石家庄地铁1号线

石家庄地铁1号线是连接石家庄市主城区和正定新区的东西向干线，于2017年6月26日开通，并于2019年6月26日延长。线路全长34.3公里，共设26个站，其中新百广场站为1、3号线换乘站。

使用列车
石家庄地铁1号线采用石家庄地铁A型列车。列车由中车唐山机车车辆研发，于2017年用火车运到石家庄。

历史
2012年7月12日，国家发改委批复石市轨道交通建设规划（2012-2020年），石家庄市成为全国第33个获批建设地铁的城市。
2013年4月，1号线一期可行性研究报告获得国家发改委批复。
2013年5月14日，1号线体育场站开始樹木移植。
2014年4月11日，首台盾构机“石家庄号”在1号线一期工程南村站始发。
2014年6月30日，解放广场站实现主体结构封顶，成为石家庄地铁首个主体结构封顶的车站。
2014年7月12日，1号线新区预留工程开工。
2015年3月24日，1号线张营停车场系统设备安装工程接触网第一根立杆成功架设，标志着地铁建设正式从主体结构阶段迈入设备安装阶段。
2015年6月24日，1号线张营停车场开始铺轨。
2015年8月1日，1号线北宋站开始铺轨，标志着石石家庄市地铁正线铺轨正式开启。
2015年12月31日，1号线二期工程（正定新区段）、3号线二期工程（高新区段）《建设规划调整》获得国家发改委批复，国家批复的石家庄市的轨道交通里程达到80.4公里。
2016年3月21日，1号线一期工程实现短轨通。
2016年4月7日，石家庄地铁首列列车到运抵西兆通综合维修基地。
200px|缩略图|右|地铁一号线路线图
2016年4月26日，石家庄地铁首开工程全线实现长轨通。
2016年6月30日，石家庄地铁首开工程实现电通。
2016年10月19日，石家庄地铁首开工程开始全面联调联试。
2017年2月20日，地铁首开工程空载试运行。
2017年6月5日，地铁首开工程通过专家评审。
2017年6月14日，石家庄地铁邀请15万市民进行试乘体验。
2017年6月26日，开通试运营。
2019年6月26日，二期开通试运营。
2021年12月19日，1号线二期北段（东上泽站和东洋站）开工建设，全长3.1公里，预计工期3年。
2023年12月15日，1号线三期（槐安路-西王段）在上庄站举行开工仪式，打下首根桩基，三期全长3.77公里，设槐安路、上庄2站。

車站列表
石家庄地铁1号线目前共开通26座车站，均为地下车站。

 参见 
 石家庄地铁

参考文献

Category:石家庄地铁路线
Category:2017年啟用的鐵路線