О ходе исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Республики Калмыкия, проведённого по поручению Президента Российской Федерации помощником Президента Российской Федерации Игорем Левитиным в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 12 ноября 2020 года

Поручение, данное Главе Республики Калмыкия по обращению Ломакиной Ольги Владимировны из посёлка Утта Яшкульского района Республики Калмыкия, предусматривает принятие мер по завершению строительства и вводу в эксплуатацию детского сада в посёлке Утта Яшкульского района.

Глава Республики Калмыкия Бату Хасиков доложил о том, что в настоящее время на объекте ведутся следующие виды работ: укладка напольной керамической плитки, линолеума, заливка чистового наливного пола, монтаж светильников электроосвещения, монтаж шкафов ВРУ. На отчётную дату на объекте не завершены работы по покраске стен, монтажу межкомнатных дверей, охранно-пожарной сигнализации, системы видеонаблюдения, технологического оборудования, а также работы по благоустройству территории. Общая строительная готовность объекта – 91%, срок ввода в эксплуатацию объекта до 25 августа 2021 года.