Danau Uttara

**Danau Uttara** adalah danau buatan di *Uttara Model Town*, sebuah permukiman di Dhaka, Bangladesh. Danau ini mengalir dari area antara sektor 9 dan 11 ke area antara sektor 3 dan 5.

Danau sepanjang 3 kilometer ini terbagi menjadi tiga bagian dan melintasi jalan Sonargaon Janapath, membentang ke utara hingga Shaheed Monsur Ali Medical College dan ke selatan hingga area dekat Bandara Internasional Hazrat Shahjalal.

### Masalah
Danau Uttara adalah sebuah danau di Harirampur/Ward-01, DCC (Kotwali), Divisi Dhaka. Danau Uttara terletak di dekat kawasan Sektor 9, serta di dekat Sektor 11.  Danau ini dianggap berada dalam kondisi terburuk di antara danau-danau di kota ini. Akibat kelalaian pihak berwenang, keindahannya perlahan-lahan menurun. Selain itu, pembangunan bangunan komersial dengan menimbun sebagian danau telah membahayakan keberadaannya. Polusi dan perambahan yang terus-menerus telah menyebabkan sebagian danau menghilang.

### Proyek
Proyek yang diberi nama "Penggalian Danau, Pembersihan Lumpur, Perlindungan Lereng, dan Pekerjaan Jalur Pejalan Kaki di Proyek Pengembangan Danau Uttara" ini dikonsultasikan oleh Data Expert (Pvt) Limited, dengan Udayan Builders sebagai mitra pengembang. Menurut pejabat proyek, pekerjaan telah selesai pada dua dari empat segmen Danau Uttara sepanjang 2,15 km, dengan upaya berkelanjutan kini difokuskan pada segmen ketiga.

Penggalian telah selesai, dan blok beton telah ditempatkan di bawah air pada dua segmen yang telah selesai. Pekerjaan saat ini meliputi penggalian, pembangunan tanggul, dan pengembangan jalur pejalan kaki di segmen ketiga.

Untuk mempercantik area tersebut, jalur pejalan kaki sepanjang 4,17 km sedang dibangun, beserta pembangunan tanggul dan penanaman pohon di sepanjang tepi danau seluas 63,84 hektar.

Para insinyur proyek menekankan bahwa sebagian besar biaya untuk proyek pengembangan danau ini dialokasikan untuk melapisi dasar danau dengan tanggul beton.

### Renovasi
Karena berbagai masalah seperti bagian-bagian danau yang sempit selebar 100 meter, tanggul yang jebol menghalangi jalur di sekitarnya, penumpukan sampah, dan pencemaran air, Rajdhani Unnayan Kartripakkha memutuskan untuk merenovasi danau tersebut pada tahun 2013. Proyek renovasi tersebut meliputi pembangunan kembali dua jembatan, pembangunan gorong-gorong di seberang Sonargaon Janapath, pembuatan dan pemeliharaan jalur pejalan kaki di sepanjang danau, pembuangan sampah, dan pengerukan danau. Meskipun anggaran sebesar ৳373,2 juta dialokasikan pada tahun 2014 dengan jangka waktu penyelesaian dua tahun, rencana induk disiapkan selama tahun fiskal 2016–2017, dan pekerjaan renovasi secara resmi dimulai pada November 2017. Namun, pada tahun 2018, pihak berwenang memutuskan proyek renovasi baru senilai ৳20,80 miliar, yang mencakup fitur tambahan seperti toilet umum, dek air, dek gantung, gimnasium, air mancur, fasilitas air minum, dan panggung terbuka. Kemudian, rencana baru tersebut dibatalkan, dan penyelesaian proyek renovasi asli ditetapkan pada tahun 2019. Karena adanya penundaan, jangka waktu diperpanjang satu tahun lagi. Pada tahun 2020, 20% pekerjaan renovasi masih belum selesai, yang menyebabkan peningkatan biaya proyek menjadi ৳949,8 juta dan perpanjangan jangka waktu hingga tahun 2023. Proyek ini kemudian diperkecil hingga hanya mencakup stabilisasi tanggul dan pengerukan untuk meningkatkan kedalaman danau. Berdasarkan rekomendasi dari firma konsultan Data Expert Limited, blok beton digunakan untuk mengaspal dasar danau dan tanggul. Jangka waktu tersebut diperpanjang hingga Juni 2025.] Pada tahun 2024, muncul tuduhan terhadap kontraktor renovasi, Convoice, karena menjual tanah galian secara ilegal dari danau. Pada bulan Februari 2025, dilaporkan bahwa tanggul, jalur pejalan kaki, dan beberapa bangunan di sekitarnya rusak selama penggalian ulang sebagian danau antara Sektor 9 dan 11.

## Referensi