rich-team/POC — Issue #20: POC剩余功能初步计划
Author: lifesinger
Created: 2011-10-31 14:14:54+00:00
State: open

POC还未完成的功能包括: 页面测试, 页面渲染, 用户环境, 网络环境, 服务端信
息, 用户登录(暂时先不做)

上述目标初步设定在12月16日完成, 按照每个时间点(2周)为一个里程碑, 逐个完成.

11月14日 页面测试 + 页面渲染 + 云梯数据分析 :
1. 重要数据趋势图
2. 页面截图,
3. TTI
4. JS执行时间
5. HAR
11月28日 线上用户环境
1. 浏览器占比趋势图
2. 操作系统
3. 屏幕分辨率
4. 应用的自定义数据
12月16日 网络环境 + 服务端信息
1. http 各类相应时间
2. 缓存率?
3. 各类吞吐量

先看看大体的计划, 确认后, 每个里程碑都会再出详细的计划, 再进入开发.