О ходе исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Ярославской области, проведённого по поручению Президента Российской Федерации начальником Управления Президента Российской Федерации по обеспечению деятельности Государственного совета Российской Федерации Александром Харичевым в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 8 апреля 2021 года

Поручение, данное Губернатору Ярославской области по обращению Заикиной Ирины Евгеньевны из посёлка Рязанцево города Переславль–Залесский Ярославской области предусматривает совместное с ПАО «Газпром» принятие мер по газификации жилых домов в населённых пунктах Горки, Дубки, Елизарово, Рязанцево и Смоленское городского округа города Переславля–Залесского.

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев доложил о том, что в рамках реализации региональной программы «Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ярославской области» на 2022–2031 годы (далее – Программа) ведется строительство объекта «Газопровод межпоселковый ГРС Ленинский Путь – пос. Рязанцево – с. Елизарово – дер. Горки – с. Смоленское с отводом на пос. Дубки Переславского муниципального района Ярославской области», протяжённостью 44,29 км, срок выполнения строительства – 2021–2023 годы. Согласно календарному графику производства строительно-монтажных работ, ожидаемая дата завершения строительно-монтажных работ – IV квартал 2023 года. В настоящее время объём выполненных работ по прокладке газопровода составляет 97 процентов. В рамках реализации Программы акционерным обществом «Газпром газораспределение Ярославль» выполняются работы по проектированию и строительству распределительных газопроводов в населённых пунктах: пос. Рязанцево, с. Елизарово, дер. Горки, с. Смоленское, пос. Дубки. Сроки строительства – 2022–2024 годы. В ходе проектирования объектов строительства распределительных газопроводов в пос. Рязанцево, с. Елизарово, дер. Горки, с. Смоленское выявлены участки, затрагивающие границы особо охраняемых природных территорий и объектов культурного наследия. В связи с этим работы по проектированию данных объектов планируется продлить до декабря 2023 года. В настоящее время проектно-изыскательские работы находятся в стадии завершения. Строительно-монтажные работы на указанных распределительных газопроводах планируется завершить в IV квартале 2024 года.