กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๒๑๕/ว.

เรื่อง เกณฑ์และกรอบเวลาของการอุทธรณ์ถนน ๓๐๑๓ และ ๒๐๑๕

กราบเรียน ประธานสภาผู้แทนราษฎร

ข้าพเจ้าขอตั้งกระทู้ถาม ตามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ดังต่อไปนี้

ถนนสาย รถย. ๓๐๑๓ และถนนสาย รถย. ๒๐๑๕ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีมติให้
บอกเลิกสัญญากับผู้รับเหมา จึงขอเรียนถามว่า

๑. กระทรวงคมนาคมมีการกำหนดแผนงานและมีตารางความคืบหน้าในการดำเนินการหลังยกเลิก
สัญญาผู้รับเหมาในการพิจารณาอุทธรณ์ผู้รับเหมาที่ถูกยกเลิกสัญญาอย่างไร ของทราบรายละเอียด

๒. กระทรวงคมนาคมมีแนวทางการหาผู้รับจ้างรายใหม่ สัญญาครอบใหม่ และการพิจารณา
รวมถึงการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างล่าช้าอย่างไร ของทราบรายละเอียด

ขอให้ตอบในห้องกระทู้ถาม

ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง
ชุดิพงศ์ พิภพภิญโญ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคก้าวไกล

คำตอบกระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๒๑๕/ร.

ของ นายชุติพงศ์ พิกพภิญโญ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคก้าวไกล จังหวัดระยอง เรื่อง เกณฑ์และกรอบเวลาของการอุทธรณ์ถนน ๓๐๑๓ และ ๒๐๑๕

ข้าพเจ้า นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ขอตอบกระทู้ถามแยกเฉพาะเรื่อง เกณฑ์และกรอบเวลาของการอุทธรณ์ถนน ๓๐๑๓ และ ๒๐๑๕ ดังนี้

คำถามที่ ๑ กระทรวงคมนาคมมีการกำหนดแผนงานและมีตารางความคืบหน้าในการดำเนินการหลังยกเลิกสัญญาผู้รับเหมาในการพิจารณาอุทธรณ์ผู้รับเหมาที่ถูกยกเลิกสัญญาอย่างไร ขอทราบรายละเอียด

คำตอบ

กระทรวงคมนาคม โดยกรมทางหลวงชนบท ขอเรียนชี้แจงว่า โครงการดังกล่าว คือ โครงการก่อสร้างถนนสาย รย.๓๐๑๓ แยกทางหลวงหมายเลข ๓๓๑ - ทางหลวงหมายเลข ๓๑๙๑ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง และโครงการก่อสร้างถนนสาย รย.๒๐๑๕ แยกทางหลวงหมายเลข ๓๖ - ทางหลวงหมายเลข ๓๓๑ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง กรุงเทพมหานครได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และปี พ.ศ. ๒๕bon)ตามลำดับ เพื่อดำเนินการขยายผิวรูจรรถเป็น 4 ส่วนจราจรตลอดสายทาง โดยในระหว่างดำเนินการผู้รับจ้างได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ก็ไม่สามารถจัดหาแรงงานและวัสดุดำเนินงานตามแผนที่กำหนดได้ อายุเกินกว่า เมื่อมีการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ก็ไม่สามารถจัดหาแรงงานตามมาตรา การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. BASS เมื่อมีการอนุมัติตามเอกสารสัญญาแล้ว กรุงเทพมหานครจะแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลงานที่ผู้รับจ้างได้ส่งมอบว่าสมควรรับไว้และใช้ประโยชน์ในทางราชการตามมาตรฐานหรือไม่ เพื่อร่วมจัดทำแบบก่อสร้างและประเมินค่างานที่ผู้รับจ้างยังไม่ส่งมอบสำหรับใช้ในการจัดทำรายงานผลดำเนินการก่อสร้างให้แก่เสร็จต่อไป

2\. ส่วน พย.2015)แยกทางหลวงหมายเลข 36 - หากหลวงหมายเลข 331)อำเภอปลวกแดง

จังหวัดระยอง มีกำหนดแล้วเสร็จวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. BASS)ปักหมุด มีผลการดำเนินงาน

ร้อยละ ๓๙.๘๔๔ โดยกรมทางหลวงชนบทจะได้เร่งรัดการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามสัญญาต่อไป
หากผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนงานและคาดว่าจะไม่สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จตามเวลา
ที่กำหนด กรมทางหลวงชนบทจะได้ดำเนินการบอกเลิกสัญญาตามขั้นตอนต่อไป

คำถามที่ ๒ กระทรวงคมนาคมมีแนวทางการหาผู้รับจ้างรายใหม่ สัญญากรอบใหม่และ
การพิจารณา รวมถึงการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างล่าช้าอย่างไร ขอทราบรายละเอียด

คำตอบ

กระทรวงคมนาคม โดยกรมทางหลวงชนบท ขอเรียนชี้แจงว่า เมื่อกรมทางหลวงชนบท
ได้มีหนังสือบอกเลิกสัญญาจ้างแจ้งไปยังผู้รับจ้างแล้ว จะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณางาน
ที่ผู้รับจ้างได้ส่งมอบว่าสมควรรับไว้และใช้ประโยชน์ในทางราชการตามสัญญาหรือไม่ พร้อมประเมิน
ค่างานที่ผู้รับจ้างยังไม่ส่งมอบและมูลค่าของวัสดุก่อสร้างที่กองเก็บไว้นำงาน เพื่อคำนวณทางบประมาณใหม่
จากนั้นจะได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อจัดหาผู้รับจ้างรายใหม่มาดำเนินการต่อไป ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-bidding ในระบบของกรมบัญชีกลาง สำหรับการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบทจาก
การก่อสร้างล่าช้า ภายหลังจากการบอกเลิกสัญญา กรมทางหลวงชนบทจะได้มอบหมายแขวงทางหลวงชนบท
ระยองเข้าดำเนินการบำรุงปกติ โดยการซ่อมแซมหลุมบ่อ และแก้ไขจุดที่คาดว่าจะเป็นอันตรายต่อ
ผู้อยู่อาศัยและผู้ใช้ทาง พร้อมทั้งเข้าแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนอันเกิดจากงานก่อสร้างของสัญญาเดิม
เป็นการเบื้องต้นจนกว่าจะได้ผู้รับจ้างรายใหม่