กระทู้ถามที่ ๔๐๓ ร.

เรื่อง ขอทราบปัญหาและอุปสรรคโครงการก่อสร้างทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข ๓๕ สายธนบุรี - ปากท่อ (ถนนพระราม ๒) ตอนทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน - เอกชัย ตอน ๑ กม.๙ + ๗๓๑ - กม.๑๔ + ๕๓๔.๙๐๔

กราบเรียน ประธานสภาผู้แทนราษฎร

ข้าพเจ้าของตั้งกระทู้ถาม ตามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ดังต่อไปนี้
เนื่องจากกระทรวงคมนาคมมีอำนาจและหน้าที่ในการดำเนินงานด้านคมนาคมทั่วทางราง ทางบก ทางน้ำและทางอากาศ เพื่อตอบสนองต่อความสุขของประชาชนในทุกมิติ โดยมุ่งเน้นความมีประสิทธิภาพ ความสะดวก มาตรฐานความปลอดภัยของผู้เดินทาง และความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตาม การดำเนินงานก่อสร้างตามสัญญาโครงการก่อสร้างทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข ๓๕ สายนธนบุรี - ปากท่อ (ถนนพระราม ๒) ตอนทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน - เอกชัย ตอน ๑ กม.๙ + ๗๓๑ - กม.๑๔ + ๕๓๔.๙๐๔ พื้นที่มีการดำเนินงานก่อสร้างยาวนาน ส่งซ้ำทำให้ผู้เดินทางและประชาชนที่อาศัยอยู่รอบพื้นที่ดังกล่าวได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย เช่น การก่อสร้างไม่มีไฟส่องสว่างไม่มีสัญญาณไฟช่วย หรือการก่อสร้างไม่ได้มาตรฐานความปลอดภัยทำให้เกิดอุบัติเหตุอย่างต่อเนื่อง

ปัญหาฝุ่นละอองจากการก่อสร้างถนนอย่างยาวนาน ส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจ ปัญหาโครงการก่อสร้าง เชื่อมแซมปรับปรุงและปิดช่องจราจรตลอดเนื่องยาวนาน การจราจรรถเข้าขุดรูแรงส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและความปลอดภัยของผู้เดินทาง เป็นต้น เพื่อปรับปรุงและพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยของผู้เดินทาง และหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดไว้

1. การดำเนินการก่อสร้างทางยกระดับตามสัญญาโครงการก่อสร้างดังกล่าว มีปัญหาและอุปสรรค และมีการขยายเวลาการก่อสร้างแล้วจำนวนครั้ง จากหลายรายละเอียด
2. การดำเนินการก่อสร้างทางยกระดับตามสัญญาโครงการก่อสร้างดังกล่าว มีกำหนดวันส่งมอบงานตามสัญญาและส่งมอบงานให้แก่กรมทางหลวงเมืองใด จากหลายรายละเอียด
    
    ขอให้ตอบในราชกิจจานุเบกษา

ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง

ณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคก้าวไกล
กรุงเทพมหานคร

คำตอบกระทรวงที่ ๔๐๓ ร.

ของ นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคก้าวไกล กรุงเทพมหานคร เรื่อง ขอทราบปัญหาและอุปสรรคโครงการก่อสร้างทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข ๓๕ สายธนบุรี – ปากท่อ (ถนนพระราม ๒) ตอนทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน – เอกชัย ตอน ๑ กม.๙ + ๗๓๑ – กม.๑๔ + ๕๓๔.๙๐๔

ข้าพเจ้า นายสุริยะ จึงร่วมเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ขอตอบกระทรวงที่ถามเรื่อง ขอทราบปัญหาและอุปสรรคโครงการก่อสร้างทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข ๓๕ สายธนบุรี – ปากท่อ (ถนนพระราม ๒) ตอนทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน – เอกชัย ตอน ๑ กม.๙ + ๗๓๑ – กม.๑๔ + ๕๓๔.๙๐๔ โดยมีรายละเอียดตามที่ระบุดังนี้

คำถามที่ 1 การดำเนินการก่อสร้างทางยกระดับตามสัญญาโครงการก่อสร้างดังกล่าว มีปัญหาและอุปสรรค และมีการขยายเวลาการก่อสร้างแล้วจำนวนกี่ครั้ง ขอทราบรายละเอียด

คำตอบ กระทรวงคมนาคมโดยกรมทางหลวง ขอเรียนชี้แจงว่า โครงการก่อสร้างทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข ๓๕ สายนคร-ปากท่อ (ถนนพระราม 2) ตอนทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน - เอกชัย และอุปสรรคในการก่อสร้าง มีดังนี้

1. **ปัญหา** เสาเหล็กขนาดใหญ่ (BK2 - BK4) ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างหลักของสะพานในบริเวณท้องฟ้าเช่น (BK2 - BK4) และโครงสร้างรองรับ (BK4 - BT) เป็นต้น การขนส่งและการปรับแต่งโครงสร้างเพื่อสนับสนุนความแข็งแรงของโครงสร้างหลัก

2. **ปัญหา** เส้นผ่านศูนย์กลางของสะพานเสียหาย เมตร จากการประเมินสถานะของโครงสร้างหลักของสะพานเสียหายได้ดำเนินการปรับปรุงระบบการตรวจสอบสภาพของโครงสร้างหลัก

3. **ปัญหา** เส้นผ่านศูนย์กลางของสะพานเสียหาย เมตร จากการประเมินสถานะของโครงสร้างหลักของสะพานเสียหายได้ดำเนินการปรับปรุงระบบการตรวจสอบสภาพของโครงสร้างหลัก

ได้มีการขยายระยะเวลาการก่อสร้างแล้วจำนวน ๓ ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ ๑ จำนวน ๔๒ วัน เนื่องจาก
กรมทางหลวง ได้ขอความร่วมมือให้ผู้รับจ้างหยุดการก่อสร้างช่วงเทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์
และวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษตามมติคณะรัฐมนตรี ตามบันทึกแนบท้ายสัญญา (ฉบับที่ ๑)
ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ จำนวน ๓๗๔ วัน เนื่องจากผู้รับจ้างได้รับผลกระทบ
จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามบันทึกแนบท้ายสัญญา (ฉบับที่ ๒)
ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕ และครั้งที่ ๓ จำนวน ๓๔๐ วัน เนื่องจากปัญหาตอม่อบางส่วน
มีตำแหน่งทับซ้อนกับสิ่งปลูกสร้างเดิมและเขตกรรมสิทธิ์ที่ดิน ตามบันทึกแนบท้ายสัญญา (ฉบับที่ ๓)
ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๖

คำถามที่ 2 การดำเนินการก่อสร้างทางยกระดับตามสัญญาโครงการก่อสร้างดังกล่าว
มีกำหนดวันส่งมอบงานตามสัญญาและส่งมอบงานให้แก่กรมทางหลวงเมื่อใด ขอทราบรายละเอียด

คำตอบ
กระทรวงคมนาคมโดยกรมทางหลวง ขอเรียนชี้แจงว่า โครงการก่อสร้างทางยกระดับบนทางหลวง
หมายเลข ๓๕ สายนธนบุรี – พากท่อ (ถนนพระราม ២) ตอนทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน – เอกชัย
ตอน ฯ กม.๙ + ซ.ค.1 – กม.14 + z.t.4.804 โดยคาดว่ามีแผนงานแล้วเสร็จ และพร้อมส่งมอบ
ให้แก่กรมทางหลวงในเดือนพฤศจิกายน 2567