กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๐๙๖/ว.

เรื่อง ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างระบบน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองสกลนคร ระยะที่ ๑ จังหวัดสกลนคร

กราบเรียน ประธานสภาผู้แทนราษฎร

ข้าพเจ้าขอตั้งกระทู้ถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ดังต่อไปนี้

ตามที่เผจเฟซบุ๊ก สกลนคร ชิตี้ (www.facebook.com/sakonnakhon) นำเสนอข่าวเมื่อวันที่ ๒๖ พฤศภาคม ๒๕๖๕ ว่า “โครงการก่อสร้างระบบน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองสกลนคร ระยะที่ ๑ จังหวัดสกลนคร เริ่มสัญญาวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ รวม ๙๐๐ วัน มูลค่าก่อสร้าง ๓๑๖,๓۰๐,๐๐ บาท (สามร้อยสิบหกล้านสามแสนบาท) ก่อสร้างบริเวณด้านข้างถนนคูหมากเสือ บริเวณคูเมืองเห็นโครงการเงียบมาจนมากแล้ว ยังไม่มีวิแวะจะทำต่อ” และมีผู้ใช้เฟซบุ๊กเข้ามาแสดงความคิดเห็นประเด็นความล่าช้าของโครงการ มูลค่างานสูง และปัญหาการจ่ายเงินค่าแรงคนงานของผู้รับจ้างจากนั้นในวันที่ 4 มิถุนายน ๒๕bon ธมโยธาธิการและผังเมืองได้ติดต่อมามทางเผจเฟซบุ๊ก สกลนคร ชิตี้ และมีการชี้แจงโดยนายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง นายละเอียดใน 3 ประเด็นคือ 1) ขอบเขตงานก่อสร้างในโครงการ 2) เปอร์เซ็นของงานก่อสร้างที่ปรากฏเป็นขาว และ3) เน้นทางการแก้ไข ทั้งนี้ ข้าพเจ้าในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่เป็นเสมือนผู้แทนของประชาชนในการปกป้องผลประโยชน์และดูแลทุกข์สุขของประชาชนและประเทศชาติตรวจสอบและควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลและมีหน้าที่สำคัญในการนำปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนเสนอต่อรัฐบาล เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเพื่อให้ประชาชนมีคุณชีวิตที่ดี อีกทั้ง มีการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินอย่างคุ้มค่าโปร่งใส และมีประสิทธิภาพจากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงขอเรียนถามว่า

๑. กระทรวงมหาดไทย ได้รับทราบปัญหาและได้มีการติดตามความคืบหน้าของการดำเนินการแก้ไขปัญหาโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองสกลนคร ระยะที่ ๑ จังหวัดสกลนคร จากกรมโยธาธิการและผังเมืองหรือไม่ อย่างไร ขอทราบรายละเอียด

๒. จากที่กรมโยธาธิการและผังเมือง แจ้งว่า ให้ผู้รับจ้างเร่งดำเนินการปรับแผนการทำงานให้สอดคล้องกับฤดูกาล จัดการด้านความปลอดภัยระหว่างการก่อสร้างลดผลกระทบกับประชาชน หารือหรือประชาสัมพันธ์กับพื้นที่ที่จะเข้าไปดำเนินการก่อสร้าง รวมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่กำกับดูแล และรับเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ เพื่อให้แก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ได้ทันการณ์นั้น ได้ดำเนินการแก้ไขตามแจ้งแล้วหรือไม่ หากดำเนินการแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร ขอทราบรายละเอียด

๓. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองสกลนคร ระยะที่ ๑ จังหวัดสกลนคร ได้สิ้นสุดสัญญาไปแล้วเมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ แต่โครงการยังดำเนินงานไม่แล้วเสร็จ กระทรวงมหาดไทย จะมีมาตรการและแผนงานของโครงการดังกล่าวต่อไปอย่างไร เพื่อตอบคำถามข้อกังวลใจของประชาชน ขอทราบรายละเอียด

ขอให้ตอบในห้องกระทู้ถาม

ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง
ณรงเดช อุสารกุล
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคก้าวไกล
แบบบัญชีรายชื่อ

คำตอบกระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๐๙๖/ร.

ของ นายณรงเดช อุสารกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคก้าวไกล แบบบัญชีรายชื่อ เรื่อง ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วม พื้นที่ชุมชนเมืองสกลนคร ระยะที่ ๑ จังหวัดสกลนคร

ข้าพเจ้า นายอนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ขอตอบกระทู้ถามของท่านสมาชิกผู้มีเกียรติ ดังนี้

คำถามที่ ๑ กระทรวงมหาดไทย ได้รับทราบปัญหาและได้มีการติดตามความคืบหน้าของการดำเนินการแก้ไขปัญหาโครงการก่อสร้างระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองสกลนคร ระยะที่ ๑ จังหวัดสกลนคร จากกรมโยธาธิการและผังเมืองหรือไม่ อย่างไร

คำตอบ กระทรวงมหาดไทย โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง ขอเรียนว่า ได้มีหนังสือตอบกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๗๑๗/๒๒๙๙ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ให้ทราบทั่วกัน และได้มีหนังสือแจ้งผู้รับจ้างเร่งรัดงาน ใน มท ๐๗๑๗.๒/๑๓๘๙ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

คำถามที่ ๒ จากที่กรมโยธาธิการและผังเมือง เจาะให้ผู้รับจ้างเร่งดำเนินการปรับแผนการทำงานให้สอดคล้องกับกฎหมาย การจัดการด้านความปลอดภัยระหว่างการก่อสร้างลดผลกระทบประชาชนหารือประชาสัมพันธ์กับพื้นที่จะเข้าไปดำเนินการก่อสร้างรวมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่กำกับดูแลและรับเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ เพื่อให้แก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ได้ทันการณ์นั้นๆ

คำตอบ หากดำเนินการแล้ว การดำเนินงานเป็นอย่างไร นอกจากรายละเอียด

คำถามที่ 3 โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง จะมีหนังสือเร่งรัดงานก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักเพื่อบราระบายปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน เมืองสกลนคร ส่วนราชการยังดำเนินงานไม่แล้วเสร็จ เพราะฉะนั้นเราจึงจำเป็นต้องใช้นำเส้นทางหลวงและผ่านพื้นที่เอกชน เป็นต้องขออนุญาตก่อนทำการสำรวจบนถนนทางหลวง เชิงจำเป็นต้องมีการสอบเช็คที่ดินให้ถูกต้องไม่ให้กระทำต่อพื้นที่เอกชน

เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในภายหลัง จึงจำเป็นต้องหยุดงานก่อสร้าง และปัจจุบันมีการสอบเขตที่ดิน
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ประมาณ ๗๐% ส่วนที่เหลือ เจ้าหน้าที่ของสำนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร
เข้าดำเนินการรังวัด ซึ่งกรมโยธาธิการและผังเมืองได้ดำเนินการเร่งรัดผู้รับจ้างให้เร่งเข้าดำเนินการก่อสร้าง
ในส่วนที่ได้รับมอบพื้นที่แล้ว ประกอบในช่วงของระยะเวลาตามสัญญาก่อสร้าง อยู่ในช่วงสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงเกิดปัญหาการขาดแคลนแรงงานและวัสดุก่อสร้าง
แต่อย่างไรก็ดีตามกรมโยธาธิการและผังเมืองไม่ได้นิ่งนอนใจในการเร่งรัดผู้รับจ้างให้ก่อสร้างให้แล้วเสร็จ
โดยเร็ว