成都地铁9号线

成都地铁9号线位于四川省成都市，为成都地铁系统运营中的地铁线路，线路代表色为亮橙色。一期工程定位为串联成都西部与南部地区的快线，于2016年12月31日开工建设，并于2020年12月18日开通运营。9号线为成都地铁第一条全自动无人驾驶线路。9号线规划车站全部建成后，将成为继7号线后成都地铁的第二条环线线路。

线路概要
9号线位于成都三环路和四环路（即）之间，为成都地铁外环线，也是继7号线之后成都地铁的第二条环线。目前，一期工程正在运营。线路东起金融城东站，往西北方向切线串联南部孵化园金融城、簇桥、外双楠与光华片区，止于黄田坝站，全长22.18km，均为地下线路，设地下车站13座，其中换乘站达11座，换乘站比例近85%，另设元华停车场、武青车辆段两座站场。

大事记
 2011年
1月，成都地铁官方网站公布《成都市城市快速轨道交通建设规划（2012～2020）环境影响报告书》，其中介绍“9号线是位于中心城区三环路和绕城高速间的市域快线环。9号线一期工程全长27.5km，共设14座车站，起于与4号线的换乘站十陵站，串联起东部副中心、南部CBD及双楠片区。”
 2014年
12月，成都地铁公司发布地铁8号线及市域快线9号线控制线规划项目和预可行性研究项目比选公告。
2016年
7月11日，9号线一期工程随《成都市城市轨道交通第三期建设规划（2016～2020年）》获中国国家发改委批复，内容为“9号线一期工程自金融中心东至两河森林公园站，线路长23.7公里，设站11座，投资166.68亿元，规划建设期为2017～2020 年。”
10月13日，成都市规划局官网公布3条轨道交通站位规划调整方案，涉及8号线、9号线、10号线部分站点的调整。其中9号线一期工程终点由两河森林公园站调整至成飞集团站。
12月29日，四川省发改委下达了《关于成都轨道交通9号线一期工程可行性研究报告的批复》，正式批复同意建设成都轨道交通9号线一期工程。首批4个车站于当日确定打围方案；
12月31日，9号线一期工程开工建设。
2017年
6月1日，成都市民政局公布9号线一期工程车站名称；
11月10日，9号线一期工程首台盾构机在元华出入场线（非正线）至金融城东站区间右线顺利始发，标志着9号线一期工程正式进入正线区间施工阶段；
2018年
3月17日，9号线一期工程元华出入场线（非正线）至金融城东站区间左线盾构机成功出洞，标志着9号线一期工程首个盾构区间双线贯通。
11月29日，9号线一期工程开始铺轨。
2019年
1月22日，9号线首列电客车在长春中车长客股份有限公司下线。
7月30日，9号线一期工程全线“洞通”。
2020年
1月14日，随着成都轨道交通9号线一期工程三元站至锦城大道站区间最后一个接头的顺利焊接，成都轨道交通9号线一期工程轨道工程实现“长轨通”。
年初至8月20日，进行车辆、信号相关的FAM、CBTC调试（初期仅在段内及机投桥站调试），8月20日启动空载仪式并开始第一阶段空载试运行。
11月25日，9号线一期工程开始接受初期运营前安全评估。
12月3日，9号线一期工程通过初期运营前安全评估。
12月18日上午10:00，成都地铁9号线正式开通运营。

车站
成都地铁9号线一期工程共有13座车站，列车停靠所有车站：

地铁车辆

9号线采用特大城市大运量轨道交通的常用车型“8A”编组列车，最高运行速度可达到100km/h，列车全长185米、宽3米，最大载客量3496人。9号线将成为成都地铁第一条全自动无人驾驶线路，列车具备全自动正线运行、自动进/出站、自动开/关门、自动唤醒/休眠等功能，达到GoA4级别自动运行标准。其核心部分的信号技术来自中法合资企业卡斯柯信号有限公司。为保证车辆在自动运行中的安全，车上搭载了经由以太网实时传输的网络控制系统、故障检测装置，车辆上设置有近六千个监测位点，还可以将监测信息实时回传给地面控制中心。列车装备被动式障碍物及脱轨检测装置，并搭载智能对位隔离技术以实现车门、屏蔽门在任一故障情况下的对位隔离。

9号线车辆外观圆润，车体涂装为白色金属漆并附有橙黄色色带。两端及车窗、车门运用黑色涂装。车辆端部使用条形LED点光源阵提供照明。端部上扬的橙色色带形似微笑，给人以亲和感。车内采用整体式不锈钢压窝纵向座椅，提升了防滑性能和乘坐舒适度。客室照明系统可根据室内环境亮度自动调节发光强度，以达到节能环保的目的。车辆司机室使用了开放式设计，带有可拆卸司机门。若运行调试达到要求，可开放司机室供乘客观察运行情况，现共计25列车驾驶室与客室间隔门均已全部拆除，主、副司机台全部使用罩板关闭，必要时可打开进行人工干预行车。此外，车辆端部逃生门运用门梯一体式设计，提升了疏散效率。

未来发展
 线路延伸 
按照规划，9号线最终将建成环线，并将在3号线北郊车辆段旁增设北郊停车场。

9号线二期工程起于一期工程北端终点站黄田坝站，向东北方向延伸，经2号线金周路站、18号线和S11线、17号线威灵站、4号线十陵站，在金融城东站成环。二期工程列入《成都市城市轨道交通第五期建设规划（2024-2029年）》环境评价影响公示，目前据称已获批复，将择机启动施工招标。

新增换乘站
成都地铁9号线未来将在下列车站与成都地铁的其他线路实现换乘：
心岛：
锦城大道：
华兴：
机投桥：
培风：
黄田坝：	
 金周路：
 兴盛：

参考资料

09
Category:2020年启用的铁路线
Category:2020年成都建立
Category:自动驾驶铁路线