Продлён контроль исполнения поручений, данных по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Республики Крым, проведённого по поручению Президента Российской Федерации первым заместителем Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Алексеем Громовым в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в городе Москве 21 января 2020 года

Поручения, данные Главе Республики Крым и Министру экономического развития Российской Федерации по обращению Кирилюк Елены Евгеньевны из села Краснофлотского Советского района Республики Крым, предусматривают принятие мер по завершению строительства и вводу в эксплуатацию детского сада в посёлке городского типа Советский Советского района.

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов и Министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников доложили о том, что в настоящий момент по объекту выполнены внутриплощадочные работы по прокладке наружных сетей электроснабжения, прокладке наружных сетей водоснабжения с устройством противопожарных резервуаров, прокладке наружных сетей канализации, устройству теплотрассы от здания к блочно-модульной котельной, устройству системы отопления здания. Ведутся внутриплощадочные работы по прокладке сетей наружного электроосвещения, монтажу облицовки вентилируемого фасада здания, монтажу индивидуального теплового пункта, отделке внутренних помещений здания. Общая строительная готовность более 80 %. Срок получения заключения о соответствии построенного объекта и разрешения на ввод объекта в эксплуатацию запланирован до 25 июня 2021 года.

На этом основании срок исполнения поручений продлён до 15 мая 2021 года.