Эрмитаж предостерег недобросовестных подрядчиков

1 октября начался очередной этап, приближающий воплощение в жизнь петербургского проекта Рема Колхаса: прошли общие публичные слушания, посвященные строительству комплекса зданий реставрационно-хранительского центра Эрмитажа «Старая Деревня». Согласно Федеральному закону № 44 «О контрактной системе в сфере закупок...» такие слушания являются обязательной процедурой, предшествующей тендеру на заключение контракта. В зале Совета собрались заместители директора Эрмитажа по строительству Михаил Новиков и по финансово-плановой работе Мария Антипова, начальник юридического отдела Марина Цыгулева и другие ответственные за проект сотрудники музея. Присутствовали и представители двух строительных компаний, намеренных участвовать в конкурсе на получение подряда: генеральный директор петербургской КВС Юрий Единач и заместитель директора московской компании «Эскиз» Борис Шнейвас.

Летом 2013 года Михаил Пиотровский объявил, что архитектурное бюро Рема Колхаса OMA спроектировало здание третьей очереди комплекса Эрмитажа в Старой Деревне. Третий этап третьей очереди строительства, который был предметом нынешних публичных слушаний, — стеклянный куб по проекту Колхаса высотой в 13 этажей и общей площадью 51,546 тыс. кв. метров. Внутри расположатся выставочные залы, открытое фондохранилище, публичная библиотека и библиотека по искусству для специалистов. С уже построенными в рамках второй очереди зданиями фондохранилища куб будет соединяться пешеходным переходом — прозрачным мостом над путями железной дороги, который, по мысли архитектора, станет общественным и торговым пространством. Сейчас отведенный под строительство участок занимают гаражи и бывшее здание Росатома, и подрядчику предстоит начать с их демонтажа. Однако самым сложным в ходе пятого этапа строительства, который должен завершиться в декабре 2018 года, является монтаж практически уникальной фасадной системы: у здания Рема Колхаса будет полностью стеклянный фасад. Начальная максимальная цена контракта, утвержденная Главгосэкспертизой России, — 3,704 млрд руб. По мнению Эрмитажа, эта сумма окончательная и обоснованная. В частности, она включает расчет 50 руб. за доллар и допускает применение отечественных аналогов импортных материалов и оборудования при строительстве — именно это интересовало задавшего вопрос представителя компании КВС.

В финале заседания взяла слово юрисконсульт Эрмитажа, рассказавшая собравшимся о недобросовестных действиях компании «Эскиз» при строительстве предыдущего, второго этапа третьей очереди фондохранилища. Компания, предложившая минимальную цену и согласно ФЗ № 44 получившая контракт, существенно нарушила условия и сроки выполнения работ. Марина Цыгулева серьезно предостерегла компанию «Эскиз» от участия в тендере на этот раз, поскольку, по ее словам, теперь объект в строительном отношении на порядок сложнее того, с которым не справились подрядчики. Эрмитаж не просто расторг договор с «Эскизом», но будет добиваться признания компании недобросовестным поставщиком.

В ближайшие дни должна быть опубликована проектная документация по строительству, и не исключено, что среди претендентов на участие в подряде появятся и другие компании. Итоговые результаты конкурса на выполнение строительных работ третьего этапа третьей очереди эрмитажного фондохранилища станут известны не позднее начала декабря этого года.