责任分配矩阵

责任分配矩阵（responsibility assignment matrix）簡稱RAM，也稱為RACI矩陣（）或線性責任圖（linear responsibility chart）（LRC），是指在針對專案或业务过程的或時，不同角色的參與情形以及其責任。RACI是首字母縮略字，源自最常用到的四種角色：負責者（responsible）、當責者（accountable）、事先諮詢者（consulted）和事後告知者（informed）。此表可以用在跨功能或跨部份的專案或流程中，定義及澄清各個角色以及其責任。有許多RACI模型的變體。
 RACI模型的重要角色 

 角色和人員的不同 
角色和直接列出人名有些不同。角色是敘述一些相關聯的任務，可能會由多個人進行。也有可能一個人可以擔任其中的多個角色。例如，組織中可能有十個人可以擔任專案經理，不過傳統上一個專案同一時間不會有二個專案經理，而可以擔任專案經理的人，也可能可以擔任商業分析師或是測試者的角色。

R（Responsible，負責者）
實際完成任務的人RACI Template: Role & Responsibility Charting (RACI) , Project Management Forum, 2005。參與者中，至少要有一個角色是負責者，其他角色可以依工作需求不同來決定是否需要。

A（Accountable，當責者，也可以稱為approver，核可者）
 最終對交付物或是任務的正確性以及是否完成負責的人，確保已滿足各任務的先決條件，將任務指派給負責者的人。負責者所提供交付物或是任務，需要由當責者核可後才生效。每一個任務或交付物應該只有一個當責者 Margaria Tiziana: Leveraging Applications of Formal Methods, Verification, and Validation: 4th International Symposium on Leveraging Applications Proceedings], Part 1, Springer, 2010, p. 492。

C（Consulted，事先諮詢者）
 諮詢相關意見的人，一般會是，也可以進行雙向的溝通。

I（Informed，事後告知者）
 需要收到更新情形及成果的人，一般只在交付物或是任務完成時告知，而且只是單向溝通。

常常任務的A（當責者）也是要完成此任務的R（負責者），在矩陣有A（當責者）的角色，但沒有要完成任務的R（負責者），表示A（當責者）也是要完成任務的R（負責者）。除了這個例外之外，一般會建議每一個角色只是上述這四種中的一種，若有某個角色需要兼任上述的多個角色，這也表示參與者的一些問題還沒有完全解決，可能會讓此技術無法澄清每個角色對任務參與上的價值。

 指定人員 
责任分配矩阵的縱軸（最左邊的欄）多半是任務（透過工作分解结构）或是交付物（透過），橫軸是角色（來自）。

+ RACI矩陣的範例 代碼 名稱 專案贊助者 商業分析師 專案經理 技術架構師 應用程式開發者 A階段 管理業務 B階段 指定工作 C階段 啟動專案 - C04 安全治理（草稿） C C A I I - C10 機能需求 A R I C I - C11 商業允收條件 A R I C I D階段 設計方案

相關條目
阿喜法則
 參考資料 

 外部連結 
 Comprehensive Series on RACI

Category:项目管理技术
Category:商業術語