О ходе принятия мер по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жителя Архангельской области, проведённого по поручению Президента Российской Федерации начальником Управления Президента Российской Федерации по обеспечению конституционных прав граждан в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 27 декабря 2018 года

Поручение, данное 27 декабря 2018 года начальником Управления Президента Российской Федерации по обеспечению конституционных прав граждан Максимом Травниковым Губернатору Архангельской области по обращению Захарова Андрея Владимировича из города Каргополь Архангельской области, предусматривало совместное с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации принятие мер по разработке и представлению графика проведения работ и их финансирования по завершению строительства сетей водоснабжения и канализации в правобережной части города Каргополя, обеспечив жителей нормативным водоснабжением.

В связи с разработкой и представлением графика проведения работ и их финансирования по завершению строительства сетей водоснабжения и канализации в правобережной части города Каргополя поручение было снято с контроля. Принятие мер по завершению строительства сетей водоснабжения и канализации в правобережной части города Каргополя осуществляется в рабочем порядке.

Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский доложил о том, что в целях реализации мероприятий по строительству социально-значимого объекта «Водоснабжение правобережной части города Каргополя Каргопольского района Архангельской области» 23 декабря 2021 года заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. Администрацией Каргопольского муниципального округа 4 марта 2021 года заключен муниципальный контракт с подрядной организацией на выполнение строительно-монтажных работ. В настоящее время выполнены работы по прокладке 4,8 км трубопровода, устройству новой скважины № 1, ремонту существующей скважины № 2, монтажу 30 водопроводных колодцев из 33 запланированных. Ведется ремонт железобетонных колодцев существующей сети. Техническая готовность объекта составляет 61%. Ввод в эксплуатацию планируется в декабре 2022 года. Завершение строительства позволит обеспечить 2000 человек качественной питьевой водой, соответствующей требованиям СанПиН.