Pembinasa kelas Hobart

**Kelas''Hobart*** adalah sebuah kelas [[pembinasa]] [[peperangan anti udara|anti udara]] yang terdiri daripada tiga buah kapal yang dibina untuk [[Tentera Laut Diraja Australia]] (RAN). Ia bertujuan untuk mengantikan [[frigat kelas Adelaide|frigat kelas-*Adelaide*]] dan mengembalikan keupayaan yang pernah dimiliki oleh [[pembinasa kelas Perth|pembinasa kelas-*Perth*]] bermula pada tahun 2000, yang diperolehi di bawah projek perolehan bernama *'SEA 1400**, sebelum didesignasi semula sebagai **SEA 4000**. Meskipun designasi "Pembinasa Peperangan Udara" digunakan untuk menghuraikan kapal yang dikhususkan untuk mempertahankan pasukan tentera laut (termasuk aset-aset di darat) daripada serangan pesawat dan peluru berpandu, kapal-kapal pembinasa Australia ini juga dirancang untuk beroperasi dalam peranan [[peperangan anti permukaan|anti-permukaan]], [[peperangan anti kapal selam|anti kapal selam]], dan [[sokongan tembakan tentera laut]].

Rancangan untuk memperoleh **Pembinasa Peperangan Udara Australia** (nama kelas sehingga tahun 2006) berlanjutan sehingga pertengahan tahun 2000an, dengan pemilihan [[Sistem Tempur Aegis]] sebagai sistem tempur dan [[ASC Pty Ltd]] (ASC) sebagai kontraktor pembinaan kapal utama pada tahun 2005. Pada akhir tahun 2005, **AWD Alliance*' telah ditubuhkan sebagai sebuah [[konsortium]] yang terdiri daripadao [[Defence Materiel Organisation]] (DMO), ASC, dan [[Raytheon]]. Antara tahun 2005 and 2007, konsep [[pembinasa kelas Arleigh Burke|pembinasa kelas-*Arleigh Burke*]] Evolved oleh [[Gibbs & Cox]] dan [[frigat kelas Álvaro de Bazán|frigat kelas-*Álvaro de Bazán*]] oleh [[Navantia]] telah bersaing dalam pemilihan untuk merekabentuk AWD. Meskipun rekabentuk *Arleigh Burke* adalah lebih besar dan berupaya, rekabentuk *Álvaro de Bazán'' telah terpilih pada bulan Jun 2007 di sebabkan rekabentuk telah sedia ada, dan lebih murah serta, cepat dan kurang berisiko untuk dibina.

Tiga buah kapal telah dipesan pada bulan Oktober 2007, dan dihimpunkan di kemudahan milik ASC di Osborne, Australia Selatan, berdasarkan 31 modul pra-fabrikasi (atau 'blok'). Satu pilihan untuk membina pembinasa keempat telah dimasukkan di dalam kontrak asal, tetapi tidak digunakan. ASC, NQEA Australia, dan Forgacs Group telah dipilih pada bulan Mei 2009 untuk membina blok-blok tetapi dalam masa dua bulan, NQEA telah digantikan dengan BAE Systems Australia. Kesilapan pembinaan dan kelewatan mengakibatkan AWD Alliance mengagihkan semula kerja-kerja pembinaan pada tahun 2011, dengan beberapa modul akan dibina oleh Navantia. Peningkatan kelewatan menolak tarikh pentauliahan asal pada 2014-2016 sekurang-kurangnya tiga tahun, di mana kapal pertama  akan diap menjelang bulan Jun 2017,  pada September 2018, dan  menjelang Mac 2020. AWD Alliance, Navantia, dan limbungan-limbungan kapal yang terlibat telah dikritik kerana silap menganggarkan risiko, kos dan tempoh masa; kesalahan lukisan dan amalan pembinaan buruk mengakibatkan kesilapan pembuatan yang berulang-ulang; dan menyalahkan pihak lain. Konsep aliansi dicela kerana tiada struktur pengurusan atau entiti bertanggungjawab yang jelas, di mana pihak DMO juga bertindak sebagai pembekal, rakan pembinaan dan pelanggan bagi kapal pembinasa pada masa yang sama .

## Kapal-kapal dalam kelas

## Lihat juga
* Sistem Tempur Aegis
* Kelas kapal pembinasa

## Petikan

## Rujukan
;Artikel jurnal
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

;Artikel baharu
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

;Kenyataan akhbar
*
*
*

;Tapak sesawang
*
*

## Pautan luar

* Royal Australian Navy DDG
* Defence Materiel Organisation – SEA 4000 Air Warfare Destroyer
* Air Warfare Destroyer Alliance