Продлён контроль в рабочем порядке за принятием мер по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жителя города Москвы, проведённого по поручению Президента Российской Федерации начальником Управления Президента Российской Федерации по внешней политике Игорем Неверовым в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 6 июля 2021 года

Поручение, данное Мэру Москвы по обращению Макина Олега Петровича из города Москвы, предусматривало принятие мер по завершению строительства подъездной автомобильной дороги к деревне Дудкино и прилегающим садоводческим некоммерческим товариществам в поселении Мосрентген Новомосковского административного округа города Москвы.

В связи с завершением строительно-монтажных работ поручение снято с контроля. Принятие мер по устранению выявленных замечаний осуществляется в рабочем порядке.

Руководитель Департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин доложил о том, что строительство объекта транспортной инфраструктуры: «Подъездная автомобильная дорога к деревне Дудкино и прилегающим СНТ, поселение Мосрентген Новомосковского административного округа города Москвы» строительно–монтажные работы в соответствии с проектной документацией осуществляются 2 этапами: 1. «Подъездная автомобильная дорога к деревне Дудкино и прилегающим СНТ. Этап 1» Протяженность участка 1,197 километра. Строительно–монтажные работы выполнены в полном объёме и в соответствии с проектной документацией. Получено заключение органа государственного строительного надзора города Москвы. Готовится комплект документации для ввода объекта в эксплуатацию. Выявленные замечания устранены в полном объёме; 2. «Подъездная автомобильная дорога к деревне Дудкино и прилегающим СНТ по адресу: поселок Мосрентген. Этап 2» Протяженность участка 0,22 километра. Строительно–монтажные работы выполнены на 98 процентов и приостановлены в связи с отказом собственников в доступе на территорию СНТ «Дудкино-1. Кроме того, в связи с нарушением генеральным подрядчиком общего срока выполнения условий контракта, государственный контракт расторгнут со стороны государственного заказчика. В настоящее время готовится комплект конкурсной документации на завершение работ в части этапа II в объеме оставшихся средств по данному этапу и сроком ввода объекта в эксплуатацию в мае 2022 года. В настоящее время организована работа по временному содержанию объекта в части расчистки проезжей части и тротуаров от снега и наледи.

На этом основании продлён контроль в рабочем порядке за принятием мер – завершением работ 2 этапа до 1 июня 2022 года.