阿提米絲3號

阿提米絲3號（，正式名稱為）是NASA的阿耳忒弥斯计划的第三個任務、第二次载人飞行和第一次载人登月，预计将于2028年实施。該任務將使用太空發射系統火箭和獵戶座太空船將四名太空人發射到绕月轨道与星艦人類登陸系統（星舰HLS）交会对接，两名宇航员将使用星舰HLS登陆月球南极，这也是星舰HLS的首次载人飞行。如果成功，阿提米絲3號将是自1972年阿波羅17號以來，人类首次再度登陸月球。

截止2024年12月，美國國家航空暨太空總署官方預期阿提米絲3號任務最早將於2027年中以後發射。然而，由於猎户座飞船的防熱盾問題，以及SpaceX星艦研發進度延宕，NASA官員已表示，不排除在未執行載人登月的情況下執行阿提米絲三號任務。此外，該太空船的生命維持系統亦被發現存在閥門相關問題。

該任務亦可能改為一次前往月球门户空间站的載人任務。2024年4月，美国航天記者報導指出，NASA內部正在評估的替代任務方案包含在近地軌道進行獵戶座太空船與SpaceX的星艦人類登陸系統之間的對接測試。

 综述 
阿耳忒弥斯3号任务计划将一组宇航员送往月球南极地区。计划中，两名宇航员将在月球表面停留约一周时间。这个任务将使首名女性和首名非白人登上月球。尽管最多4名宇航员可以乘坐猎户座飞船离开地球，但只有两名宇航员将搭载星舰人类登陆系统（星舰HLS）进行月球表面任务，为期6.5天，其余两名宇航员将留在猎户座飞船上。两名执行月球表面任务的宇航员将进行多达4次太空行走并执行各种科学任务，包括采集月球南极的水冰样本。在宇航员登陆月球之前，一些设备将被预先部署在月球表面，包括一辆非密闭的可被远程控制的月球车，供宇航员探索月球使用。该月球车可以前往5-15公里范围内的几个永久阴影区域。

 火箭与太空船 
 太空发射系统 

太空发射系统是一款重型运载火箭，用于将猎户座航天器从地球发射至月球近直线晕轮轨道 (NRHO, Near-rectilinear halo orbit)。这将是最后一个使用其Block 1型火箭的任务。之后的阿耳忒弥斯4号至阿耳忒弥斯8号任务将使用Block 1B型火箭。

 猎户座飞船 

猎户座飞船是阿耳忒弥斯计划中所有载人任务使用的载人飞船，可承载4名宇航员。在阿耳忒弥斯3号任务中，它将宇航员从地球运送到月球近直线晕轮轨道 (NRHO, Near-rectilinear halo orbit)并与Starship HLS会合，随后其中两名宇航员将从猎户座飞船转移至Starship HLS。该飞船也可将宇航员送往月球门户，以及在未来的深空探索任务中携带宇航员和货物。

 星舰HLS 

星舰HLS是SpaceX星舰的月球着陆器变体，它可允许两名宇航员从猎户座飞船转移至其中并承载其登陆月球表面，随后星舰HLS将支持宇航员在月表停留数天，最后将宇航员送回猎户座飞船。

星舰HLS需要在低地球轨道加注燃料然后将其推进至月球近直线晕轮轨道 (NRHO, Near-rectilinear halo orbit)与猎户座飞船会合。为了实现这一点，需要在低地球轨道中预先部署一个燃料库，并由多艘星舰加注船为其加油。这个燃料库将为星舰HLS提供足够的燃料，以完成其在月球表面的任务。在宇航员完成任务后，星舰HLS将把宇航员送回猎户座飞船，最后进入日心轨道退役。

歷史
2017年12月，美國正式批准，由此確立一項載人登月計畫，後來命名為“阿提米絲計畫”。該計畫以獵戶座太空船多用途載人飛行器（MPCV）及一座月球軌道太空站作為核心架構。此任務最初稱為「探索任務三號」（Exploration Mission-3，EM-3），目標是將四名太空人送入繞月的近直線晕轮轨道，並向月球軌道太空站——即月球门户——運送及美國开发模块。

然而至2019年5月，ESPRIT與美國开发模块（後更名為）被重新規劃為分別由商業運載火箭發射。此時，該任務改稱為阿提米絲三號，並被重新定位為加速阿提米絲計畫首次載人登月的關鍵任務，目標時間訂於2024年底。依當時構想，猎户座飞船將與一座精簡版的月球门户會合，該太空站僅包含及一個小型居住与对接节点，並與一具商業採購的载人登陆器（HLS）：星艦人類登陸系統（星舰HLS）对接。

至2020年初，NASA放棄讓猎户座飞船與HLS在月球门户會合的構想，改採猎户座飞船與HLS直接對接，並將月球门户的部署延後至阿提米絲三號任務之後。

2021年8月10日，美國政府問責署發布稽核報告指出，新一代航天服最早須至2025年4月才能就緒，使原定於2024年底執行登月的計畫不可行。航天服將由公理航天設計，並與時尚品牌普拉達合作開發。2021年11月9日，NASA局長比爾·納爾遜確認，阿提米絲三號的發射時間將不早於2025年。

2023年6月，NASA探索系統發展副署長吉姆·弗里（Jim Free）表示，發射時間「很可能」不早於2026年。同年12月，美國政府問責署報告指出，該任務不太可能在2027年之前執行。

2024年1月，NASA正式將阿提米絲三號延後至最早2026年9月之後。
2024年3月14日，SpaceX星艦於其第三次整合飛行測試中首次成功達成預定軌道軌跡。3月，NASA公布阿提米絲三號將搭載三項科學儀器，包括「月球環境監測站」（LEMS），一套小型自動地震儀系統，用於分析月殼與月幔的區域結構；「月球對農業植物影響實驗」（LEAF），用以研究月表環境對太空作物的影響；以及由國際合作提供的「月球介電分析儀」（LDA），用於測量月壤傳導電場的能力。該任務使用的已於9月完工並交付NASA。12月，NASA再度宣布阿提米絲三號最早將延至2027年之後執行。

2025年5月2日，美國政府提出2026會計年度預算案，建議於阿提米絲三號後取消太空發射系統與獵戶座太空船，理由是每次發射成本高達40億美元。7月4日，總統唐納·川普簽署《大而美法案》，其中包含持續為SLS與獵戶座飛船於阿提米絲三號之後任務提供經費的條款。8月18日，NASA表示已於甘迺迪太空中心的開始處理SLS核心級已完成的底部五分之一結構，其餘部分則在路易斯安那州新奧爾良的接近完工，預計於2026年中期運抵甘迺迪太空中心。

2026年1月，NASA再次正式宣布，阿提米絲三號的發射時間將不早於2028年。

2026年2月末，NASA说，阿提米絲三號预计推回到2027年执行，但不会执行登月任务，只执行近地轨道飞行，以旨在测试关键技术。

 參考資料

 外部連結 
 Orion website  at NASA.gov
 Space Launch System website  at NASA.gov

Category:阿提米絲計畫
Category:載人月球任務
Category:月球航天器
Category:载人航天器
Category:2025年航天
Category:2025年美國
Category:月球门户