О ходе исполнения пункта 1 перечня поручений, данных по итогам работы в городе Всеволожске Ленинградской области мобильной приёмной Президента

Губернатор Ленинградской области Валерий Сердюков доложил о ходе исполнения пункта 1 перечня поручений, данных по итогам работы 16 июня 2011 года в городе Всеволожске Ленинградской области мобильной приёмной Президента под руководством помощника Президента Аркадия Дворковича.

Поручение дано по обращению Марковой Татьяны Владимировны и касается установки электрической мощности, необходимой для ввода в эксплуатацию лифтового оборудования в жилом доме 10 по улице Магистральной города Всеволожска.

Текст документа:

Докладываю о ходе исполнения пункта 1 перечня поручений, данного мобильной приёмной Президента по обращению жительницы Всеволожского района Ленинградской области Т.В.Марковой.

По состоянию на 05 марта 2012 года управляющая компания ООО «Жилсервис» выполнила работы по подготовке электроустановок жилого дома к осуществлению технологического присоединения. Подрядная организация ООО «Ирбис» приступила к работам по монтажу кабельной линии 0,4 кВ от БРТП 10/0,4кВ до жилого дома.

Сетевая организация ОАО «ЛОЭСК» закончила строительство подстанции БРТП 10/0,4кВ и осуществляет мероприятия по получению разрешительной документации на эксплуатацию электроустановок. После решения вопроса по балансовой принадлежности БРТП 10/0,4кВ ОАО «ЛОЭСК» приступит к выполнению работ по перезаводке существующих кабельных линий 10 кВ от трансформаторной подстанции № 152 на БРТП 10/0,4кВ.

Таким образом, после завершения строительно-монтажных работ, оформления разрешительной документации на ввод в эксплуатацию электроустановок в Северо-Западном управлении Ростехнадзора, а также после проведения организационных мероприятий по эксплуатации электросетевых объектов, будет решен вопрос обеспечения дома необходимой электрической мощностью.

Возможный срок завершения мероприятий по обеспечению дома электрической мощностью – до 01 июня 2012 года.