Продолжен контроль исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жителя Свердловской области, проведённого по поручению Президента Российской Федерации начальником Управления пресс–службы и информации Президента Российской Федерации Андреем Цыбулиным в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 7 ноября 2019 года

Поручение, данное Губернатору Свердловской области по обращению Костина Ивана Сергеевича из посёлка Именновский Качканарского городского округа Свердловской области, предусматривает принятие мер по обеспечению нормативным электроснабжением жилых домов в посёлке Именновский Качканарского городского округа, обеспечив бесперебойным электроснабжением до завершения работ.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев доложил о том, что в ходе реализации мероприятий по строительству воздушной линии электропередачи 6 кВ для обеспечения надежного электроснабжения населённого пункта выявлена существенная проблема: трасса новой воздушной линии электропередачи 6 кВ предусматривает прохождение по землям государственного лесного фонда, требуется дополнительное согласование. Разработка необходимой документации и процедура согласования в соответствии с установленным законодательством Российской Федерации порядком по предварительном оценкам, будут завершены в августе 2022 года, в связи с чем скорректирован план мероприятий («дорожная карта») по обеспечению надёжного электроснабжения посёлка, в соответствии с которым завершение строительства новой воздушной линии электропередачи 6 кВ планируется выполнить в срок до 31 декабря 2023 года.

На этом основании контроль исполнения поручения продолжен в соответствии с ранее установленным сроком до 30 декабря 2022 года.