Գազպրոմ Արենա

«**Գազպրոմ Արենա»** (բոլոր միջազգային հանդիպումներում՝ **Սանկտ Պետերբուրգի մարզադաշտ**), ֆուտբոլային մարզադաշտ Սանկտ Պետերբուրգում։ Գտնվում է Կրեստովսկի կղզում, Ս. Մ. Կիրովի անվան քանդված մարզադաշտի տեղում։ «Գազպրոմ Արենա» նախագծի հեղինակը ճապոնացի ճարտարապետ Կիսյո Կուրոկավան է։

Մարզադաշտի շինարարությունը սկսվել է 2007 թվականին։ Այն պաշտոնապես շահագործման է հանձնվել 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ին։

Շինարարության ընթացքում նախագիծն արմատապես փոխվել է 5 անգամ, այդ թվում՝ մարզադաշտի տարողունակության ավելացումը 30%-ով, շենքի տարածքի ավելացումը՝ 66%-ով։ Նաև տեղում  շինարարության ընթացքում փոխվել են երեք գլխավոր կապալառուներ և չորս գլխավոր նախագծողներ։ Փոխվել են նաև պատվիրատուի կողմից շինարարության վերահսկիչները․ այս ընթացքում Սանկտ Պետերբուրգում փոխվել են երկու մարզպետ և վեց մասնագիտացված փոխհանգապետեր։

Նախահաշիվը սահմանվել է 5 անգամ, իսկ մարզադաշտի ընդհանուր արժեքը 6,7 միլիարդ ռուբլուց հասել է 43,8 միլիարդ ռուբլու (այլ աղբյուրների համաձայն՝ մարզադաշտի վրա իրականում ծախսվել է մոտ 51,75 միլիարդ ռուբլի): Այս պահին մարզադաշտը համարվում է Ռուսաստանի լավագույն մարզադաշտերից մեկը։

Մարզադաշտում կայացել են 2017 թվականի Կոնֆեդերացիաների գավաթի և 2018 թվականի Ֆուտբոլի աշխարհի գավաթի հանդիպումները։ 2021 թվականին տեղի ունեցան նաև Եվրոպայի առաջնության հանդիպումները։

Մինչև 2018 թվականի դեկտեմբերի 8-ը մարզադաշտը կոչվում էր «Սանկտ Պետերբուրգ»։ 2018 թվականի փետրվարի 15-ին Սանկտ Պետերբուրգի կառավարությունը և «Զենիթ-Արենա ՍՊԸ-ն («Զենիթ» ԲԲԸ Ֆուտբոլային ակումբի դուստր ձեռնարկությունը) համաձայնագիր են ստորագրել մարզադաշտի լիարժեք օգտագործման իրավունքների փոխանցման մասին, իսկ 2018 թվականի մայիսի18-ին նրանք ստորագրել են կառույցի ընդունման և փոխանցման ակտ, որի արդյունքում մարզադաշտը 49 տարի ժամկետով անցել է «Զենիթ» ֆուտբոլային ակումբի վերահսկողության տակ։

## Նախագծի բնութագիր
* Շինարարության հիմքը, Սանկտ Պետերբուրգի կառավարության 2004 թվականի դեկտեմբերի 28-ի թիվ 2054 «Կրեստովսկի կղզու արևմտյան մասում նոր ֆուտբոլային մարզադաշտի կառուցման նախագծի իրականացման մասին» որոշումը։
* Պետական պատվիրատու․ Սանկտ Պետերբուրգի շինարարության կոմիտե։
* Գլխավոր դիզայներ, Kisho Kurokawa Architects & Associates (Ճապոնիա)։
* Գլխավոր կապալառու, Inzhtransstroy-SPb LLC։
* Կառուցողական լուծում, տրիբունաների թասը ծածկված է 286 մետր տրամագծով լոգարիթմական գմբեթով՝ հենված 8 կայմերով։մինի|Ռուսաստանի փոստային նամականիշ, 2017 (CFA ԲԲԸ "Մարկա թիվ 2250)

Քանի որ Սանկտ Պետերբուրգում եղանակային պայմանները անբարենպաստ են ձմռանը խոտածածկի աճի համար, իսկ քաղաքը Պրեմիեր լիգայի ամենահյուսիսայինն է, նախագծի հեղինակներն ընդունել են ճարտարապետական լուծում, որով մարզադաշտը դուրս է գալիս իր սահմաններից և տանիքը քաշվում է այնպես, որ դաշտը փակվի վատ եղանակին և ցուրտ սեզոնին։ Բայց շտապողականության, հաճախակի ջրելու և ջերմային լամպերի չարաշահման պատճառով խոտը սկսեց ինտենսիվ փտել, և նրանք որոշեցին հեռացնել խոտածածկը և նորից ցանել։

### Հիմնական տեխնիկատնտեսական ցուցանիշները
Մարզադաշտն ունի 9 հարկ, 4 աստիճանավանդակներ և վերելակային բլոկներ, իսկ գետնից տանիք բարձրությունը 75 մետր է (գետնից մինչև ամենավերևի հատվածը՝ հաշվի առած հենասյուները՝ 110 մետր)։ Ամբողջ տարածքի ընդհանուր մակերեսը կազմում է 287,68 հազար մ²։ Բացված ֆուտբոլի դաշտի մակերեսը կազմում է 9840 մ², իսկ ընդհանուր քաշը՝ 7000 տոննա։ Այն հարթեցվում է հյուսիսային և հարավային կողմերում տեղադրված հատուկ անիվավոր տրակտորներով։ Մոտ 4 ժամ է պահանջվում մարզադաշտը հարթեցնելու և տրակտորը այնտեղից դուրս բերելու համար (մարզադաշտն ունի երկու մուտք դեպի խաղադաշտ)։ Մարզադաշտի կառուցման համար ծախսվել է 486000 մ³ բետոն և 32000 տոննա պողպատ։ Մարզադաշտի տանիքի ընդհանուր մակերեսը կազմում է 71000 մ²՝ 286 մետր տրամագծով, իսկ կենտրոնական մասը լոգարիթմական է՝ 224-92 մ չափերով՝ բաղկացած երկու դռնից։ Տանիքի թևերը փակելու և բացելու համար պահանջվում է 40 րոպե։ Ամբողջովին երկարացված դռների դեպքում բացվածքը 190-90 մետր է։ Երկարացնելը կամ սահելը տևում է 15 րոպե։ Մարզադաշտի ընդհանուր քաշը կազմում է ավելի քան 1,2 միլիոն տոննա, ինչը երկու անգամ ավելի է, քան Լախտա կենտրոնի աշտարակը։
մինի|Մարզադաշտի ութ հենասյուներից մեկը, 29-ը դեկտեմբերի, 2016թ

### Անվտանգություն
Ֆուտբոլի աշխարհի 2018 թվականի առաջնության համար մարզադաշտում տեղադրվել է տեսահսկման և վիդեո նույնականացման համակարգ՝ հայտնաբերելու այն անձանց, որոնց մուտքն արգելվում է դեպի մարզադաշտ, և հեթը խախտողներին։ Արենան համալրված էր նաև անվտանգության ազդանշանային համակարգերով, հրդեհային անվտանգության և հրդեհաշիջման ռոբոտացված համակարգով։

### Տարողություն
ձախից|333x333փքս|Фрагмент стадиона ночью
Աղբյուրները տարբեր տեղեկություններ են հաղորդում մարզադաշտի տարողունակության մասին։ Շինարարության ընթացքում դիզայներ-մշակող ՍՊԸ-ի նախագծային և շինարարական ընկերության «Տրանսստրոյ» կայքը հաղորդում էր, որ նոր մարզադաշտի նստատեղերի թիվը կկազմի 80000 թատերական և համերգային միջոցառումների համար և 68000՝ ֆուտբոլային խաղերի համար։  

2017/2018 մրցաշրջանում մարզադաշտի հնարավորությունը ՖԱ Զենիթի խաղերի համար կազմում էր 56196 նստատեղ։ 2017 թվականի Կոնֆեդերացիաների գավաթի խաղերում մարզադաշտը, ըստ ՖԻՖԱ-ի, ուներ առավելագույնը 57268 նստատեղ և ամբողջությամբ լցված էր մրցաշարի եզրափակիչում։ Աշխարհի 2018 թվականի գավաթի հանդիպումների ընթացքում մարզադաշտի տարողունակությունը ավելացվել է մինչև 64468 նստատեղ։

2018 թվականի դեկտեմբերի 16-ին մարզադաշտում կայացավ Առաջին ալիքի գավաթի Ռուսաստան - Ֆինլանդիա (5:0) հոկեյի հանդիպումը, որը ռեկորդ սահմանեց ներքին և եվրոպական հոկեյի համար։ Այդ օրը ասպարեզ է այցելել 81 հազար մարդ, ինչպես հայտնում են միջոցառման կազմակերպիչները։

### Պայմաններ հաշմանդամների համար
«Գազպրոմ Արենա»-ն ունի 560 նստատեղ հաշմանդամների համար, որից 266-ը՝ սայլակավորների համար։ Բացի այդ, սահմանափակ շարժունակությամբ այցելուների համար նախատեսված են հատուկ նախասրահներ, վերելակներ և թեքահարթակներ։
մինի|Մարզադաշտի երեկոյան տեսարան

### Տրանսպորտի մատչելիություն
2007 թվականին տրամվայի գծի փակումից հետո, որը հնարավորություն տվեց արդյունավետ կերպով կազմակերպել երկրպագուների առաքումը Ս. Մ. Կիրովի անվան մարզադաշտ, շատ սուր դարձավ կառուցվող մարզադաշտի տրանսպորտային հասանելիության հարցը։ Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Կրեստովսկի կղզու մետրոյի կայարանը չունի համապատասխան ուղևորահոսքը սպասարկելու հնարավորություն և գտնվում է մարզադաշտից քայլելու հեռավորության վրա, որոշվել է Նևսկո-Վասիլեոստրովսկայա մետրոյի Նովոկրեստովսկայա կայարանը (հետագայում վերանվանվել է Զենիթ) գիծը, որը գտնվում է «Պրիմորսկայա» և «Բեգովայա» կայարանների միջև։ Կայանի անժամանակ կառուցման դեպքում մշակվում էր նաև ջրային տրանսպորտով օդափոխիչների առաքման կազմակերպման նախագիծ։

2015-2017 թվականներին Յախտեննայա փողոցում կամուրջ է կառուցվել, որը Պրիմորսկի շրջանը կապում է Կրեստովսկի կղզու արևմտյան մասի հետ։ Նշվում է, որ այս կամուրջը լինելու է հետիոտն, սակայն դրա դիզայնը նախատեսված է տրանսպորտային միջոցների երթեւեկության համար, որը կարող է օգտագործվել նաեւ խաղերից հետո երկրպագուներին տեղափոխելու համար։ 2017 թվականի մայիսի 7-ին (մարզադաշտում ֆուտբոլային խաղի օրը) կամրջի վրա ժամանակավորապես բացվել է հետիոտների երթեւեկությունը։ Կամուրջի հանդիսավոր բացումը տեղի է ունեցել 2017 թվականի մայիսի 27-ին։

## Պատմություն
### Նախագիծ
2006 թվականին Սանկտ Պետերբուրգի «Զենիթ» ֆուտբոլային ակումբի նոր մարզադաշտի նախագծման առաջարկի միջազգային մրցույթում հաղթող ճանաչվեց ճապոնացի ճարտարապետ Կիսյո Կուրոկավայի (1934-2007) «Տիեզերանավ» նախագիծը։

### Անվանում
Շինարարության ընթացքում մարզադաշտի աշխատանքային անվանումը եղել է «Ֆուտբոլի մարզադաշտ Կրեստովսկի կղզու արևմտյան մասում»։ Նշվում էին «Զենիթ», «Զենիթ-Արենա», «Գազպրոմ Արենա» անունները, քանի որ ենթադրվում էր, որ Սանկտ Պետերբուրգի «Զենիթ» ֆուտբոլային ակումբը և նրա գլխավոր հովանավոր Գազպրոմ ընկերությունը ֆինանսապես կմասնակցեն շինարարությանը։ Սակայն, ի վերջո, «Գազպրոմին» թույլ չտվեցին կառուցել մարզադաշտը, և միջոցները հատկացվեցին քաղաքային բյուջեից։

2009 թվականի մայիսին Սանկտ Պետերբուրգի Օրենսդիր ժողովի պատգամավորները Կոմկուսի խմբակցությունից հարցում ուղարկեցին քաղաքի նահանգապետ Վալենտինա Մատվիենկոյին՝ կառուցվող մարզադաշտի անվան վերաբերյալ։ Հունիսին Մատվիենկոն, ի պատասխան հարցման, բացատրեց, որ մարզադաշտի անվանումը դեռ հաստատված չէ հանձնաժողովի կողմից։ Հայտարարվեց, որ մարզադաշտի անվանումը կընտրվի հանրային լայն քննարկման գործընթացով, որին կմասնակցեն Սանկտ Պետերբուրգի բնակիչները և առաջին հերթին երկրպագուները։

2009 թվականի հուլիսին «Զենիթի» նախագահ Ալեքսանդր Դյուկովը երկրպագուների հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարեց, որ մրցույթ կանցկացվի առևտրային ընկերությունների միջև, որոնք կցանկանային, որ իրենց անունը ներառվի մարզադաշտի անվան մեջ, և մասնակիցներին ներկայացվող պահանջների թվում կլինի կարմիրի բացակայությունը։ իսկ սպիտակ գույները ընկերության տարբերանշանում։ Սեպտեմբերին «Գազպրոմ» ԲԲԸ-ի խորհրդի նախագահը լրագրողներին ասաց, որ մարզադաշտը կարող է կոչվել «Գազպրոմ Արենա»։ 2009 թվականի դեկտեմբերի 17-ին Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի քաղաքային կոմիտեի նախագահ Վյաչեսլավ Չազովը հայտարարություն արեց, որ լավագույն անվան մրցույթի արդյունքներով մարզադաշտը կոչվելու է «Գազպրոմ Արենա», քանի որ այն աջակցում էր մեծամասնությանը։

Տեղանունների հանձնաժողովի ներկայացուցիչներն իրենց հերթին զարմանք են հայտնել այս հայտարարության կապակցությամբ և բացատրել, որ ֆիզկուլտուրայի հանձնաժողովի անցկացրած մրցույթը այլընտրանք է հանձնաժողովի անցկացրած հիմնականին։ «Գազպրոմ Արենա» անվանումը նշանակելու հավանականությունը հավասարվեց զրոյի։ Ամենահավանական տարբերակներն էին «Կրեստովսկին» և «Պրիմորսկին»։ Սանկտ Պետերբուրգի ԶԼՄ-ները նաև նշել են, որ Չազովի տվյալները նույնպես տարբերվում են համացանցում անցկացված հարցման արդյունքներից, որտեղ ամենահայտնի անունը «Կրեստովսկի» է, իսկ «Գազպրոմ Արենա» անունը պաշտպանել է օգտատերերի միայն 10%-ը, ովքեր մասնակցել են այս հարցմանը՝ զիջելով «Պետերբուրգ-Արենա», «Ս. Մ. Կիրովի անվան մարզադաշտ» և «Զենիթ» տարբերակներին։ «Նևսկի սպորտ» ինտերնետային պորտալն իր այցելուներին հարց ուղղեց. «Ի՞նչ կարծիքի եք նոր մարզադաշտի համար «Գազպրոմ Արենա» անվանման ընտրության մասին։ Քվեարկողների կեսից ավելին ընտրել է «Այս «քաղաքաբնակներին» անվանել են Միլլեր և Մատվիենկո» տարբերակը։

2010 թվականի փետրվարին Օրենսդիր ժողովի պատգամավոր Օլեգ Նիլովը հարցում է ուղարկել Վալենտինա Մատվիենկոյին կառուցվող մարզադաշտի անվան վերաբերյալ։ Պատասխանում ասվում էր, որ մարզադաշտի անվանման վերաբերյալ վերջնական որոշումը սահմանված կարգով կկայացվի Սանկտ Պետերբուրգի կառավարության կողմից մինչև դրա շինարարության ավարտը և շահագործման հանձնվի։

Մարզադաշտը Ս.Մ.Կիրովի անունով կոչելու հաջորդ առաջարկը, որը ներկայացրել էր Կոմկուսի խմբակցությունը 2014 թվականի փետրվարի 12-ին Սանկտ Պետերբուրգի Օրենսդիր ժողովի նիստում, մերժվեց։

2015 թվականի հոկտեմբերին ՖԻՖԱ-ն հաստատել է մարզադաշտի «Սանկտ Պետերբուրգ» անվանումը՝ որպես այն օբյեկտներից մեկը, որտեղ նախատեսվում է անցկացնել 2018 թվականի Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության հանդիպումները։

2015 թվականի ապրիլի 25-ին Սանկտ Պետերբուրգի տեղանունների հանձնաժողովի նիստում նրա անդամների ճնշող մեծամասնությունը մարզադաշտի անուն ընտրեց «Կրեստովսկի»։ 2016 թվականի ապրիլի 26-ին հայտարարվեց, որ մարզադաշտը ստացել է «Կրեստովսկի» անունը՝ համապատասխան գտնվելու վայրին։ Քաղաքի բնակիչների սոցիոլոգիական հարցման ժամանակ 30,3 տոկոսը կողմ է արտահայտվել այս տարբերակին (քվեարկության առաջատարը Պետերբուրգ Արենան է՝ ձայների 37%-ը)։ Ըստ «Զենիթ» ֆուտբոլային ակումբի գլխավոր տնօրեն Մաքսիմ Միտրոֆանովի, իմիջի խաթարման պատճառով ակումբը ջանքեր է գործադրել լրագրողներին տեղեկացնել հրապարակումներում «Զենիթ Արենա» անվանման սխալ օգտագործման մասին։ Տեղանունների հանձնաժողովի առաջարկած «Կրեստովսկի» անունը պետք է հաստատվեր Սանկտ Պետերբուրգի նահանգապետի հրամանագրով, սակայն նման հրամանագիր չստորագրվեց, պատճառը իրավական հանձնաժողովի դիրքորոշումն էր վարչությունը կարծում էր, որ քաղաքը անշարժ գույքին անուններ տալու իրավասություն չունեն։

2017 թվականի մայիսին Սանկտ Պետերբուրգի փոխնահանգապետ Իգոր Ալբինը  սոցիալական ցանցի իր միկրոբլոգում գրել էր, որ մարզադաշտի անվանման որոշումը կորոշվի քվեարկությամբ։ Տեղեկություն է տարածվել, որ 2017 թվականի Կոնֆեդերացիաների գավաթի և 2018 թվականի աշխարհի առաջնության ժամանակ կպահպանվի «Սանկտ Պետերբուրգ Արենա» անվանումը։ Արդյունքում Կոնֆեդերացիաների Գավաթի և Աշխարհի Գավաթի անցկացման ժամանակ օգտագործվեց «Սանկտ Պետերբուրգ» անվանումը։

2018 թվականի դեկտեմբերի 8-ին մարզադաշտը ստացել է «Գազպրոմ Արենա» անվանումը։ ՖԱ «Զենիթի» մամուլի ծառայության պարզաբանման համաձայն՝ ակումբը ստացել է մարզադաշտի կոմերցիոն անվանման բացառիկ իրավունքները՝ համաձայն կոնցեսիոն պայմանագրի պայմանների, որով մարզադաշտը փոխանցվել է «Զենիթի» տնօրինությանը, այնուհետև իրավունքները «Զենիթը» վաճառել է «Գազպրոմին» 5 տարի ժամկետով։

### Շինարարական գործընթաց
#### 2006-2008 թվականներ, «Ավանտ»
2006 թվականի օգոստոսից դեկտեմբեր ընկած ժամանակահատվածում իրականացվել են 1932-1950 թվականներին կառուցված Ս.Մ. Կիրովի անվան մարզադաշտի քանդման հիմնական աշխատանքները։ 2007 թվականի գարնանը կատարվել են բլրի մասնակի ապամոնտաժման լրացուցիչ հողային աշխատանքներ և ավարտվել է կույտային դաշտի կատարումը։ 2007 թվականի ամռանը դրվեց առաջին քարը։

Ըստ ՖԱ Զենիթի նախագահ Ալեքսանդր Դյուկովի՝ 2008 թվականի ապրիլի 25-ի դրությամբ աշխատանքներ են տարվել այնպիսի գրաֆիկով, որ մարզադաշտը պետք է շահագործման հանձնվեր 2010 թվականից ոչ շուտ։ 2008 թվականի մայիսին պետք է ավարտվեին տարածքը շինարարության համար մաքրելու աշխատանքները, իսկ 2008 թվականի հունիսին հանդիսավոր կերպով դրվեց առաջին քարը։

Նոր մարզադաշտի նախագիծը մշակվել է 2008 թվականի հունվարին, սակայն այն հաստատել է միայն 2008 թվականի հուլիսին։ Այդ ժամանակ ընկերությունն արդեն կատարել էր նախապատրաստական աշխատանքներ, ավարտել էր վանդակաճաղերը և մաքեր կույտերը և կառուցել էր էներգետիկ կենտրոն։ Փաստորեն, դրվել է մարզադաշտի հիմքը, սակայն մարզադաշտի հիմնական կառույցները դեռ չէին սկսվել։

2008 թվականի օգոստոսին Ավանտը դիմեց քաղաքային իշխանություններին՝ 6,9 միլիարդից մինչև 23,7 միլիարդ ռուբլու գնահատման խնդրանքով։ Կառուցապատողը խնդրանքը հիմնավորեց նրանով, որ նախագծի իրականացումը ձգձգվում է, իսկ շինանյութերի գները բարձրանում են։

«Նախագծի արժեքի բարձրացումը պայմանավորված է նրանով, որ ճապոնացի ճարտարապետ Կիսյո Կուրոկավայի կողմից կատարված հաշվարկում հաշվի չի առնվել բազայի և հիմքի վրա բարդ աշխատանքների կատարման և այնպիսի յուրահատուկ հատուկ կառույցների կիրառման ծախսերը, ինչպիսիք են հետ քաշվող դաշտ և վերափոխվող տանիք», - բացատրեց նախահաշվի աճը, Սանկտ Պետերբուրգի շինարարության նախագծի ղեկավար Ռոման Ֆիլիմոնովը։

Պետական գլխավոր փորձաքննությունը համաձայնեցրեց նոր նախահաշիվը։

Սակայն 2008 թվականի նոյեմբերի 6-ին Սանկտ Պետերբուրգի շինարարական կոմիտեն և մարզադաշտի կառուցման կապալառու «Ավանտ» ընկերությունը համաձայնագիր ստորագրեցին կառավարական պայմանագիրը խզելու մասին։ RBC-ի փոխանցմամբ՝ գործարքի դադարեցումը պայմանավորված է նախագծի արժեքի զգալի աճով։ Կողմերը դադարեցրել են փաստաթուղթը 2008 թվականի նոյեմբերի 20-ին։ Այս պահին գլխավոր ընկերությունն ավարտել էր 5,45 միլիարդ ռուբլի արժողությամբ աշխատանքի համաձայնեցված տեսակը։

2008 թվականի նոյեմբերի 10-ին Սանկտ Պետերբուրգի Օրենսդիր ժողովի բյուջետային և ֆինանսական հանձնաժողովի նիստում որոշվել է 2009-2010 թվականներին մարզադաշտի կառուցման համար հատկացնել 16 միլիարդ 791 միլիոն 893 հազար ռուբլի (6 միլիարդ 791) միլիոն 893 հազար ռուբլի՝ 2009 թվականին, 10 միլիարդ ռուբլի՝ 2010 թվականին)։ Ինչպես հաղորդվում է հանդիպման պաշտոնական նյութերում, մարզադաշտի կառուցման ընդհանուր արժեքը այն ժամանակ գնահատվում էր 23 միլիարդ 713 միլիոն 560 հազար ռուբլի։

«Գազպրոմ Արենայի» կառուցման ավելացած ծախսերը հոգալու համար քաղաքային իշխանություններին անհրաժեշտ էր լրացուցիչ միջոցներ գտնել բյուջեում։ Այսպիսով, Սանկտ Պետերբուրգի իշխանությունները հրաժարվեցին 29,4 միլիարդ ռուբլի ներդնել «Օխտա կենտրոն» հասարակական-գործարար թաղամասի կառուցման համար, որի տարածքում «Գազպրոմը» պատրաստվում էր կառուցել 396 մետրանոց գրասենյակ։

#### 2008-2016 թվականներ․ «Տրանսստրոյ»
2008 թվականի դեկտեմբերին Սանկտ Պետերբուրգի քաղաքապետարանն ընտրեց նոր գլխավոր կապալառու՝ «Տրանսստրոյ» կորպորացիան։ Եվ շինարարական աշխատանքները վերսկսվեցին։ Ընկերությունը սկսել է 3 հազար փորված կույտերի հիմքի համար կույտային դաշտի պատրաստմամբ և նախագծային աշխատանքներով։

2010 թվականից մինչև 2016 թվականը «Տրանսստրոյ» խմբի ընկերությունները մարզադաշտի կառուցման երեք պայմանագիր են կնքել։ Գլխավոր կապալառուն ավարտեց շինարարական և մոնտաժային աշխատանքների ամենամեծ և բարդ ծավալը և գործարկեց հետ քաշվող տանիքը և գլորվող հարթակը։

2009 թվականի դեկտեմբերին մարզադաշտի նախագիծը ՖԻՖԱ-ի պահանջներին համապատասխանության ստուգումից հետո պարզվեց, որ մի շարք չափանիշների համաձայն՝ արդեն կառուցվող մարզադաշտը չի համապատասխանում ՖԻՖԱ-ի չափանիշներին։ Հիմնական բողոքները տրվել են տրիբունաների կոնֆիգուրացիայի (հարմարավետ տեսանելիության ապահովման, լյուկերի տեղակայման) և ենթատարիբունային սենյակների դասավորության վերաբերյալ, որոնք հաստ պատերով բաժանվել են փոքր խցիկների։ Ներսում դահլիճներ կամ բաց տարածքներ գործնականում չկային։ Հայտնաբերված թերությունները շտկելու համար 2010 թվականի ապրիլին բերվեց նոր գլխավոր դիզայներ՝ «Մոսպրոեկտ-4»-ը, ով սպորտային օբյեկտների նախագծման մեծ փորձ ունի (օրինակ՝ Մոսկվայի «Լոկոմոտիվ» մարզադաշտը)։ Տրիբունաների տակ գտնվող տարածքների դասավորությունը և տրիբունաների կոնֆիգուրացիան համապատասխանեցվել է ՖԻՖԱ-ի պահանջներին այս մակարդակի մարզադաշտերի համար։ Հայտնվեցին մեծ դահլիճներ և ազատ տարածքներ, իսկ մարզադաշտի բոլոր մակարդակներում սրճարաններ և բարեր տեղավորվեցին։ Մարզադաշտի տարածքը 170 հազարից հասել է 260 հազար մ²-ի, մարզադաշտի տարողությունը՝ 62 հազարից մինչև 68 հազար նստատեղ։ Կատարվող փոփոխությունների պատճառով շինարարությունը դադարեցվել է 2009 թվականի դեկտեմբերին 3-րդ մակարդակում (մակարդակ 14000) և ամբողջությամբ վերսկսվել 2010 թվականի օգոստոսին։

ՈւԵՖԱ-ի և ՖԻՖԱ-ի պահանջներից ելնելով, նախահաշիվը հասավ 33,1 միլիարդ ռուբլու, իսկ «Օխտա կենտրոն» նախագծից «Գազպրոմ Արենա» փոխանցված գումարը բավարար չէր։

Երկու տարի անց՝ 2012 թվականին, իրականացվեց պետական գլխավոր փորձաքննություն, որը մարզադաշտի արժեքը սահմանեց ուղենիշային մակարդակ՝ 34,9 միլիարդ ռուբլի, չնայած այն հանգամանքին, որ փաստացի գնահատականը հասել էր 43,8 միլիարդ ռուբլու։ Տրանսստրոյը այդ միջոցներից ստացել է 28,3 միլիարդ ռուբլի աշխատանքի կատարման համար և որպես կանխավճար։

2015 թվականին նախահաշիվն ավելացել է ևս 4,3 միլիարդ ռուբլով։ Մարզադաշտի գնի բարձրացումը կապված է Ռուսաստանի Դաշնության Կառավարության 2015 թվականի մայիսի 20-ի թիվ 485 որոշման հրապարակման հետ «2018 թվականի Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնությունը և 2017 թվականի ՖԻՖԱ-ն ընդունելու համար նախատեսված սպորտային օբյեկտների պահանջները հաստատելու մասին» որոշումը։ Կոնֆեդերացիաների գավաթը»։ Անվտանգության նոր պահանջների համաձայն՝ մարզադաշտերը պետք է հագեցած լինեն տեխնիկական անվտանգության բոլոր տեսակի սարքավորումներով՝ ահազանգեր, տեսախցիկներ, հատուկ լուսավորության համակարգեր, մուտքի վերահսկման և կառավարման համակարգեր, ստացիոնար մետաղական դետեկտորներ, ճառագայթային մոնիտորինգ, պայթուցիկ սարքերի տեղայնացման սարքեր, ռադիոկառավարվող պայթուցիկ սարքերի խցանումներ, և ռենտգեն հեռուստատեսության տեղադրում։ Նաև մարզադաշտի նախագծային փաստաթղթերը պետք է ներառեն տեխնիկական և այլ լուծումներ՝ կապված ճառագայթային, քիմիական, կենսաբանական և հրդեհային անվտանգության, պայթյունների և հակաահաբեկչական պաշտպանության ապահովման։

Նաև մարզադաշտի գնի վերջնական բարձրացման վրա ազդել է ռուբլու փոխարժեքի փոփոխությունը։

Մարզադաշտի համար լրացուցիչ ծախսերի ֆինանսավորման աղբյուր են դարձել մի քանի կետեր։ Նախ՝ Սանկտ Պետերբուրգի պահուստային ֆոնդը, որից 2016 թվականին փոխառվել է 579 միլիոն ռուբլի և 2017 թվականին՝ ևս 483 միլիոն ռուբլի։ Երկրորդ,  նպատակային ներդրումային ծրագրից վերաբաշխվել է 2,5 միլիարդ ռուբլի՝ ներառյալ Պուլկովո-Դանուբ փոխանցման շինարարությունից վերցված միջոցների մի մասը։ Եվս 1,3 միլիարդ ռուբլի մարզադաշտի համար հատկացրել է Սանկտ Պետերբուրգ քաղաքի գույքային հարաբերությունների կոմիտեն։

Մինչդեռ գլխավոր կապալառուի պայմանագրերով գները չեն փոխվել, և «Տրանսստրոյը» լրացուցիչ միջոցներ չի ստացել։

Այնուամենայնիվ, խմբի ընկերություններին հաջողվեց պահպանել բյուջեները՝ ներգրավելով պարտքային ֆինանսավորում, իրականացնելով ներքին հետազոտություն և զարգացում և կիրառելով ծախսարդյունավետ լուծումներ։ Դրան հասնելու համար Տրանսստրոյն առաջարկեց մարզադաշտի պողպատե կոնստրուկցիաները փոխարինել երկաթբետոնով  համաշխարհային ճգնաժամի ժամանակ Եվրոպայից մետաղի մատակարարումների արժեքը բարձրացավ, և բետոն կարելի էր պատրաստել անմիջապես շինհրապարակում։

2014-2015 թվականներին շինհրապարակում աշխատողների թիվը գերազանցել է 2000-ը, իսկ ընդհանուր շինարարական աշխատանքների համար միջոցների ամսական հատկացումը կազմել է 660 մլն ռուբլի։ «Մենք կառուցում էինք շատ ակտիվ և արդյունավետ, երբ հաճախորդի հետ կառուցողական հարաբերություններ ունեինք», - այդ ժամանակաշրջանը մեկնաբանեց «Ինժտրանսստրոյ-Սանկտ Պետերբուրգ»-ի գլխավոր տնօրեն Վիտալի Լազուտկինը։

2015 թվականի փետրվարի սկզբի դրությամբ մարզադաշտի ընդհանուր պատրաստվածությունը կազմում էր ավելի քան 65%, իսկ նույն տարվա մարտի դրությամբ՝ 70%։ 2015 թվականի օգոստոսին ասպարեզի պատրաստվածությունը մոտեցել է 80%-ի։ Ավարտվել է անշարժ տանիքի տեղադրումը, ակտիվ փուլում՝ տրիբունաների հարդարում և նստատեղերի տեղադրում, վերելակների և շարժասանդուղքների, կոմունալ ցանցերի և դաշտային համակարգերի տեղադրում, առաջնային մուտքի հսկողության գոտու կազմակերպում և մարզադաշտի բարեկարգումը։ 2015 թվականի սեպտեմբերին ավարտվել են ջերմային համակարգի տեղադրման աշխատանքները, տանիքի հետ քաշվող կոնստրուկցիաների հավաքումը, աթոռների տեղադրումը, 7 հազար տոննա քաշով գլորվող ֆուտբոլի դաշտի տեղադրումը, արտաքին ինժեներական համակարգերին միացումը և ներքին հարդարման աշխատանքները։ ընթացքի մեջ էին։ Շինարարական աշխատանքների ընդհանուր ծավալը տեղամասում գնահատվել է 76,2%։ 2016 թվականի մարտի դրությամբ մարզադաշտի ընդհանուր պատրաստվածությունը կազմում էր 84%։ Ավարտվել են մարզադաշտի ճակատային հատվածի աշխատանքները։

2016 թվականի հուլիսի 11-ին Սանկտ Պետերբուրգի փոխնահանգապետ Իգոր Ալբինը, ով վերահսկում էր շինարարությունը, նշեց, որ աշխատանքներն ընթանում են մեծ թափով, մարզադաշտի պատրաստվածությունը կազմում է 85%։ Սանկտ Պետերբուրգի վերահսկիչ-հաշվապահական խորհուրդը նույնպես հաստատել է, որ օբյեկտի պատրաստվածությունը գրեթե 84,9% է։

Ստադիոնի պատրաստության մասին Իգոր Ալբինի հրապարակային հայտարարությունից 4 օր անց Սանկտ Պետերբուրգի իշխանությունները Տրանսստրոյին ծանուցեցին պայմանագրի խզման մասին։ Ինչպես Իգոր Ալբինը բացատրեց իրավիճակը, կապալառուի հետ պայմանագիրը խզվում է աշխատանքի որակի վերաբերյալ բազմաթիվ բողոքների պատճառով։

Քաղաքային իշխանությունների հրապարակային հայտարարությունների և գործողությունների անհամապատասխանությունը վկայում է իրավիճակի անորոշության մասին։ Շուկայի մասնակիցների կարծիքով, պայմանագիրը խզելու իրական պատճառը ոչ թե աշխատանքի որակից դժգոհությունն է, այլ Իգոր Ալբինի թշնամական և կողմնակալ վերաբերմունքը գլխավոր կապալառուի նկատմամբ։

Ինչպես հայտնում է, նոր գլխավոր կապալառուն կստանա գրեթե ավարտված մարզադաշտ, որտեղ ավարտվել են ամենաբարդ շինարարական աշխատանքները։ Այս առումով «Տրանսստրոյի» հետ պայմանագիրը խզելու հարցում նույնպես ընդունվում են եսասիրական շահեր։ Հաշվի առնելով լրացուցիչ ֆինանսավորման հաստատումը, աշխատանքների մնացորդը բարձր մարժա էր, և, հետևաբար, Իգոր Ալբինը շահագրգռված էր գլխավոր կապալառուին փոխել քաղաքապետարանին մոտ գտնվող շինարարական կազմակերպություն։

Մեղադրել է Սանկտ Պետերբուրգի քաղաքային իշխանություններին շինարարությունը խափանելու, արդեն ավարտված աշխատանքների համար գումարը 1,8 միլիարդ ռուբլի։

2016 թվականի ապրիլի 5-ին Սանկտ Պետերբուրգի փոխնահանգապետ Իգոր Ալբինը հայտարարեց, որ Կոնֆեդերացիաների գավաթի խաղարկությունից հետո մարզադաշտը կտեղափոխվի տեղի «Զենիթ» ֆուտբոլային ակումբին։
Պատկեր:Gazprom_arena_Petersburg.jpg|Հուլիս 2008 թվական
Պատկեր:Stroyka_gazpromarena.jpg|Հունիս 2011 թվական
Պատկեր:New_football_stadium_construction_site_in_SPB_01.jpg|Օգոստոս 2012 թվական
Պատկեր:Zenit_stadium_(December_2014).jpg|Դեկտեմբեր 2014 թվական
Պատկեր:RUS-2016-Aerial-SPB-Krestovsky_Stadium_01.jpg|Դեկտեմբեր 2016 թվական
Պատկեր:Зенит-Арена1.jpg|Սեպտեմբեր 2017 թվական


#### 2016-2017 թվականներ․ «Մետրոստրոյ»
2016 թվականի օգոստոսի 3-ին քաղաքային իշխանությունները հայտարարեցին մրցույթ՝ գտնելու նոր գլխավոր կապալառու, որը կզբաղվի «Զենիթ Արենայի» բարեկարգմամբ։ Երկու մրցույթ է հայտարարվել՝ 7,8 միլիարդ ռուբլու ընդհանուր գումարով մարզադաշտն ավարտելու համար առաջարկների հայտի տեսքով։ Դրանցից առաջինը՝ 5,4 միլիարդ ռուբլի արժողությամբ, վերաբերում էր բուն ասպարեզի շինարարության ավարտին։ Երկրորդ մրցույթը (2,4 միլիարդ ռուբլի արժողությամբ) կապալառու է ընտրել մարզադաշտին հարող տարածքի բարեկարգման համար, ներառյալ տեղում առաջնային հսկողության գոտին։ «Տրանսստրոյ»-ի հետ պայմանագրերի պայմանների համեմատ շինարարության բյուջեն ավելացնելու հիմնավորումը դեռ չի ստուգվել։ Հաշվեքննիչ պալատի պլանավորված աուդիտը երբեք չի սկսվել (նախատեսված է 2018 թվականի Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության ավարտից հետո)։

Այս երկու մրցույթներում հաղթանակ տարավ «Մետրոստրոյ» ԲԲԸ-ն, որի բաժնետոմսերի 46%-ը վերահսկվում է Սանկտ Պետերբուրգի իշխանությունների կողմից։

Մետրոստրոյը չի փոխել արդեն ներգրավված ենթակապալառուներին։ Իսկ օգնել նոր գլխավոր կապալառուի ներգրավված էին խոշորագույն պետերբուրգյան կառուցապատողների։ Արենայում աշխատել են ավելի քան 1,1 հազար աշխատողներ և ինժեներատեխնիկական մասնագետներ բնակարանային կառուցապատող ընկերություններից։ Շինարարության ոլորտի Ֆոնտանկա- ի զրուցակիցները հայտնել են, որ յուրաքանչյուր ընկերության օգնությունը գնահատվում է 100-ից 500 միլիոն ռուբլի։

Նոր կապալառուի համար գումար գտնելու համար Սանկտ Պետերբուրգի իշխանությունները 2,6 միլիարդ ռուբլի վերաբաշխեցին այլ հաստատություններից՝  մանկապարտեզներից, դպրոցներից և հիվանդանոցներից։

2017 թվականի հունվարին Սանկտ Պետերբուրգի քաղաքապետարանը 2 միլիարդ ռուբլու նոր պայմանագիր է ստորագրել «Մետրոստրոյ» ԲԲԸ-ի հետ՝ Կրեստովսկի կղզում մարզադաշտի կառուցումն ավարտելու համար. կապալառուն պետք է աշխատանքներ կատարի իրավապահ մարմինների անվտանգության պահանջներին։ Սանկտ Պետերբուրգի շինարարական կոմիտեն նշել է, որ պետական պայմանագրի կնքումը կապված է Ռուսաստանի Դաշնության Կառավարության 2015 թվականի մայիսի 20-ի թիվ 485 «Սպորտային օբյեկտների պահանջները հաստատելու մասին» որոշմանը համապատասխանելու անհրաժեշտության հետ հյուրընկալել 2018 թվականի Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնությունը և 2017 թվականի ՖԻՖԱ-ի Կոնֆեդերացիաների գավաթը»։

Միևնույն ժամանակ, 2017 թվականի հունվարին Դաշնային հակամենաշնորհային ծառայության Սանկտ Պետերբուրգի վարչության տեսչությունը քաղաքային շինարարական կոմիտեի և «Մետրոստրոյ» ընկերության միջև պայմանագիր կնքելիս հայտնաբերել է գնումների ոլորտում պայմանագրային համակարգի մասին օրենքի խախտում։ 952 մլն ռուբլու չափով՝ մարզադաշտին հարող տարածքի բարեկարգման համար։ 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ին մարզադաշտը շահագործման է հանձնվել։ Փաստորեն, մարզադաշտի կառուցման աշխատանքներն ավարտվել են 2017 թվականի մարտին։

#### Շինարարության մեջ «ստրկական աշխատանքի» օգտագործումը
2017 թվականին ըստ նորվեգական *ամսագրի՝* մարզադաշտի կառուցման ժամանակ օգտագործվել է ԿԺԴՀ-ից աշխատողների ստրկական աշխատանքը։ «Սանկտ Պետերբուրգի ստրուկները» վերնագրով հոդվածում նշվում էր, որ ասպարեզի կառուցման համար օգտագործվել է ԿԺԴՀ-ից 110 միգրանտների աշխատուժը։ Հոդվածում շեշտվում էր, որ նրանցից շատերը իրավունքներ չունեին, և մեկ մարդ մահացել է։ Փաստաբան Օլգա Ցեյթլինայի խոսքով, հյուսիսկորեացի աշխատողները, աշխատելով և ապրելով սարսափելի պայմաններում, լիովին հյուծված էին ինչպես հոգեպես, այնպես էլ ֆիզիկապես։ Նրանց անձնագրերն առգրավել են՝ փախուստը կանխելու համար։ Բացի այդ, ԿԺԴՀ-ում մնացած ընտանիքի անդամները պատանդներ էին, որոնք երաշխավորում էին աշխատողի վերահսկվող վարքը արտերկրում։

Հյուսիսային Կորեայի աշխատակիցները շինարարության ժամանակ ապրում էին մարզադաշտի մոտ գտնվող պահեստային տարաներում, իսկ նոյեմբերին նրանցից մեկին մահացած էին գտել սրտի կաթվածից։ ՖԻՖԱ-ն խոստացել էր հետաքննություն անցկացնել, սակայն դրա արդյունքները դեռ չեն հրապարակվում։ Հյուսիսկորեացի բանվորներից մեկի պատմածների համաձայն, որոնք հաստատել են տեղի բնակիչները, նրանք պետք է աշխատեին առավոտյան ժամը 7-ից մինչև կեսգիշեր 12-ը, և հանգստյան օրեր չունեին։ Ըստ հյուսիսկորեացի փախստականների՝ արտասահմանում էժան աշխատուժի մատակարարումը Հյուսիսային Կորեայի կառավարության համար սովորական միջոց է՝ վաստակելու բացակայող արտարժույթը, և աշխատողների վաստակած գումարի ավելի քան 90 տոկոսը գնում է ԿԺԴՀ կառավարությանը։

### Մարզադաշտի հանձնման ժամկետները
Նրանք բազմիցս տեղափոխվել են, ահա օրինակների միայն մի մասը։

* 2007 թվականի օգոստոսին Վալենտինա Մատվիենկոն հայտնել էր, որ «Զենիթը» մարզադաշտում իր առաջին հանդիպումը պետք է անցկացնի 2009 թվականի մարտին։
* 2008 թվականի ապրիլին «Զենիթի» նախագահ Ալեքսանդր Դյուկովը հայտնել էր, որ ասպարեզը շահագործման չի հանձնվի 2010 թվականից շուտ։
* 2010 թվականի մայիսին «Տրանսստրոյ» կորպորացիայի գլխավոր տնօրեն Միխայիլ Լեոնտևը հայտնել է, որ շինարարության ավարտի իրական ամսաթիվը փորձագետների մոտ նոր հարցերի բացակայության դեպքում կարելի է անվանել 2011 թվականի վերջը։
* 2011-ի նոյեմբերին ՓԲԸ-ի գլխավոր տնօրեն Ալեքսանդր Ռուդենկոն հայտարարեց, որ հաճախորդի նոր պահանջների պատճառով ասպարեզի շինարարությունը դադարեցվել է, և օբյեկտը հնարավոր կլինի հանձնել ոչ շուտ, քան 2013-ի դեկտեմբերը։
* 2012 թվականի դեկտեմբերի 19-ին Սանկտ Պետերբուրգի շինարարության կոմիտեի նախագահ Արտեևը հայտարարեց, որ մարզադաշտը շահագործման կհանձնվի 2015 թվականի հոկտեմբերի 20-ին։
* 2013 թվականի մայիսի 20-ին ՌԴ Հաշվիչ պալատի նախագահ Սերգեյ Ստեպաշինը հայտնել է, որ, ամենայն հավանականությամբ, մարզադաշտը կհանձնվի 2016 թվականի վերջին կամ 2017 թվականի սկզբին։
* 2014 թվականի ապրիլի 24-ին Սանկտ Պետերբուրգի փոխնահանգապետ Մարատ Հովհաննիսյանը հայտարարել էր, որ մարզադաշտը շահագործման կհանձնվի 2016 թվականի մայիսին։
* 2016 թվականի հունվարի 28-ին Սանկտ Պետերբուրգի շինարարության կոմիտեն, որը հանդես է գալիս որպես Սանկտ Պետերբուրգի Արենայի շինարարության պատվիրատու, դադարեցրել է մինչև 2016 թվականի հունիսի 30-ը Ինժտրանսստրոյ ԲԲԸ-ի հետ պետական պայմանագրի կատարումը մարզադաշտի ավարտի համար (Պայմանագրի արժեքը 12,5 միլիարդ ռուբլի էր)։
* 2016 թվականի դեկտեմբերի 20-ին Սանկտ Պետերբուրգի փոխնահանգապետ Իգոր Ալբինը հայտարարել է, որ մարզադաշտի բացումը նախատեսված է 2016 թվականի դեկտեմբերի 26-ին, բացման արարողությունը տեղի կունենա փորձարկումներից հետո՝ 2017 թվականի ապրիլին։
* Սակայն դեկտեմբերի 26-ին մարզադաշտը չի հանձնվել։ Չնայած այն հանգամանքին, որ Մետրոստրոյը հայտարարել է Սանկտ Պետերբուրգ Արենայում աշխատանքների ավարտի մասին, Ռոստեխնադզորում չեն ստորագրել համապատասխանության մասին եզրակացությունը, և մարզադաշտի հանձնումը հետաձգվել է անորոշ ժամանակով։ Միևնույն ժամանակ, Սմոլնին երկարաձգել է Մետրոստրոյի հետ պայմանագիրը Սանկտ Պետերբուրգ Արենա կառուցելու համար մինչև 2017 թվականի մարտի 31-ը։
* 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ին Պետշինադզորը մարզադաշտը շահագործման հանձնելու թույլտվություն է տվել, սակայն մարզադաշտում աշխատանքները և օբյեկտի հարմարեցումը ՖԻՖԱ-ի պահանջներին շարունակվել են մինչև մարտի վերջ։ Իգոր Ալբինի խոսքով՝ անհրաժեշտ էր կառուցել ևս 35 հազար մ2 հավաքովի կառույցներ։

### Շինարարության արժեքը
Սկզբում **6,7 միլիարդ ռուբլի** արժողությամբ շինարարությունը պետք է իրականացվեր «Գազպրոմի» հաշվին, սակայն հետագայում լրատվամիջոցներում տեղեկություններ հայտնվեցին, որ մարզադաշտը կառուցվելու է քաղաքային բյուջեի հաշվին, իսկ շինարարությունը կարժենա 14 միլիարդ։
մինի|Շինարարության ընթացքում
2008 թվականի օգոստոսին հայտարարվեց 23,7 միլիարդ ռուբլի գնահատված արժեքը և նշվեց, որ Սանկտ Պետերբուրգը կհրաժարվի «Օխտա կենտրոնի» ֆինանսավորումից՝ հօգուտ մարզադաշտի։

2011 թվականի նոյեմբերի 21-ին «Կոմերսանտ» հրատարակությունը հայտնել է, որ ՖԻՖԱ-ի և ՈՒԵՖԱ-ի պահանջներին համապատասխան նախագծի բարելավման արդյունքում, ներառյալ մարզադաշտի տարողունակությունը 62 հազարից մինչև 69 հազար երկրպագու (մոտ 7 հազար՝ պայմանավորված. ժամանակավոր տրիբունաների տեղադրում) և մարզադաշտի տաքացման համար գմբեթի նոր նախագծի մշակումը, հաշվարկը կարող է աճել մինչև 40 միլիարդ ռուբլի։

2012 թվականի հոկտեմբերի 18-ին Սանկտ Պետերբուրգի իշխանությունները  հաստատման են ներկայացրել Սանկտ Պետերբուրգ Արենայի կառուցման թարմացված նախահաշիվը 43,8 միլիարդ ռուբլի (այդ ժամանակ մոտ 1,4 միլիարդ ԱՄՆ դոլար)՝ սա. շատ ավելի քիչ, քան արժե Լոնդոնի «Ուեմբլի» մարզադաշտը, բայց զգալիորեն ավելի մեծ, քան Ալյանց մարզադաշտը։

2014 թվականի դեկտեմբերին հայտնի դարձավ, որ շինարարական ծախսերը կավելանան 20-30%-ով՝ ռուբլու արժեզրկման պատճառով նյութերի գների բարձրացման պատճառով։ 2016 թվականի դեկտեմբերի 21-ի դրությամբ մարզադաշտի կառուցման վրա ծախսվել է 41 միլիարդ ռուբլի։ Դեկտեմբերի 26-ին, երբ երկարաձգվեց պայմանագիրը  հետ, այդ գումարն ավելացավ 950 միլիոնով, իսկ 2017 թվականի հունվարի սկզբին՝ ևս 2 միլիարդով։

2017 թվականի հունիսի 19-ին Սանկտ Պետերբուրգի փոխնահանգապետ Իգոր Ալբինը հայտարարեց, որ մարզադաշտի վերջնական արժեքը կազմում է **43 միլիարդ ռուբլի**։ Բայց իրական արժեքը հավանաբար ավելի բարձր է։ Այսպես, Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ հակակոռուպցիոն կենտրոնի Սանկտ Պետերբուրգի մասնաճյուղի ղեկավար Դմիտրի Սուխարևը դեռ 2017 թվականի հունվարին խոսել է **ավելի քան 50 միլիարդի** մասին։

#### Հատուկ նշանակության ֆինանսավորում
2016 թվականի օգոստոսի 17-ին Սանկտ Պետերբուրգի կառավարությունը որոշում կայացրեց միջոցներ հատկացնել Սանկտ Պետերբուրգի Արենայի կառուցման համար՝ կրճատելով դպրոցների, մանկապարտեզների և սոցիալական այլ օբյեկտների կառուցման համար հատկացված միջոցները։ Բանաձևից երևում է, որ շատ դպրոցների կառուցման ֆինանսավորումը կկրճատվի ավելի քան կիսով չափ։ Բացի այդ, մարզադաշտի կառուցման համար կհատկացվի Կոլպինոյում բնակելի շենքի կառուցման համար հատկացված 88 մլն ռուբլի։

### Շահագործում
մինի|Հանդիսատեսը լքում է մարզադաշտը Կոնֆեդերացիաների Գավաթի խաղարկության ավարտից հետո,  հունիսի17-ը , 2017թվական
Նոր մարզադաշտի շարժական դաշտում առաջին հանդիպումը տեղի ունեցավ 2016 թվականի հոկտեմբերի 27-ին «Մետրոստրոյ» թիմերի և Սանկտ Պետերբուրգի շինարարների միջև․ այն անցավ առանց հանդիսատես։

Հոկտեմբերի 31-ին ՖԻՖԱ-ի հանձնաժողովը, որը ստուգել է Կրեստովսկի մարզադաշտի պատրաստվածությունը աշխարհի առաջնությանը, մարզադաշտի բացման դաշտը վիբրացիոն ստանդարտների յոթ անգամ գերազանցելու պատճառով ճանաչվել է ոչ պիտանի մրցումների համար։ Գլորվող դաշտի չափազանց ուժեղ թրթռումները կարող են կապված լինել կառուցվածքում զանգվածի և կոշտության բացակայության հետ. պողպատից պատրաստված դաշտի հիմքի զանգվածը 5-6 հազար տոննա է, և ըստ նախնական դիզայնի այն պետք է կշռի 8,4 հազար տոննա։

2017 թվականի ապրիլի 22-ին մարզադաշտում կայացավ առաջին պաշտոնական հանդիպումը։ Ռուսաստանի առաջնության 24-րդ տուրում Զենիթը սեփական հարկի տակ ընդունել էր «Ուրալին»։ Տանտերերը հաղթեցին 2:0 հաշվով։ Գնդակին առաջին խորհրդանշական հարվածը հասցրեց Զենիթի նախկին հարձակվող Վլադիմիր Կուլիկը։ Առաջին գոլը մարզադաշտում խփեց Բրանիսլավ Իվանովիչը։ Առաջին հանդիպումները ցույց տվեցին սիզամարգերի վատ որակը։ Մասնագետներն ու խաղացողները երկրորդ խաղից հետո քննադատել են դաշտի վիճակը։ Սպասվում էր, որ մայիսի 17-ին կկայանա Ռուսաստանի առաջնության «Զենիթ»-«Կրասնոդար» հանդիպումը, սակայն, ի վերջո, դաշտի վատ վիճակի պատճառով որոշվեց հանդիպումը տեղափոխել «Զենիթի» հին մարզադաշտ՝ Պետրովսկի։ Մայիսի 30-ին գործակալության գլխավոր խմբագիր Վասիլի Կոնովը հայտարարեց, որ Սանկտ Պետերբուրգի Արենայում սիզամարգերի վերագործարկման աշխատանքները ավարտվել են։ Արենայի շահագործման հանձնելուց հետո «Զենիթը» սիզամարգի անորակության պատճառով այստեղ ընդամենը երկու հանդիպում է անցկացրել, որից հետո ստիպված է եղել վերադառնալ Պետրովսկի։

2017 թվականի հունիսի 17-ին Կոնֆեդերացիաների գավաթի բացման խաղում նոր մարզադաշտի տեխնիկական խնդիրներ են հայտնաբերվել՝ առաստաղը հոսում էր տրիբունաի հատվածում, իսկ վերելակը չէր աշխատում։ Հուլիսի 22-ին ՌՖՊԼ խաղի ժամանակ մարզադաշտի տանիքից արտահոսք է տեղի ունեցել։ Ավելի վաղ հայտնաբերված բոլոր խնդիրները հետագայում վերացվել են։

Կոնֆեդերացիաների գավաթի ավարտից և խոտածածկի հետ կապված խնդիրների վերացումից հետո Զենիթը  կանոնավոր կերպով տնային հանդիպումներ է անցկացնում մարզադաշտում։

2019 թվականի օգոստոսի 2-ին Եվրոպական մարզադաշտի շրջագայության շրջանակներում տեղի ունեցավ  խմբի համերգը։

### [[ՖԻՖԱ Կոնֆեդերացիաների գավաթ 2017|ՖԻՖԱ Կոնֆեդերացիաների գավաթ 2017 թվականի]] խաղեր
Մարզադաշտում կայացել են Կոնֆեդերացիաների Գավաթի խմբային 3 հանդիպումները և մրցաշարի եզրափակիչը։

### Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնություն 2018 թվականի խաղեր
Սանկտ Պետերբուրգը տասնմեկ քաղաքներից մեկն էր, որը հյուրընկալեց աշխարհի առաջնությունը, որի եզրափակիչ մասը տեղի ունեցավ հունիսի 14-ից հուլիսի 15-ը Ռուսաստանում։ Մարզադաշտում, որն այն ժամանակ կոչվում էր «Սանկտ Պետերբուրգ», անցկացվեցին խմբային փուլի 4 և փլեյ-օֆֆի 3 հանդիպումներ՝ ներառյալ երրորդ տեղի համար հանդիպումը։

### 2020 թվականի Եվրոպայի [[ֆուտբոլ]]ի առաջնության խաղեր

### Ռուսաստանի ֆուտբոլի հավաքականի հանդիպումներ

**Ընկերական խաղ**

## Պատկերասրահ

## Ծանոթագրություններ

## Հղումներ
* Стадион «Санкт-Петербург». Информация о стадионе. Официальный сайт ФК «Зенит» (Санкт-Петербург) // fc-zenit.ru
* Стадион «Санкт-Петербург» (после ЧМ-2018 стадион будет называться «Крестовский»). Информация о стадионе, ходе строительства и датах проведения матчей ЧМ-2018.  Независимый новостной сайт, посвящённый Чемпионату мира по футболу 2018 года // ru2018.org
* Стадион «Санкт-Петербург». — Комплекс реализованных инженерных решений делает стадион высокотехнологичным, удобным и безопасным для посетителей. // inforceproject.ru

Կատեգորիա:2017 հիմնադրումներ Ռուսաստանում
Կատեգորիա:Ռուսաստանի ֆուտբոլային մարզասրահներ