О ходе исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жителя города Севастополя, проведённого по поручению Президента Российской Федерации первым заместителем Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Алексеем Громовым в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в городе Москве 13 марта 2019 года

Поручение, данное Губернатору города Севастополя по обращению Головченко Николая Геннадьевича из города Севастополя, предусматривает принятие мер по разработке и представлению графика проведения работ и их финансирования по строительству, в том числе по подбору земельного участка и подключению инженерных коммуникаций, и вводу в эксплуатацию нового здания государственного казённого образовательного учреждения города Севастополя «Начальная школа-детский сад № 4» в селе Гончарном, обеспечив надлежащие условия образования детей до завершения работ.

Губернатор города Севастополя Михаил Развожаев доложил о том, что мероприятие «Строительство начальной школы – детского сада в с.Гончарное» предусмотрено в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя». С целью реализации объекта в 2017 году сформирован земельный участок, расположенный по адресу: г.Севастополь, район с.Гончарного, площадью 10 709 кв.м, 24 ноября 2017 года заключен государственный контракт с подрядной организацией на выполнение проектно-изыскательских работ. В связи с выявленными в процессе проектирования ограничениями, действующими в границах подобранного земельного участка (наличие водоохранной зоны, охранной зоны воздушной линии электропередачи, красных линий улично-дорожной сети), принято решение о замене земельного участка и расторжении государственного контракта. В 2019 году сформирован новый земельный участок, 27 декабря 2019 года заключен государственный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ. В рамках исполнения государственного контракта выполнены инженерные изыскания, согласованы планировочные решения. По состоянию на август 2022 года ведется разработка документации. Прорабатывается вопрос обеспечения объекта системами водоснабжения и водоотведения в связи с отсутствием в населенном пункте централизованных инженерных сетей. В соответствии с действующей редакцией программы срок выполнения строительно-монтажных работ по объекту — 2024 – 2025 годы.