Pajuperänkankaan tuulivoimapuisto

**Pajuperänkankaan tuulivoimapuisto** on Pohjois-Pohjanmaalla Haapajärven Mustanperän eteläpuolella sijaitseva tuulivoimapuisto, jossa toimii 14&nbsp;tuulivoimalaitosta. Niiden kokonaiskapasiteetti on 87&nbsp;megawattia. Tuulivoimapuiston on rakentanut ABO Wind Oy  ja sen omistaa L&G NTR Clean Power.

## Yleistä
Tuulivoimapuisto sijaitsee noin 11&nbsp;kilometriä Haapajärven keskustaajamasta lounaaseen Reisjärven vastaisen rajan tuntumassa . Se on asumatonta metsämaata, jossa lähin asutus sijaitsee 2,0&nbsp;kilometrin päässä lähimmästä tuulivoimalasta. Tuulipuiston pituus on 3,9&nbsp;kilometriä, leveys 2,3&nbsp;kilometriä, ja kaikki voimalaitokset sisällensä sulkevan alueen pinta-ala on 4,1&nbsp;neliökilometriä. Tuulipuistoksi kaavoitetun alueen pinta-ala on 4,75&nbsp;neliökilometriä . Sinne johtaa Mustanperältä huoltotie kantatieltä&nbsp;58. Tuulen suunta on alueella enimmäkseen lounainen, jossa tuulen nopeuden keskiarvo 100&nbsp;metrin korkeudessa on noin 6,2 ja 200&nbsp;metrin korkeudessa noin 7,7&nbsp;metriä sekunnissa.

Tuulivoimalaitokset ovat tanskalaisen Vestaksen valmistamaa V162-mallia, jonka napakorkeus on 168&nbsp;metriä, tuuliturbiinin halkaisija 162&nbsp;metriä, ja jonka kapasiteetti on 6,2&nbsp;megawattia. Voimaloiden tornit koottiin lohkoista, jotka painavat jopa 90&nbsp;tonnia . Voimalat sijaitsevat maastossa 135–160&nbsp;metrin korkeudella mpy.

Voimaloiden tuottama sähkö johdetaan maakaapeleissa  alueen pohjoispuolella kantatien viereen rakennetulle sähköasemalle. Sieltä sähkö johdetaan siirtolinjaa myöten Haapajärvelle, jossa sähkö syötetään kantaverkkoon.

## Historiaa
### Suunnittelu
Tuulivoimapuistoa varten perustettiin tammikuussa 2016 Haapajärven Pajuperänkankaan Tuulivoima Oy, jonka puitteissa tuulivoimapuiston työt teetettiin. Tuulivoimapuiston maa-alueiden käyttöoikeudet ja tieverkoston käyttösopimukset solmittiin ja erilaiset luontoselvitykset aloitettiin samana vuonna. Infinergies Finland Oy toimitti Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle YVA-menettelyn mukaisen arviointiohjelman marraskuussa 2016. Siinä esiteltiin hankesuunnitelmana rakentaa 850 hehtaarin alueelle 16&nbsp;tuulivoimalaitosta, joiden napakorkeus olisi enintään 180 ja tuuliturbiinin halkaisija enintään 180&nbsp;metriä. Voimaloiden kapasiteetti olisi 3–6&nbsp;megawattia, jolloin kokonaiskapasiteetiksi muodostuisi enintään 96&nbsp;megawattia. Tuotettu sähkö johdettaisiin kantatien varressa sijaitsevalle sähköasemalle ja sähkö johdettaisiin sieltä tien suuntaisesti pitkin Haapajärvellä sijaitseville sähköasemille. Yhteysviranomainen antoi arviointiohjelmasta lausunnon helmikuussa 2017. Siinä pyydettiin tarkentamaan arviointiselostuksessa hankkeen parametreja ja samalla huomioimaan kolmannen vaihemaakuntakaavan rajoitukset.

Kuulutuksen, yleisötilaisuuksien ja lausuntojen saamisen jälkeen hankkeen arviointiselostus saapui ELY-keskukselle elokuussa 2017. Hankkeen laajuus säilyi samana kuin arviointiohjelmassa. Hankealue sijoittui suurimmaksi osaksi, mutta ei kokonaan, vaihemaakuntakaavassa tuulivoimalle varatulle alueelle (tv-1 358). Arviointiselostuksesta annetun kuulutuksen jälkeen yhteysviranomainen antoi tammikuussa 2018 lausuntonsa. Siinä todettiin esimerkiksi, ettei sähkönsiirto länsipuolella olevaan 400&nbsp;kilovoltin sähkölinjalle ei olisi Fingridin mukaan ollut mahdollista. Viereisen Natura-alueen lähettyville oli vaihemaakaavan vastaisesti sijoitettu tuulivoimaloita, joista esimerkiksi voimala T14 vaadittiin poistettavaksi tai siirrettäväksi. Lisäksi mainittiin, että tv- ja radiosignaalien häiriöt olisivat tuulivoimapuiston vastuulla.

Haapajärven kaupunki laati toukokuussa 2018 osayleiskaavaehdotuksen, johon oli merkitty 15 tuulivoimalaitoksen paikat. Tässä yhteydessä mainittiin, että hankkeen vastuuyhtiöt olivat Infinergies Finland Oy ja ABO Wind Oy yhdessä. Kaava-alueen pinta-ala oli 746&nbsp;hehtaaria, joka jakautui valtion omistamiin maapalstoihin ja yksityisiin maihin. Niistä muodostui yhteensä 32 maapalstaa, joihin tuulivoimaloiden paikoiksi oli valittu vain yksityisten omistajien palstat. Kesäkuussa uutisoitiin, että osayleiskaavaehdotuksen 15 tuulivoimalasta viiden voimalan paikkaa muutettaisiin. Osayleiskaava hyväksyttiin keväällä 2019 , mutta siitä valitettiin Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen. Oikeus kumosi rakennuskaavan tuulivoimalan nro 1 osalta, koska sen sijoittamisessa ei huomioitu tarpeeksi alueen linnustoa. Huhtikuussa 2020 uutisoitiin, että rakennusluvat vedettiin pois käsittelystä, sillä tuulivoimaloiden tyyppi vaihdettiin tehokkaampaan. Tämän vuoksi rakennuslupaprosessi käynnistettiin alusta alkaen uudestaan. Uudet rakennuslupahakemukset lähetettiin kaupungille kesällä 2020 . Ympäristölautakunnan pöytäkirjaotteesta helmikuulta 2021 selviää, että voimalasta nro 4 olisi jätetty oikaisuvaatimus, joka kuitenkin hylättiin. Vuonna 2021 suunniteltiin tulevia rakennustöitä . Tuulivoimapuiston lopulliseksi voimalaitosluvuksi jäi 14.

### Rakentaminen
Rakentamisen valmistelut aloitettiin maaliskuussa ja varsinaiset rakennustyöt elokuussa 2022. Tuulivoimapuiston tiestön, sähkön- ja tiedonsiirtoverkon ja voimaloiden perustukset rakensi Skarta, jonka nykyinen nimi on NYAB Oyj. Perustukset olivat valmiina tammikuussa 2023. Rakentaminen jatkui talven yli kesään asti. Kesäkuussa 2023 järjestettiin rakennustyömaalle yleisölle avoin vierailupäivä. Tuulivoimalaitoksien osat toimitettiin huhti- ja toukokuussa ja niitä pystytettiin kesän ja syksyn aikana . Rakennustyöt valmistuivat tammikuussa 2024, mutta vielä keväällä ja kesällä viimeisteltiin esimerkiksi  tuulivoimapuiston maisemointia ja louhoksien aitaamisia.

### Uutiset
Syyskuussa 2023 myi ABO Wind Oy tuulivoimapuiston sijoitusrahastolle L&G NTR Clean Power (Europe). Rahasto oli Legal & General Investment Managementin (LGIM) ja irlantilaisen NTR:n yhteinen yritys. Samalla solmittiin 10-vuotiset sähkönhankintatoimitussopimukset (PPA) tanskalaisen Grundforsin ja norjalaisen Statkraftin kanssa.

## Katso myös
* Luettelo Suomen tuulivoimaloista

## Lähteet