О ходе исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жителя Ленинградской области, проведённого по поручению Президента Российской Федерации начальником Управления протокола Президента Российской Федерации в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 5 марта 2014 года

Поручение, данное 5 марта 2014 года начальником Управления протокола Президента Российской Федерации Владиславом Китаевым Губернатору Ленинградской области по обращению Михельсона Петра Николаевича из посёлка имени Тельмана Тосненского района Ленинградской области, предусматривает принятие мер по строительству поликлиники в посёлке имени Тельмана Тосненского района.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко доложил о том, что фактическая строительная готовность объекта составляет 55 процентов. На объекте выполнены работы по устройству навесного вентилируемого фасада, устройству наружных инженерных сетей (водоснабжения и водоотведения). Из‑за резкого увеличения стоимости строительных материалов, необходимости замены импортных материалов и оборудования на аналогичные (отечественного производства) подрядной организацией производятся работы по внесению изменений в проектную документацию по разделам инженерно-технического обеспечения. В связи с изложенным сроки окончания строительно-монтажных работ переносятся на сентябрь 2023 года, разрешение на ввод объекта в эксплуатацию планируется получить в декабре 2023 года.