года мобильной приёмной Президента Российской Федерации под руководством заместителя полномочного представителя Президента Российской Федерации в Южном федеральном округе Владимира Гурбы.

Поручение, данное по обращению Лычкиной Натальи Владимировны, предусматривает принятие мер по строительству и вводу в эксплуатацию детского сада по улице Даргомыжского в Ленинском районе города Астрахани.

В докладе сообщается о том, что между управлением по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» и подрядной организацией заключен муниципальный контракт на выполнение комплекса работ по строительству объекта «Строительство детского сада на 330 мест в Ленинском районе города Астрахани». Проектная документация по привязке типовой экономически эффективной проектной документации на строительство детского учреждения рассмотрена и согласована в автономном учреждении Астраханской области «Государственная экспертиза проектов». 5 августа 2020 года выдано положительное заключение на проектно-сметную документацию, 10 августа 2020 года получено разрешение на строительство данного объекта. По состоянию на 15 июля 2021 года подрядной организацией выполнены: коробка здания с заполнением наружных проемов и окраской фасадов, устройство наружного ограждения. В настоящее время ведутся отделочные, электромонтажные, сантехнические работы, а также работы по благоустройству территории. Строительная готовность объекта составляет 78%. Планируемый срок ввода в эксплуатацию – ноябрь 2021 года.