О ходе исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Воронежской области, проведённого по поручению Президента Российской Федерации советником Президента Российской Федерации Александрой Левицкой в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 16 октября 2020 года

Поручение, данное Губернатору Воронежской области по обращению Садулоевой Яны Владимировны из села Семилуки Семилукского района Воронежской области, предусматривает принятие мер по обеспечению нормативным водоснабжением жилых домов в селе Семилуки Семилукского района.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев доложил о том, что в настоящее время реконструкция системы водоснабжения с. Семилуки находится на завершающей стадии. Работы выполнены на 82%. Осталось проложить 4,9 км водопроводных сетей, выполнить пуско-наладочные работы станции водоподготовки, перекрытие резервуаров чистой воды. Объект планируется сдать в эксплуатацию до конца текущего года. Ранее был заключён контракт о выполнении строительно-монтажных работ на объекте от 15 декабря 2021 года. Срок исполнения контракта – 2021–2023 годы. Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации утверждена заявка Правительства Воронежской области на финансирование реконструкции указанной системы водоснабжения в рамках федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Жилье и городская среда». Подписано финансовое соглашение от 24 декабря 2021 года о выделении субсидии из федерального бюджета. Проектно-сметная документация на объект имеет положительные заключения.