Продлён контроль исполнения поручения, данного по итогам личного приема в режиме видео-конференц-связи жителя Ростовской области, проведенного по поручению Президента Российской Федерации советником Президента Российской Федерации Александрой Левицкой в Приемной Президента Российской Федерации по приему граждан в Москве 1 декабря 2015 года

Поручение, данное Губернатору Ростовской области по обращению Киселева Владимира Анатольевича из города Таганрога Ростовской области, предусматривает принятие мер по строительству и вводу в эксплуатацию катка с искусственным льдом в городе Таганроге.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев доложил о том, что строительство крытого катка с искусственным льдом, расположенного по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Ленина, д. 212а, выполняется за счёт частных инвестиций ООО «ЛИДЕР-СТРОЙ». Строительная готовность объекта по состоянию на 1 апреля 2022 года составляет 85%. Снижение темпа строительства объекта связано с удорожанием цен на строительные материалы, оборудование, а также отменой поставок ранее оплаченного импортного оборудования и материалов поставщиками. Указанное оборудование было заменено на аналоги, что потребовало внесение изменений в проектно-сметную документацию. Возведение зданий катка и административно-бытового корпуса завершены. На объекте ведутся отделочные работы, осуществляется приёмка ресурсоснабжающими организациями инженерных сетей, проводятся их пусконаладочные работы. Срок завершения строительства и ввода в эксплуатацию объекта – 1 августа 2022 года.

На этом основании срок исполнения поручения продлён до 10 августа 2022 года.