Продлён контроль исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жителя Костромской области, проведённого по поручению Президента Российской Федерации начальником Управления Президента Российской Федерации по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами в Приёмной Президента Российской Федерации по приему граждан в Москве 5 июня 2018 года

Поручение, данное 5 июня 2018 года начальником Управления Президента Российской Федерации по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Владимиром Черновым Губернатору Костромской области по обращению Илика Александра Ивановича из посёлка Якшанга Поназыревского района Костромской области, предусматривает совместное с Министерством просвещения Российской Федерации принятие мер по строительству и вводу в эксплуатацию нового здания муниципального казённого общеобразовательного учреждения Якшанганской средней общеобразовательной школы Поназыревского муниципального района Костромской области.

Губернатор Костромской области Сергей Ситников доложил о том, что в целях продолжения строительства школы на 120 мест в п. Якшанга Поназыревского района Костромской области администрацией Поназыревского муниципального района выполнена корректировка проектной документации в части пересчета сметной стоимости объекта в текущих ценах за вычетом выполненных работ. В результате проведенного электронного аукциона определена подрядная организация для строительства объекта, с которой 23 марта 2020 года заключен муниципальный контракт. В рамках областной адресной инвестиционной программы предусмотрены необходимые средства областного и муниципального бюджетов для завершения строительства школы. Во время строительства нового здания школы учебный процесс осуществляется в действующем здании школы. Здание находится в удовлетворительном состоянии. В настоящее время в стадии завершения работы по вентиляции, слаботочным устройствам, очистным сооружениям, электромонтажным работам, благоустройству территории вокруг здания и спортивной площадки, отделке помещений. Готовность объекта строительства нового здания школы составляет 85%. Планируемый срок ввода в эксплуатацию объекта декабрь 2022 года. Планируемое начало образовательного процесса 11 января 2023 года. Сроки строительства объекта продлены в связи с необходимостью в ходе строительства объекта внесения изменений в проектно-сметную документацию.

На этом основании срок исполнения поручения продлён до 15 января 2023 года.