Loji Kuasa Nuklear Olkiluoto

**Loji Kuasa Nuklear Olkiluoto** (, ) ialah salah satu daripada dua loji kuasa nuklear Finland, yang satu lagi ialah Loji Kuasa Nuklear Loviisa VVER Loviisa dua unit. Kilang itu dimiliki dan dikendalikan oleh Teollisuuden Voima (TVO), anak syarikat Pohjolan Voima, dan terletak di Pulau Olkiluoto, di pantai Teluk Bothnia, dalam perbandaran Eurajoki di barat Finland, kira-kira 20 kilometer dari bandar Rauma dan kira-kira 50 kilometer dari bandar Pori.

Loji Olkiluoto terdiri daripada dua reaktor air didih (BWR), setiap satu dengan kapasiti 890 MW, dan satu reaktor jenis EPR (unit 3) dengan kapasiti 1,600 MW. Ini menjadikan unit 3 pada masa ini sebagai unit loji tenaga nuklear paling berkuasa di Eropah dan yang ketiga paling berkuasa di seluruh dunia. Pembinaan unit 3 bermula pada tahun 2005. Operasi komersial bermula pada April 2023 selepas dijadualkan pada Mei 2009.

## Unit 1 dan 2
Unit 1 dan 2 terdiri daripada dua BWR, setiap satu menghasilkan 890&nbsp;MW elektrik. Kontraktor utama ialah ASEA-Atom, kini sebahagian daripada Westinghouse Electric Sweden AB. Penjana turbin dibekalkan oleh Stal-Laval. Seni bina unit telah direka oleh ASEA-Atom. Ruangan tekanan reaktor telah dibina oleh Uddcomb Sweden AB, dan bahagian dalaman reaktor, komponen mekanikal oleh Finnatom. Peralatan elektrik dibekalkan oleh Strömberg.  Unit 1 telah dibina oleh Atomirakennus dan unit 2 oleh Jukola dan Työyhtymä.   Unit 1 mencapai tahap kritikal awalnya pada Julai 1978 dan ia memulakan operasi komersial pada Oktober 1979. Unit 2 mencapai tahap kritikal awalnya pada Oktober 1979 dan ia memulakan operasi komersial pada Julai 1982.

Kuasa asal reaktor ialah 660&nbsp;MW. Ia dinaikkan kepada 710&nbsp;MW pada 1983–1984, 840&nbsp;MW pada 1995–1998, dan seterusnya ke 860&nbsp;MW pada 2005–2006. Naik taraf utama telah dijalankan pada unit pada 2010 dan 2011, termasuk penggantian turbin dan penjana, injap pengasingan, suis elektrik dan pam air laut. Peningkatan ini meningkatkan output elektrik bersih sebanyak 20&nbsp;MW kepada 880&nbsp;MW setiap satu. 

Pada tahun 2017, unit 2 telah dinaik taraf dan dimodenkan, meningkatkan lagi output kepada 890&nbsp;MW dari awal 2018.  Peningkatan serupa kepada unit 1 telah dilakukan pada 2018. Penyelenggaraan lanjutan itu juga dibuat bagi menyediakan permohonan pembaharuan lesen. Sambungan lesen telah diberikan pada September 2018 dan membolehkan reaktor beroperasi sehingga 2038.

Keputusan dalam prinsip untuk reaktor keempat yang akan dibina di tapak telah diberikan oleh parlimen Finland pada Julai 2010,    tetapi, pada Jun 2015, TVO memutuskan bahawa ia tidak akan memohon lagi lesen pembinaan Olkiluoto 4.

## Unit 3

Pada Februari 2005, kerajaan Finland memberi kebenaran kepada TVO untuk membina reaktor nuklear baharu, menjadikan Finland sebagai negara Eropah Barat pertama dalam tempoh 15 tahun yang mengarahkan pembinaannya.  Pembinaan unit itu bermula pada tahun 2005. Permulaan operasi komersial telah dirancang bagi 2010,  tetapi telah ditolak beberapa kali. 

Olkiluoto 3 ialah EPR pertama, yang merupakan jenis PWR generasi ketiga, yang telah dibina. Ia akan mempunyai kapasiti papan nama sebanyak 1600 MW. Japan Steel Works dan Mitsubishi Heavy Industries membina ruangan tekanan reaktor 526 tan unit itu. 

Pada permulaan pembinaan, kontraktor utama ialah Areva NP (kini Framatome, selepas penjualan yang dinyatakan di bawah), sebuah usaha sama Areva dan Siemens. Walau bagaimanapun, pada tahun 2009, Siemens menjual satu pertiga bahagian Areva NP kepada Areva, yang kini menjadi kontraktor utama.   Siemens kekal dalam projek itu sebagai subkontraktor dengan tanggungjawab utama untuk membina dewan turbin. Areva menjual pegangan majoritinya dalam Framatome (sebelum ini Areva NP), reaktor nuklear dan perniagaan bahan apinya, kepada Électricité de France.

Menurut TVO, fasa pembinaan projek itu akan mewujudkan kira-kira 30,000 orang-tahun pekerjaan secara langsung dan tidak langsung; bahawa bilangan tertinggi pekerja di tapak ialah hampir 4,400; dan bahawa fasa operasi akan mewujudkan 150 hingga 200 pekerjaan tetap.  Sebuah storan bateri 90 MW dijadualkan pada 2022.

Pada 8 Disember 2021, syarikat itu menyerahkan permohonannya kepada Pihak Berkuasa Keselamatan Sinaran dan Nuklear Finland meminta kebenaran untuk memulakan Unit 3 dan meneruskan ujian awal unit tersebut. Ini telah diberikan pada 16 Disember 2021. Kritikal pertama unit loji EPR OL3 dicapai pada 21 Disember 2021. Perjalanan automatik yang tidak dirancang berlaku pada 14 Januari 2022, menangguhkan sambungan ke grid nasional kepada Februari 2022. Pengeluaran elektrik unit loji tenaga nuklear ketiga Olkiluoto bermula pada hari Sabtu, 12 Mac 2022, jam 12.01 tengah hari. Pada Mei 2022, bahan asing yang tertanggal daripada plat panduan stim ditemui dalam pemanas semula stim turbin, dan kilang itu ditutup selama kira-kira tiga bulan bagi kerja pembaikan.

Pada September 2022, Pihak Berkuasa Keselamatan Sinaran dan Nuklear (STUK) memberikan lesen kepada reaktor Olkiluoto 3 untuk meningkatkan output kuasanya kepada lebih daripada 60 peratus kepada kapasiti terma 4,300 MW penuh. Pada 30 September 2022, reaktor itu mencapai kuasa keluaran reka bentuknya.   Pada Oktober 2022, kerosakan ditemui dalam pam air suapan dan unit 3 telah ditutup untuk siasatan, menangguhkan penamatan ujian pentauliahan.  Pada 28 Oktober, telah diumumkan retakan sepanjang beberapa sentimeter telah ditemui di keempat-empat pendesak pam air suapan. Pam air suapan lebih besar daripada reaktor nuklear lain. Pada Januari 2023, telah diumumkan bahawa pendesak baharu yang lebih teguh akan dipasang di keempat-empat pam air suapan, dan operasi ujian pada kuasa penuh akan dimulakan semula pada bulan Februari. Pada April 2023, loji itu memulakan pengeluaran elektrik biasa selepas pengeluaran ujian.

## Rujukan