厦门轨道交通3号线

厦门轨道交通3号线，又称厦门地铁3号线，是中华人民共和国福建省厦门市的一條城市轨道交通线路，路线标识色为云天青，于2016年8月全线开工。厦门火车站至蔡厝段长26.5公里，2021年6月25日开通运营。运营后，列车运营时间为06:30到22:30，全日运营16小时。

 简介 
厦门轨道交通3号线线路途经厦门岛厦门火车站、翔安机场两大市级交通枢纽，连接厦门岛南部居住区，东西向贯穿湖里区中心、翔安南部新城，是连接厦门岛与东部翔安组团的重要骨干轨道交通线路。线路起于厦门火车站，沿湖滨东路向北，穿仙岳山后沿湖里大道、火炬路、枋湖北二路向东，跨海后沿钟宅路、石厝路向东敷设，经由翔安东路向东南上大嶝岛后，止于翔安机场，长36.72km。轨道交通3号线与轨道交通1号线、2号线和4號線均设有换乘站，与厦门轨道交通1、2号线采用相同的地铁B型车6辆编组，最高运行时速80公里。

厦门地铁3号线南延段工程起于沙坡尾站，止于厦门火车站，线路全长8.3km，均为地下线，主要沿民族路、大学路、环岛南路、龙虎山路敷设，设沙坡尾站、厦大南门站、厦大白城站、曾厝垵站、上李新村站等5座车站，与3号线厦门火车站~蔡厝站共用主变电所和场段。工程覆盖世贸商业圈，串联上李新村和厦大白城片区，辐射厦港和曾厝垵旅游景点及生活区。南延段建成后，有助于缓解厦门岛西南沿岸热门旅游景点客流及通勤交通压力。

 车站 
注：斜体字体的地铁站尚未开通。

 历史 
2018年12月8日，厦门地铁3号线首个区间双线顺利贯通。
2020年3月20日，厦门地铁3号线岛内段（厦门火车站至五缘湾）顺利洞通。
2020年7月4日，厦门地铁3号线工程蔡厝主变电所成功送电。
2020年9月27日，厦门地铁3号线过海段顺利贯通。
2020年12月19日，厦门地铁3号线顺利实现轨通。
2020年12月24日，厦门地铁3号线南延段（厦门火车站至沙坡尾）前期工程开工。
2021年4月8日，厦门地铁3号线执行厦门火车站至蔡厝区间试运行跑图。
2021年6月25日，厦门地铁3号线厦门火车站至蔡厝区间开通运营。
2022年9月5日，厦门地铁3号线浦边站正式启用。
2023年3月17日至26日，厦门地铁3号线体育会展站临时开通。
2023年6月20日，厦门地铁3号线翔安市民公园站举办地铁车站火灾事故应急救援综合演练。
2023年6月25日，厦门地铁3号线体育会展站、东界站、洪坑站、翔安市民公园站正式启用。
2023年8月6日，厦门地铁3号线南延段首台盾构机始发。
2023年8月15日，厦门地铁3号线体育会展站更名为国际博览中心站。
2024年5月15日，海峡导报在报导厦大白城站封顶时，改称该站为白城站；南延段厦大南门站改称厦门大学站，上李新村站改称上李站。2025年1月2日，厦门日报在报道昨日沙坡尾站施工情形时，亦采用了如上更改后的站名。2025年3月25日，经市交通运输局批准，市民政局正式公布南延段及蔡厝至翔安机场段新建车站站名。
2025年11月15日，厦门地铁3号线（蔡厝站（不含）-翔安机场站段）开始试运行。

 未来发展 
2022年8月，厦门市自然资源和规划局公示了《厦门市城市轨道交通线网规划（2020-2035 年）》的草案，向公众征求意见。在该草案中，厦门轨道交通3号线将在翔安区设立一条支线，7号线与3号线路线存在一定重叠。11月4日，厦门地铁官网发布《厦门市城市轨道交通第三期建设规划（2023-2028年）环境影响评价公众意见征询》，7号线与3号线重叠区间包含在该草案的前者一期工程中。
 参考资料 

Category:厦门轨道交通路线
Category:厦门轨道交通3号线
Category:中國大陸機場聯絡軌道系統
Category:2021年启用的铁路线
Category:1500伏特直流电电气化铁路