Električková trať Šafárikovo nám. – Južné mesto

|}

**Petržalská električka** (alebo aj **Prvá** a **druhá etapa nosného systému v Bratislave**) je električková trať, ktorá spája najväčšie bratislavské sídlisko – Petržalku – so zvyškom mesta. Je založená na otvorenom koľajovom segregovanom systéme a vedie od Starého mosta po lokalitu Janíkov dvor, resp. Južné mesto, prevažne cez zelený nezastavný pás v strede sídliska. Prvá etapa v úseku Šafárikovo námestie – Jungmannova bola spustená 8. júla 2016, druhá v úseku Jungmannova – Južné mesto (po koniec trate) bola spustená 27. júla 2025.

## História projektu
### Počiatky
Projekt rýchlej električky má tú istú trasu a zastávky ako petržalská časť od 70. rokov plánovaného projektu ťažkého metra sovietskeho typu, ktoré sa koncom 80. rokov 20. storočia aj začalo stavať, ale kvôli nedostatku finančných prostriedkov, bola po roku 1988 stavba zastavená. Podrobnosti pozri pod Nosný systém mestskej hromadnej dopravy v Bratislave.

Súčasný projekt rýchlej električky, ktorá pretne najväčšie európske sídlisko Petržalka, vznikol okolo roku 2003, keď magistrát mesta rozhodol, že metro sa v Bratislave (vzhľadom na jeho veľkú cenu) zatiaľ nahradí električkami s mimoúrovňovými križovatkami, pričom trať bude napojená na súčasnú sieť električiek.

## Prvá etapa

### 2006 – 2013: Prípravy na výstavbu trate električky
Petržalská električka sa reálne začala pripravovať až v roku 2005 kedy boli podané na posúdenie vplyvu na životné prostredie tri varianty: povrchový, nadzemný (na estakádach) a polozapustený. Ministerstvo životného prostredia odporučilo zrealizovať kombináciu pozemného a nadzemného variantu. Po tomto odporúčaní sa začalo s obstarávaním projektovej dokumentácie a potrebných štúdií na statiku Starého mosta a vyhlásila sa súťaž na spracovanie dokumentácie projektu. Najnovšie sa na základe požiadaviek Miestneho zastupiteľstva MČ Petržalka uvažuje o otvorenom celozapustenom (prakticky podpovrchovom) variante. V súvislosti s plánovanou investičnou výstavbou v blízkosti trate je možnosť "nadstavať" ju, čím sa stane prakticky podzemnou traťou a predišlo by sa rozdeleniu mestskej časti na dve polovice. Oproti tomu existujú aj požiadavky na realizáciu tzv. plytkého tunela, pričom povrch by ostal upravený ako mestský park. Aj v tomto prípade by išlo o prakticky zapustený variant.

Po podpise memoranda o spolupráci medzi železnicami a mestom v apríli 2007 sa rozdelili kompetencie výstavby trate. Úsek medzi zastávkami Janíkov dvor a Bosákova vybudujú železnice, a to v duálnom rozchode (1 000 aj ), aj s prispôsobenou dĺžkou a šírkou staníc pre širší typ rozchodu. Faktom však je, že vybudovať trať pre vlak aj električku je nereálne keďže vlaky používajú iný profil kolesa a napájanie ako električky v Bratislave. Dovtedy sa mesto zaviazalo vybudovať dočasnú  trať v úseku Bosákova – Šafárikovo námestie na zrekonštruovanom Starom moste. Tu sa napojí na existujúcu električkovú trať. Tu bude potrebné zdvojkoľajniť úsek Jesenského – Šafárikovo námestie a Námestie Ľudovíta Štúra – Šafárikovo námestie a pravdepodobne aj zrealizovať opravy niektorých tratí súčasnej siete.

### 2013 – 2016: Samotná výstavba
22. októbra 2013 podpísalo mesto Bratislava zmluvu o dielo na rekonštrukciou Starého mosta a vybudovanie električkovej trate do Petržalky s konzorciom MHD – Starý most, ktorého členmi sú firmy Eurovia SK, Eurovia CS a SMP-CZ. Projekt mal byť realizovaný do 22 mesiacov. Starý most bol uzatvorený pre chodcov a cyklistov 2. decembra 2013. Pôvodná oceľová konštrukcia mosta má byť odstránená do marca 2014.

Od 20. januára 2014 začala úplná výluka MHD na Štúrovej ulici. Električky boli presmerované cez Jesenského a na svoje trasy sa majú vrátiť až po odovzdaní stavby v roku 2016. Autobusy z obratiska na Šafárikovom námestí boli presmerované na náhradné trasy a s obnovou konečnej zastávky sa nepočíta.

Celá stavba električkovej trate v úseku Jungmanova – Šafárikovo námestie bola oficiálne dokončená 15. decembra 2015.

16. februára 2016 bola prvýkrát preskúšaná celá električková trať až do Petržalky. Skúšobných jázd sa zúčastnili električky Škoda 30 T ev. č. 7530 a súprava vozidiel Tatra T6 ev. č. 7927+7928. 18. februára sa potom konala skúška normálneho () rozchodu trate. Tejto skúšky sa zúčastnila električka Tatra T3 ev. č. 7819, špeciálne upravená pre tento účel.

Uvedenie trate do prevádzky s cestujúcimi bolo spustené 8. júla 2016.

### Vozidlá
Dopravný podnik Bratislava podpísal 18.7.2013 s českou spoločnosťou Škoda Transportation zmluvu na dodávku 15 obojsmerných električiek Škoda 30 T v hodnote 39,3 mil. €. Dopravný podnik taktiež podpísal 30.7.2013 s tou istou spoločnosťou zmluvu na dodávku 15 jednosmerných električiek Škoda 29 T v hodnote 36,750 mil. € s opciou na ďalších 15 vozidiel. Z väčšej časti (85 %) budú električky financované prostredníctvom nenávratného finančného príspevku z fondov EÚ v rámci Operačného programu Doprava.

Električky boli podľa zmluvy dodané do 24 mesiacov, prvé z nich, na ktorých prebiehali typové skúšky do 17 mesiacov od podpísania zmluvy.

### Trasa
Začiatok električkovej trate je na križovatke Štúrovej s Jesenského. Jednokoľajná trať na Štúrovej ulici sa zdvojkoľajnila. Od Šafárikovho námestia vedie nová trať cez čiastočne novovybudovaný Starý most. Za mostom na existujúcom násype pri vyústení Viedenskej cesty je umiestnená zastávka Sad Janka Kráľa. Pokračovanie násypu popri bývalom štadióne Artmedia je odstránené a nahradené estakádou. Nová estakáda je vybudovaná aj ponad Eisteinovu ulicu, diaľnicu D1 a železničnú trať 132. Križovanie s Bosákovou ulicou je úrovňové, hoci podľa prvotných návrhov malo byť mimoúrovňové. Ukončenie prvej časti električkovej trate je v priestore pri Jantárovej ceste medzi križovatkami s ulicami Bosákova a Rusovská cesta. Trať nie je ukončená obratiskom, ale len koľajovou spojkou, čo spôsobuje, že sem nebudú môcť zachádzať jednosmerné električky.

K 3. septembru 2021 mesto Bratislava nemalo podpísanú zmluvu na výstavbu predĺženia petržalskej trate.

#### Zastávky na trati prvej etapy
* Šafárikovo námestie – Presun pôvodnej zastávky z polohy severnej od križovatky s Dobrovičovou ulicou do priestoru pri parčíku. Prvotný zámer predpokladal polohu zastávku až na Štúrovej ulici.
* Sad Janka Kráľa, Divadlo Aréna – Na vyústení Starého mosta na petržalskom brehu.
* Farského – Juhovýchodne od križovatky.
* Jungmannova – Severne od križovania s Rusovskou cestou pred ukončením trate.

V prvotných návrhoch električky sa objavovala aj zastávka Einsteinova na estakáde nad železničnou traťou, ktorá by umožňovala prestup na vlaky.

## Druhá etapa

### 2021 – 2025: výstavba
Druhá etapa nosného systému pokračuje koridorom v strede Petržalky pozdĺž Jantárovej cesty, pričom dvakrát križuje Chorvátske rameno. Jej výstavba sa začala v novembri 2021 a pôvodný termín ukončenia bol stanovený na koniec roka 2023. Neskôr však mesto ohlásilo, že pre ťažkosti spojené s výstavbou dobu výstavby predĺžili. Za nový termín celkového ukončenia bolo označené leto 2025. 

Testovacia prevádzka električkovej trate v úseku Jungmanova - Janíkov dvor sa začala v decembri 2024. Prvá skúšobná jazda sa uskutočnila 16. decembra 2024. O dva dni neskôr, 18. decembra 2024, prebehla v rámci skúšok prejazdnosti trate predvádzacia jazda pre zástupcov investora, stavebnej spoločnosti a bratislavského DP. Za prvú jazdu s účasťou verejnosti možno považovať zvláštnu jazdu z dňa 18. decembra, kedy sa medzi pozvanými hosťami, politikmi a novinármi po novej trati previezli aj vybraní žiaci z petržalských škôl a niekoľko výhercov z radov širokej verejnosti. Trať bola do ostrej prevádzky napokon spustená 27. júla 2025.

#### Zastávky na trati druhej etapy

* Jungmannova – Presun pôvodnej konečnej zastávky bližšie ku križovaniu s Rusovskou cestou a Chorvátskym ramenom
* Gessayova – Južne od križovania s Rusovskou cestou, zhruba na úrovni bytového domu na Gessayovej 35.
* Zrkadlový háj – Južne od križovania s Romanovou uicou, západne od križovatky Romanovej a Osuského.
* Pajštúnska – Juhozápadne od križovatky s Jantárovou cestou.
* Veľký Draždiak – Južne od križovatky Šintavskej ulice s Jantárovou cestou.
* Lúčanka – Zhruba medzi križovaním s Lietavskou a križovaním s Betliarskou.
* Južné mesto – Pod estakádou na Panónskej ceste.

## Galéria

### Prvá etapa

Petržalská električka - 3.10.15. (2).JPG|Stav zastávky Farského v októbri 2015
Škoda-30T.JPG|Škoda 30 T určená na trať v Petržalke
Petržalská električka - 3.10.15. (3).JPG|Stav konečnej zastávky Jungmanova v októbri 2015
Petržalská električka - 3.10.15. (4).JPG|Miesto, kde sa pôvodne mala realizovať stavba obratiska
EstakadaArtmedia29042014.JPG|Výstavba estakády Artmedia
7819 s 1435 mm podvozkami (1).jpg|Električka Tatra T3 s 1435 milimetrovými podvozkami po absolvovaní skúšky normálneho rozchodu električkovej trate do Petržalky


## Pozri aj
* Električková doprava v Bratislave
* Nosný systém mestskej hromadnej dopravy v Bratislave

## Referencie

## Externé odkazy

* Petržalská električka na imhd.sk
* Stručná história električiek v Petržalke na portáli VLAKY.NET

Kategória:Električková doprava v Bratislave
Kategória:Dopravné stavby