Gerenciamento de projetos:
Subtitle: uma guia para elaboração do plano de projeto da implantação de internet de fibra ótica - o caso no município Monteiro/PB
Publisher: Editora Inovar
Published: 2020
Place of publication: MATO GROSSO DO SUL
Description: O presente livro tem como proposta apresentar as áreas de Gerenciamento de Projetos descrevendo seus processos componentes com detalhamento específico e uma abrangência própria. O livro é baseado no guia Project Management Body of Knowledge - PMBOK, desenvolvido pelo Project Management Institute (PMI). Autoras: Livia Soares Malta; Cecir Barbosa de Almeida Farias. ISBN: 978-65-86212-39-6.
Notes: 1. Engenharia de produção. 2. Gerenciamento de projetos. 3. Fibra óptica. 4.Pesquisa.
Table of contents: title: SUMÁRIO; title: APRESENTAÇÃO.....................................................................................................................................7; title: INTRODUÇÃO...........................................................................................................................................8; title: 1 O MÉTODO PMI - PERSPECTIVA TEÓRICA........................................................................................9; title: 1.1 METODOLOGIA PMI (PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE)........................................................9; title: 1.2 GESTÃO DE PROJETOS.................................................................................................................10; title: 1.3 CICLO DE VIDA DO PROJETO........................................................................................................12; title: 1.4 PMBOK (PROJECT MANAGEMENT BODY OF KNOWLEDGE)....................................................13; title: 1.5 OPEN PROJECT...............................................................................................................................15; title: 1.6 CAMINHOS PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE PROJETO......................................................15; title: 1.7 DESCRIÇÃO DA EMPRESA.............................................................................................................16; title: 2 PLANO DE PROJETO PARA IMPLANTAÇÃO DE INTERNET DE FIBRA; title: ÓPTICA....................................................................................................................................................17; title: 2.1 PLANO DE PROJETO PARA IMPLANTAÇÃO DE INTERNET DE FIBRA ÓPTICA-Grupo de; title: Processos de Iniciação.........................................................................................................................18; title: 2.2 PLANO DE PROJETO PARA IMPLANTAÇÃO DE INTERNET DE FIBRA ÓPTICA-Grupo de; title: Processos de Planejamento.................................................................................................................22; title: 2.3 PLANO DE PROJETO PARA IMPLANTAÇÃO DE INTERNET DE FIBRA ÓPTICA-Grupo de; title: Processos de Execução........................................................................................................................61; title: 2.4 PLANO DE PROJETO PARA IMPLANTAÇÃO DE INTERNET DE FIBRA ÓPTICA-Grupo de; title: Processos de Monitoramento e Controle............................................................................................65; title: 2.5 PLANO DE PROJETO PARA IMPLANTAÇÃO DE INTERNET DE FIBRA ÓPTICA-Grupo de; title: Processos de Encerramento.................................................................................................................67; title: CONSIDERAÇÕES FINAIS.....................................................................................................................68; title: REFERÊNCIAS ......................................................................................................................................69; title: SOBRE AS AUTORAS............................................................................................................................70