О ходе исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Новосибирской области, проведённого по поручению Президента Российской Федерации начальником Управления Президента Российской Федерации по работе с обращениями граждан и организаций Михаилом Михайловским в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 18 мая 2018 года

Поручение, данное по обращению Вятчининой Анны Николаевны из города Новосибирск Новосибирской области, предусматривает принятие мер по получению экспертного заключения Федерального автономного учреждения «Главное управление государственной экспертизы» или его филиала по объекту капитального строительства «Реконструкция и оснащение акушерского корпуса Государственной Новосибирской областной клинической больницы для размещения перинатального центра Новосибирской области», представлению результатов рассмотрения предложения Министерства здравоохранения Российской Федерации о возможности выделения денежных средств для завершения строительства и ввода в эксплуатацию перинатального центра Новосибирской области, включая обоснование принятого по данному вопросу решения, представлению предложения по включению перинатального центра в перечень несогласованных вопросов для рассмотрения на заседании Правительственной комиссии по бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и плановый период.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников доложил о том, что для снижения затрат на строительство перинатального центра Правительством Новосибирской области по согласованию с Министерством здравоохранения Российской Федерации принято решение о корректировке проектной документации с уменьшением коечной мощности до 213 коек. Получено положительное заключение государственного бюджетного учреждения Новосибирской области «Государственная вневедомственная экспертиза Новосибирской области» на проектную документацию и сметную стоимость. В январе 2018 года направлена бюджетная заявка на включение строительства перинатального центра в федеральную адресную инвестиционную программу на 2019 год и плановый период 2020 – 2021 годов. Окончательное решение по данному вопросу будет принято Правительственной комиссией по бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и плановый период после предоставления положительного экспертного заключения федерального автономного учреждения «Главное управление государственной экспертизы» на проект завершения реконструкции перинатального центра, а также заключения о проведении технического и ценового аудита указанного проекта.

Проектом закона Новосибирской области «Об областном бюджете Новосибирской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» на завершение строительства перинатального центра предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 2 599,3 млн. рублей.