如意坊放射线

如意坊放射线位于中华人民共和国广东省广州市荔湾区，是一条双向6至8车道的道路，承载广州内环路放射线。工程分为两期实施，一期工程采取城市快速路标准，主线设计时速50千米每小时，包含如意坊隧道，起于内环路如意坊立交，向南连接芳村大道；二期工程北始于工程一期处，向南延伸至S81广州环城高速顺接S43广珠西线高速，计划命名如意大道。二期道路以龙溪中路为界，以北路段采取城市快速路标准，以南路段采城市主干道标准，主线设计时速60千米每小时。

工程一期于2018年7月18日动工，原计划2022年完工，后隧道两端地块拆迁进度受阻导致工程推进缓慢，2024年8月12日完成如意坊隧道沉管主体浇筑，预计2025年完工。工程二期于2019年12月28日动工，原计划2020年与工程一期一同通车。

一期工程
如意坊放射线一期工程以内环路预留出口处如意坊立交为起点，向南穿过珠江连接芳村大道，全长2394.834米，采用城市快速路标准，主路为双向6车道，立交匝道为1至2车道，部分路段配备双向4车道辅道，黄沙端环形处限速40千米每小时，其它路段限速50千米每小时。该工程建设以期缓解过江交通拥堵，亦可加强广州老城区与周边城市联系凤凰网转载的文章 ()；《广州日报》记者称工程建成将缩短交通距离，并减少往来两岸所花费时间，通行效率亦将提升，亦可促进芳村发展。

 如意坊隧道 

如意坊隧道为放射线一期组成部分之一，是一条正在建设的过江沉管隧道，全长1511米。隧道岸上部分长893米，黄沙端共有503米位于地上，芳村处则为390米，沉管部分长为618米。计划穿过珠江，由东岸内环路预留如意坊立交向西南连接芳村大道，完工后将成为广东省内沉管法建设的最长隧道。

 建设 

2018年7月18日工程一期动工，自规划起已历22年，环评报告提及工程总投资为32.33亿元。建设方提及岸上拆迁房屋与管线迁改任务亦较为繁琐，可能影响工期。工程环评指出路线将安装隔音设施，并于北岸立交环形处设置加盖临江公园，以减小对周围居民干扰新浪新闻收录的文章。

工程原计划于2022年完工，后因黄沙端广铁地块与芳村端小涡村地块拆迁进度迟缓，致使工程进度受到影响。2025年7月12日0至6时对内环路双向主线中山八路至六二三路部分临时封闭，以吊装工程临时支撑梁。同月26日0时至6时、27日0时至6时再次临时封闭同一路段以吊装钢箱梁。

 二期工程 
放射线二期工程计划命名为如意大道。全长约6.9千米，主线穗盐路至龙溪中路路段布设双向8车道，其它路段为双向6车道，限速60千米每小时，敷设限速40千米每小时的4车道辅道，路段设有芳村大道立交、穗盐路立交、龙溪立交、花地大道南立交共四立交。放射线二期北起一期工程处向南跨葵逢涌后转入地下，通过规划浣花路后出地于地面延伸至龙溪中路止为放射线城市快速路段，并向东侧分离出城市快捷路二期（香凝大道），后续放射线道路等级变更为主干路，并继续向南敷设接入S43广珠西线收费站终止。二期工程建成后与一期组合后将新增一条连接内环路与环城高速的道路，缓解城市西出口交通拥堵。

 实施 
二期工程环评报告于2019年6月20日通过，报告显示总投资约87亿元人民币，同年12月28日举行动工仪式，标志工程正式开始建设。相关方表示工程需建设较多桥梁与隧道，且工程多处交错现有路网，故需改造现有道路。工程亦需跨越正运营中的广三铁路，亦提及拆迁房屋与管线迁改任务较多，工程进度可能受上述条件制约。原计划2020年随工程一期竣工通车。施工期间对部分道路进行占道施工金羊网收录的文章。

参见

参考资料

Category:荔湾区道路

Category:广州内环路