رسومات الورشة

تصغير|200بك|يسار

**رسومات الورشة** أو **مخططات الورشة**  هي ذلك النوع من الرسومات التي ينتجها المقاول العام أو مقاول الباطن أو الجهة المصنعة أو المورد والتي تظهر الكثير من التفاصيل في الرسومات أكثر من الرسومات التنفيذية عادةً ما تكون الرسومات التنفيذية مطلوبة للمكونات الجاهزة، وتشمل الأمثلة على ذلك: المصاعد، والصلب الهيكلي، والعوارض الخشبية، والخرسانة المصبوبة مسبقًا، والنوافذ، والأجهزة، والخزائن، ووحدات معالجة الهواء، والأعمال الخشبية، ومن الأمور المهمة أيضًا الرسومات التخطيطية لتركيب وتنسيق أعمال الهندسة الكهربائية والميكانيكية مثل مجاري الهواء المصنوعة من الصفائح المعدنية، والأنابيب، والسباكة، والحماية من الحرائق، والكهرباء. يتم إنتاج الرسومات التنفيذية من قبل المقاولين والموردين بموجب عقدهم مع المالك. الرسم التخطيطي هو النسخة المرسومة من قبل الشركة المصنعة أو المقاول للمعلومات الموضحة في مستندات البناءيظهر الرسم التخطيطي للمتجر عادةً تفاصيل أكثر من مستندات البناء، يتم رسمها لشرح تصنيع تركيب العناصر لطاقم إنتاج الشركة المصنعة أو طواقم التركيب للمقاول، عادةً ما يكون أسلوب الرسم التخطيطي للمتجر مختلفًا تمامًا عن أسلوب الرسم التخطيطي للمهندس المعماري. ينصب التركيز الأساسي للرسم التخطيطي على المنتج أو التركيب المحدد ويستبعد أي تدوين يتعلق بالمنتجات والتركيبات الأخرى، ما لم يكن التكامل مع المنتج المعني ضروريًا.

## المعلومات الواجب تضمينها في رسومات الورشة

### معلومات المقارنة بين المهندس المعماري والمهندس
يجب أن تحتوي الرسومات على المعلومات التي تهم كل من المعماري والمهندس من أجل مقارنة المواصفات مع محتوى اللوحة، لذا تكون اللوحة بها مزيد من التفاصيل لكي تسهل دور المهندس أثناء استلام الأعمال من المقاول. يجب أن يتناول الرسم التخطيطي المظهر والأداء والأوصاف الوصفية في المواصفات ورسومات البناءغالبًا ما يكون الرسم التخطيطي أكثر تفصيلاً من المعلومات الواردة في مستندات البناء لإعطاء المهندس المعماري والمهندس الفرصة لمراجعة نسخة المُصنِّع للمنتج، قبل التصنيع، تساعد المراجع الخاصة بوثائق البناء والرسومات والمواصفات المهندس المعماري والمهندس في مراجعتهم للرسومات التنفيذية، قد يكون من المفيد إرفاق مواصفات المواد الخاصة بالشركة المصنعة، وأوراق القطع الكتالوجية، ومعلومات الشركة المصنعة الأخرى مع هذه الرسومات، نظرًا لأن الرسومات الهندسية تسهل موافقة المهندس المعماري والمهندس على المنتج، فيجب أن تكون واضحة وكاملة قدر الإمكان.

### ملاحظات حول التغييرات أو التعديلات من وثائق البناء
يجب إجراء الملاحظات المتعلقة بالتغييرات أو الاختلافات عن المستندات الأصلية على الرسم التخطيطي للورشة للحصول على موافقة المهندس المعماري والمهندس، وفي نهاية المطاف، فهم مسؤولون عن التغييرات في هذه الرسومات، وينبغي أن تتاح لهم الفرصة لتحليل أي تعديلات، يجب أن يتم إجراء حوار بين الصانع والمهندس المعماري والمهندس حول أي مجالات تحتاج إلى توضيح. إن التركيبات الناجحة هي نتيجة التعاون بين المصمم والصانع والمقاول.

### المعلومات اللازمة لتصنيع المنتج
ينبغي تضمين الأبعاد، واتفاقيات التصنيع، وتعليمات التصنيع الخاصة في الرسم التخطيطي للمحل، يجب أن يكون واضحًا لموظفي التصنيع ما سيتم تصنيعه من خلال الرسومات التنفيذية وحدها، نادرًا ما يتم استخدام مستندات البناء كمرجع في التصنيع، حيث يعتمد المصنعون على الرسومات الهندسية للحصول على جميع المعلومات.

### إشارة إلى الأبعاد التي تحتاج إلى التحقق من موقع العمل
تحتاج معظم أبعاد موقع العمل، مثل الأبعاد بين سطحين في موقع العمل، إلى التحقق. قد يظهر البعد في رسومات البناء، ولكن البعد الفعلي قد يختلف، من زيادات صغيرة جدًا إلى زيادات كبيرة، اعتمادًا على ظروف موقع العمل. من المهم للغاية أن يصل المنتج المصنّع إلى موقع العمل جاهزًا للتثبيت دون إجراء أي تعديلات ميدانية، ويجب على المقاول أن يولي عناية خاصة لقياس الأبعاد والتحقق منها. في البناء الجديد عادة ما تكون أبعاد الخطة كافية لطلب العديد من العناصر المصنعة مثل الفولاذ الهيكلي أو الخرسانة الجاهزة.

في أعمال إعادة البناء والتجديد، من الضروري التحقق من أبعاد الموقع قبل التصنيع، يفضل بعض المصنّعين، مثل موردي الخزائن والهياكل الخشبية، عدم الاعتماد على التحقق من المقاول وسوف يتحققون من الأبعاد مع موظفيهم.

أعمال النجارة وأعمال الخشب، تجد تطبيقها في المشاريع بما في ذلك المكاتب التجارية ومتاجر البيع بالتجزئة والمتنزهات والفنادق ومراكز التسوق والمطاعم وتنجيد عناصر الأثاث والإضاءة ومنصات العرض والرفوف والأرفف وقطع المواقد وما إلى ذلك.

### معلومات التثبيت أو الوضع
سيقوم بعض المصنّعين والمصنعين بتوفير رموز أو بيانات أو تعليمات تتعلق بالتثبيت، يمكن أن يتضمن ذلك قائمة بمواد أخرى، مثل أدوات التثبيت أو المواد اللاصقة المناسبة ولكنها غير متضمنة للمنتج. قد تكون هناك حاجة إلى مراجعة طرف ثالث لأنظمة البناء الرئيسية، ومن الأمثلة على ذلك المبرد التجاري الذي يتم توفيره من قبل المقاول الميكانيكي، لكنه يتطلب توصيلات كهربائية، وسباكة، وتجهيزات، وعزل، وتشغيل. سيتعين على أطراف ثالثة مختلفة مراجعة معلومات التثبيت والتأكد من قيامهم بتوفير المعدات المتوافقة والتخطيط المناسب للخدمات، ينبغي مراجعة معلومات التثبيت للمعدات الرئيسية مع المشرفين الميدانيين بما في ذلك مشرف المشروع ورؤساء العمال والمهندس الميداني، سيتطلب تركيب المعدات الرئيسية الخلوص الهيكلي والفتحات المؤقتة.

### العينات
ستتطلب بعض عمليات التصنيع إرسال عينة مع الرسم التخطيطي للمحل، في المقام الأول لاختيار اللون  للتشطيبات.

### تنسيق التصميم الميكانيكي والكهربائي والسباكة بمساعدة الكمبيوتر
تشكل المشاكل المتعلقة بتنسيق التصميم، مثل استهلاك الوقت وعدم الفعالية المرتبطة بعملية الورق ثنائية الأبعاد الحالية، بعضًا من أهم المخاوف التي تواجه المقاول العام، نظرًا لأن التصحيح المتأخر للصراع يزيد من احتمالية حدوث أخطاء في الميدان، ولمعالجة هذه المشكلة، كان هناك عدد متزايد من شركات الهندسة المعمارية والهندسة والبناء (AEC) التي تستخدم نماذج معلومات البناء (BIM) في عمليات التنسيق والكشف عن التضارب، والتي تسمح، وفقًا للممارسين، بزيادة التنسيق وتقليل المشاكل الميدانية. قام ليتي وآخرونبمقارنة أنواع التضارب التي تم تحديدها في عملية التنسيق اليدوي (تراكب الرسومات ثنائية الأبعاد على طاولة خفيفة بواسطة أزواج من المقاولين من الباطن) ومن خلال الكشف التلقائي عن التضارب باستخدام نموذج معلومات البناء (BIM).، تمكن نظام الكشف التلقائي عن التضارب من تحديد العديد من التضاربات التي فاتت المقاولين من الباطن، الذين كانوا يؤدون هذه المهمة يدويًا، بالإضافة إلى ذلك تمكن الكشف اليدوي عن الاشتباكات من تحديد الاشتباكات التي لا يمكن العثور عليها بواسطة برنامج الكشف التلقائي عن الاشتباكات، حيث لم يتم تصميم أحد الكائنات المتضاربة على سبيل المثال صواني الكابلات في نموذج معلومات البناء (BIM)، وتضمنت هذه الدراسة أيضًا ملاحظات ميدانية للاشتباكات التي تم اكتشافها في الميدان، والتي لم يتم تحديد بعضها سواء في العمليات اليدوية أو الآلية، وأشار ليتي إلى أن الجمع بين الاشتباكات التي تم تحديدها في اجتماعات التنسيق، وتلك التي تم اكتشافها تلقائيًا، وكذلك تلك التي تم تحديدها في الميدان، تمكن من تحديد الكائنات التي تحتاج إلى نمذجة من أجل التقاط أكبر عدد ممكن من الاشتباكات، اقتصرت هذه الورقة على مقارنة أنواع الاشتباكات التي تم تحديدها في كل من الطرق الثلاث خلال مشروع محدد، على الرغم من أنه لا يمكن تعميم نتائجهم، إلا أنهم ما زالوا يقدمون رؤية واضحة حول الحاجة إلى تحديد ما يجب نمذجته في نموذج BIM لتنسيق أعمال الهندسة الكهربائية والميكانيكية قبل بدء عملية التنسيق.

## المراجعات
نظرًا لأن كتابة التعليقات على ثماني إلى عشر نسخ هي عملية شاقة واستخدام غير فعال لوقت المهندس المعماري والمهندس، فإنهم غالبًا ما يحددون طرقًا أخرى لتوزيع التعليقات، المراجعة السريعة ضرورية أثناء عملية الموافقةوينبغي النظر في أي طريقة تسهل هذا الأمر، مع توفير فرصة كافية للتعليق والتوزيع الكامل. على الرغم من أنه من الممكن تحديد إجراء ما في رسومات العقد، إلا أن معظم المهندسين المعماريين والمهندسين منفتحون على الاقتراحات والابتكارات التي من شأنها تسريع العملية.

### عدد النسخ
تكون الرسومات التنفيذية مطلوبة بأشكال مختلفة، وذلك اعتمادًا على ممارسة المهندس المعماري والمهندس. قد يتطلب المواصفات عددًا محددًا من النسخ. قد يتضمن مثال توزيع الرسومات التنفيذية المكتملة والمصححة ما يلي:

* المالك - نسخة الملف أو التفتيش
* المهندس المعماري - نسخة الملف
* المهندس المعماري - نسخة ميدانية أو نسخة تفتيشية
* مهندس استشاري - نسخة الملف
* مهندس استشاري - نسخة التفتيش
* المقاول - نسخة الملف
* المقاول - نسخة ميدانية
* المورد - النسخة الأصلية أو نسخة واحدة

### تقديم نسخة أو نسختين من الرسم التخطيطي
يتم إجراء التصحيحات من قبل المهندس المعماري والمهندس، ويتم تصحيح الرسومات التنفيذية من قبل المورد، ثم يتم توزيع العدد المناسب من النسخ، يمكن أن تستغرق هذه الطريقة وقتًا طويلاً، حيث لا تتم الموافقة على الرسم التخطيطي إلا بعد إجراء التصحيحات عليه.

### تقديم نسخة قابلة لإعادة الإنتاج
يقوم المهندس المعماري والمهندس بالتعليق على النموذج القابل للنسخ، ثم يتم توزيع النسخ، تسهل هذه الطريقة الموافقة على الرسومات التنفيذية وتوزيعها في الوقت المناسب، عادةً ما تكون تعليقات المراجعة واضحة على النسخة القابلة للتكرار، عندما يتم استخدام نسخ من اللون البني الداكن، فإن إعادة إنتاج اللون البني الداكن غالبًا لا تكون واضحة مثل الطباعة ذات الخطوط الزرقاء العادية.

### برامج CAD المتوافقة
عندما يكون لدى المورد والمصمم برنامج CAD متوافق أو عندما يتم استخدام تنسيقات الملفات العالمية مثل IFC أو PDF أو DWG، يمكن إجراء المراجعة من خلال قرص مضغوط أو بريد إلكتروني أو نقل FTP. يمكن للمصمم تقديم التعليقات بخط غامق أو يمكن وضع التغييرات في مربع للتأكيد عليها.

### رسومات الورشة في التسليح الخرساني
يعتبر تعزيز الخرسانة أحد العناصر العديدة التي تتطلب رسومات متجر متخصصة لتصنيع المواد، يتم تصنيع التسليح الخرساني حسب الطلب من قضبان التسليح التي يبلغ طولها 60 قدمًا، يتم قطع قضبان التسليح حسب الطول المطلوب وثنيها وفقًا لتكوينات محددة. يسرد الرسم التخطيطي وورقة القطع المرفقة الكمية والأحجام والأطوال والأشكال الخاصة بقضبان التسليح. يتم توفير هذه المعلومات للمراجعة من قبل مهندس الإنشاءات للتأكد من توفير التعزيزات الكافية، وتصنيع الشريط بواسطة متجر المورد، وقائمة جرد للمقاول، عند التسليم يحتوي المشروع النموذجي على آلاف القطع من الفولاذ المقوى التي تحتاج إلى تنظيم للتخزين والتركيب، ووضعها بواسطة عامل الحديد. قام معهد حديد التسليح الخرساني (CRSI) بتطوير رموز ورسومات وتنسيقات قياسية للرسومات المتجرية والقطع المقطوعة التي يستخدمها صانعو حديد التسليح بشكل عاملدى كل صانع أسلوب خاص في الرسومات التنفيذية وقطع الأوراق، اعتمادًا على الأشخاص الذين يقومون بالرسم وأنظمة التصميم بمساعدة الكمبيوتر. ومن أمثلة البرامج المستخدمة Advance Concrete، وAutoCAD، وMicroStation، وProConcrete، وTekla Structures.

## المراجع

## طالع أيضا
* المواصفات

تصنيف:رسم صناعي
تصنيف:هندسة معمارية