南京新生圩长江大桥

南京新生圩长江大桥，原名南京仙新路过江通道，是江苏省南京市的公路长江大桥，位于南京长江四桥上游4.3公里、南京长江二桥下游6.2公里处。根据规划，该通道江南侧起于仙新路与科创路交叉口，江北侧接入S501，全长约13.5公里。该项目主线设计时速80公里，双向六车道，其中跨江主桥为单跨吊钢箱梁悬索桥，主跨达1760米，2025年11月26日建成通车后为中国第一、世界第三大悬索桥。

 建设日程 
 仙新路过江通道于2018年11月10日开工，计划建设工期约5年。
 2020年3月17日，大桥北主塔开钻，过江通道项目正式转入主体施工阶段。
 2020年6月26日，大桥北锚碇完成第一次浇注。
 2020年9月10日，南锚碇地连墙完工。
 2020年10月27日，北主塔钻孔桩浇注完成，即将转入承台施工阶段。
 2021年4月11日，南主塔首节塔柱浇筑完成。
 2021年8月27日，北锚碇沉井封底。
 2021年10月27日，北主塔下横梁浇筑完成。
 2021年10月29日，南主塔下横梁浇筑完成。
 2022年5月26日，南、北主塔封顶。
 2022年7月26日，南、北主塔主体完工。
 2022年10月31日，大桥北引桥第一联合龙。
 2022年12月20日，大桥正式开始架设主缆。
 2023年3月10日，大桥主缆架设完成。
 2023年8月30日，大桥主跨南岸合龙。
 2023年9月23日，大桥成功合龙。
 2025年11月26日上午9时，大桥正式通车。

 参考资料 

南
Category:2025年完工橋梁
Category:江苏省悬索桥
Category:江苏省公路桥