南昌地铁4号线

南昌地铁4号线（正式名称：南昌市轨道交通4号线）是中华人民共和国江西省南昌市运营中的轨道交通线路，于2021年12月26日投入使用。线路呈阶梯形，起于新建区的白马山站，止于高新区的鱼尾洲站；线路自望城新区出发，经九龙湖新区、象湖新城、朝阳新城，之后下穿老城区东南侧的桃苑、绳金塔、坛子口、省府大院、青山南路；再途经青山湖北岸塘山，最终到达艾溪湖东北侧的鱼尾洲公园附近；线路不经过老城区核心南昌城，但途径其东北侧东侧和南侧的老城区并下穿省府大院；拉近南昌市昌西新建区望城新区九龙湖西客站附近和东北部高新片区与中心城区的距离；方便老城区东南侧通行；全线与2号线的西站南广场也是南昌唯一一座远离核心城区的换乘站。全线以地下敷设为主，全长39.6千米（高架线5.5公里），共29个车站（高架站4座）。

 简介 
南昌市轨道交通4号线一期工程从白马山到鱼尾洲，长39.6km（批复40.01公里），地下线34.1公里，高架线5.5公里（批复望城站至希望大道站（不含）、艾溪湖站（不含）至昌东大道站约7.1公里为高架线，其余均为地下线），共设车站29座，其中4座高架车站（批复高架站5座），平均站间距1.4公里，采用B型车6辆编组，配属46列/276辆，共享地铁大厦控制中心，新建车辆基地2座，新建主变2座，共1号线彭家桥主变1座；2017年12月28日正式开工建设，2021年12月26日9时58分开通。

4号线代表色为南昌轨道绿

4号线工程数据 项目名称 起讫点 长度(公里)  车站总数  配属车辆 车辆基地  主变 动工日期  启用日期 实际工期 4号线一期  白马山－鱼尾洲  39.6  29座 46列 望城车辆段高新停车场 (4号线)希望大道云天路彭家桥（共用1号线） 2017年12月28日  2021年12月26日9时58分二轮总计轨道产业园－瑶湖科学岛50.8除上表以外均为南昌市第二轮规划暂不报批部分

 车辆 
2019年4月30日《南昌轨道交通1号线一期增购及4号线一期工程车辆招标项目》招标公告，将增购12列/72辆，同年7月公布中车长春轨道客车股份有限公司中标，随后中车江西发文庆祝。

2020年8月12日4号线列车开始建造。

2020年9月30日首列电客车抵达生米南综合基地。

2020年11月4日4号线首列车顺利通过长客股份鉴定。

2020年11月22日首列车交付。

2021年4月15日0420车成为首列车入库望城车辆段。

2021年6月0428组车辆交付，0429和0430组进入调试。

截止2021年7月初交付30组车辆，后为交付31组，剩余15组（涵盖华伍制动编组和永磁电机编组）未出厂

2022年8月1日长客制造最后一组0405车抵达望城车辆段。

2022年9月20日交付0445组永磁编组首列车交付。

2022年11月13日第0446列永磁电机编组车辆正式发运。

2023年12月19日0437组车辆发运。

2023年12月21日最后一列（0435-0438中的一列）华伍制动车辆在望城车辆段完成编组连挂，46列电客车全部交付。

2024年4月0405组首列华伍制动编组上线运营。

4号线列车标号和既有规则一致。

 车站 
 南昌地铁4号线车站列表 项目名称 车站名称 里程(公里) 站距(公里) 换乘车站类型 所在地区 实际管辖4号线一期 白马山 0.331 0.331 高架三层岛式新建区/红谷滩区新建区 裕丰街 1.585 1.254 高架三层岛式红谷滩区 璜溪 2.995 1.41 高架三层岛式新建区/红谷滩区 中堡 4.322 1.328 高架三层岛式红谷滩区 礼庄山 6.182 1.86 地下二层岛式 西站南广场 8.204 2.022 地下三层岛式 怀玉山大道 9.164 0.959 地下二层岛式 安丰 10.27 1.106 地下二层岛式 东新 13.496 3.226 地下二层岛式南昌县 新洪城大市场 15.187 1.691  新洪大客运驿站地下二层岛式 丁家洲 17.122 1.935 地下二层岛式西湖区 观洲 18.379 1.257 地下二层岛式 云天路 19.193 0.814地下二层岛式 灌婴路 20.261 1.068 地下二层岛式 南昌大桥东 21.404 1.143 地下二层岛式 桃苑 22.572 1.168 地下二层岛式 绳金塔 24.067 1.495 地下三层岛式 坛子口 24.792 0.724 地下三层岛式 丁公路南 25.957 1.166 地下四层岛式 丁公路北 27.267 1.309 地下四层岛式 人民公园 28.106 0.84 地下二层岛式东湖区 上沙沟 29.218 1.111 地下三层岛式 起凤路 30.313 1.095 地下二层岛式 七里 31.541 1.228 地下二层岛式 民园路西 33.903 2.362 地下二层岛式青山湖区 火炬 35.23 1.328地下二层岛式青山湖区 青山湖区/高新区 北沥 36.437 1.206 地下二层岛式高新区 科技城 37.708 1.271 地下二层岛式 鱼尾洲 39.629 1.921 地下二层岛式 里程及站间距数据来源于2016年6月8日公布的《南昌市轨道交通4号线一期工程环境影响报告书（全文公示稿）》，
与最终实际距离可能存在差异，仅供参考。

 运营 

 时刻表和间隔 
通车初期首班车6：00，末班车22：30，和1/2/3号线保持一致。
+时刻表和行车间隔实行日首末班车运行图时段行车间隔说明2021年12月26日6:00-22:30全天6分30秒通车2022年3月21日全天15分钟因疫情缩全天超长间隔2022年4月22日8:00-20:30全天30分钟因疫情缩短营时长并全天超长间隔2022年4月25日6:00-22:30所有时段恢复之前恢复至疫情前状态2023年4月29日工作日早晚高峰5分54秒工作日和双休高峰运行图分开，发车间隔缩短其他时段6分30秒2024年5月9日6:00-22:30/23:00间隔不变周五、周末及法定节假日常态化延长半小时运营2024年12月30日首班车多点发车，部分车站首班车时间提前2025年9月2日全天6分30秒白马山-礼庄山区间停运，取消早晚高峰间隔2026年1月1日恢复至停运前服务标准白马山至礼庄山区间恢复营业，行车间隔均恢复至停运前服务标准

 首末时刻表 
当前时刻表如下。
车站首班车末班车周一至周四每周五、周末及节假日往鱼尾洲站
方向往白马山站
方向往鱼尾洲站
方向往白马山站
方向往鱼尾洲站
方向往白马山站
方向白马山站06:00 ------22:30 ------23:00 ------裕丰街站06:0106:1422:3123:3523:01次日00:05璜溪站06:0406:1122:3423:3223:04次日00:02中堡站06:0606:0922:3623:3023:06次日00:00礼庄山站06:0906:0622:3923:2723:0923:57西站南广场站06:1206:0322:4223:2423:1223:54怀玉山大道站06:1406:0122:4423:2223:1423:52安丰站06:0006:0022:4623:2023:1623:50东新站06:0306:2922:5123:1623:2123:46新洪城大市场站06:0606:2622:5323:1323:2323:43丁家洲站06:0906:2322:5623:1023:2623:40观洲站06:1106:2022:5923:0723:2923:37云天路站06:1306:1923:0123:0623:3123:36灌婴路站06:1506:1723:0323:0423:3323:34南昌大桥东站06:1706:1523:0423:0223:3423:32桃苑站06:2006:1223:0722:5923:3723:29绳金塔站06:2206:1023:0922:5723:3923:27坛子口站06:2406:0823:1122:5523:4123:25丁公路南站06:2606:0623:1322:5323:4323:23丁公路北站06:2806:0423:1522:5123:4523:21人民公园站06:3006:0123:1722:4823:4723:18上沙沟站06:0006:0023:2022:4623:5023:16起凤路站06:0106:1423:2222:4423:5223:14七里站06:0306:1223:2422:4223:5423:12民园路西站06:0706:0823:2722:3823:5723:08火炬站06:0906:0623:3022:36次日00:0023:06北沥站06:1106:0423:3222:34次日00:0223:04科技城站06:1306:0223:3422:32次日00:0423:02鱼尾洲站 ------06:00 ------22:30 ------23:00

 附属设施 

 控制中心 
4号线使用地铁大厦站旁的地铁大厦裙楼内的控制中心，于1号线共享。

 主变电所 
新建2座主变电所、利用既有1号线彭家桥主变电所1座。

 希望大道主变 
位于红谷滩新区九龙湖新城东城大道以西、新华路以南的

2021年12月14日希望大道主变电站、云天路主变电站、两座主变电站配套110kV电缆线路全部送电投运

 云天路主变 
2021年4月2日云天路主变电站云天青线顺利完成送电

2021年12月14日希望大道主变电站、云天路主变电站、两座主变电站配套110kV电缆线路全部送电投运

 共1号线变电站 
4号线桃苑站至鱼尾洲站区段设计共用此变电站，电源由1号线彭家桥主变电所引出，经彭家桥站、师大南站、丁公路北站3站2区间，通过丁公路北站换乘通道接入4号线丁公路北站开闭所；于2021年8月3日通电。

 车辆基地 
4号线一期工程将设置望城车辆段和高新停车场两座车辆基地。

 风井 
4号线一期工程共设有2个中间风井，均位于安丰站-东新站区间，区间全长3055米。

赣江东岸1个，位于道路正下方，赣江西岸1个。

 信号系统 
4号线一期使用的是上海电气泰雷兹Seltrac™ CBTC系统，车地无线通信采用LTE-M网络来承载。

 电梯 
4号线一期工程（不含绳金塔站）上海三菱是项目唯一电、扶梯供应商，提供了310台Series HE公共交通型自动扶梯及58台ELENESSA电梯；和3号线共构的绳金塔站由3号线工程采购直梯为广日电梯、扶梯为蒂森电梯；后期建设的出入口电梯比如观洲站2号口为通力。

 屏蔽门 
一期全线车站均将安装屏蔽门，品牌为方大智源科技。

 高架段声屏障 
根据《江西省环境保护厅关于南昌市轨道交通4号线一 期工程环境影响报告书的批复》，4号线一期工程高架段声屏障设置了 4 米直立式声屏障3512.816米，且高架段全线预留设置全封闭声屏障条件；通车之后沿线用地调整导致新增多处噪声敏感点，有市民投诉噪音问题；但同时亦有对此工程反对担心影响高架景观问题。

轨道交通公司于2025年7月表示推进进度后于9月2日开工高架段声屏障改造，同时白马山-礼庄山区间停运；12月28日高架段声屏障改造完工。2026年1月1日起白马山-礼庄山区间恢复常态运营。

 历史 

 规划阶段 
 2008年9月15日开始公示5条线路的规划中包括4号线。
 2009年7月29日确认4号线作为远期规划将根据实际情况而建设。
 2013年1月30日公示《南昌市城市快速轨道交通线网规划调整》中2号线规划了新的南延计划，原西延并入本线。
 2013年4月市政府表示将4号线的建设计划提前。
 2013年5月底政府规划第二轮地铁建设的三个方案，三个方案都将建设4号线。
 2013年6月1日待审批的《南昌市城市快速轨道交通建设规划（2014-2020）》中明确了4号线一期的走向，西站到望城段也将纳入一期计划中，计划最快于2015年9月进入土建阶段，于2019年12月通车。
 2013年8月15日最新的规划确定4号线一期工程调整长度由35.2公里缩短为32.5公里，但起讫站点未变动。
 2014年1月23日3、4号线优化调整规划批前公示，3号线和4号线进行较大调整，4号线在洪城路以北被分成三段做不同变动，原洪城路站以西段向北移动到桃苑大街、站前西路，4号线不经过洪城路站而改从绳金塔站与3号线换乘，彭家桥站、洪都中大道站等一段被取消，位于火炬大道部分成为3号线的一部分；在绳金塔站换乘后改为在京九铁路西侧往北在丁公路南站与2号线换乘，在丁公路北站与1号线换乘，在二七北路站与3号线换乘后承接原3号线北段。
 2014年1月26日的2014-2020建设规划显示4号线将设年限从2015年到2020年。
 2014年3月21日公布的“南昌市城市快速轨道交通建设规划（2014-2020）环评”显示4号线详细走向。

 建设阶段 
 2014年11月18日前期地质勘测招标，一期工程相比之前增加了艾溪湖、昌东大道两站南昌市轨道交通4号线一期工程岩土工程勘察项目（一标段/二标段）招标公告。

 2015年1月16日《南昌轨道交通4号线一期工程可研报告编制和设计总体总包管理项目招标公告》确认南侧望城站～学院南路站西端区间为高架，共31站，3km线路敷设方式待定，结合之前的资料财经分校到京东大道区间改为地下，而上一次新曾两站线路敷设方式待定。
 2015年6月3日《南昌市轨道交通4号线一期工程环境影响评价第一次公示》
 2016年3月29日《南昌市轨道交通4号线一期工程环境影响评价第二次公示》
 2016年6月8日南昌市轨道交通4号线一期工程拟受理情况的公示
 2016年6月20日南昌市轨道交通4号线一期工程的批前公示
 2016年6月23日南昌市轨道交通4号线一期工程环境影响报告书拟批准公示
 2016年7月5日江西省环境保护厅关于南昌市轨道交通4号线一期工程环境影响报告书的批复。
 2016年10月4号线站点详细布置公布。
 2016年11月14日，一期工程土建施工03、05合同段招标公告，计划年底开工；但一直没有公布结果。
 2016年11月17日江西省发展和改革委员会正式批复了南昌轨道交通4号线一期工程初步设计。
 2016年11月确定推迟一年施工。
 2016年12月6日龙岗大道站（今怀玉山大道站）-洪城路站（今南昌大桥东站）共9站《建设用地规划许可证》公示。
 2017年2月8日公布了《2、3号线站点更名及4号线命名方案获批》明确4号线站名。
 2017年3月8日14个站点《建设用地规划许可证》公示。
 2017年4月土建施工03、05合同段招标终止。
 2017年5月开始工程招标，计划7月开工；但再次延期。
 2017年7月望城段高架部分道路交通详细规划公布。
 2017年8月18日4号线获225亿元贷款。
 2017年9月报道艾溪湖站(不含)~昌东大道站高架线调整为地下。
 2017年10月26日4个站点《建设用地规划许可证》公示。
 2017年11月21日轨道4号线及棚户区改造所涉道路红线调整。
 2017年11月24日4号线一期工程土建施工01/03/04合同段公示了中标结果。
2017年12月28日南昌市轨道交通4号线正式开工建设。
2018年初确认4号线东段不再有高架区间。
2018年6月21日南昌市轨道交通4号线坛子口站施工时发现六朝古墓群。
2018年9月公布了新的4号线站点详细布置公布。
2018年11月，高新段鱼尾洲和火炬两个站点进入主体结构施工。
2018年12月初全线只剩桃苑站、丁公路南站、丁公路北站3个站点还未正式动工，建设方表示将重新调整工期筹划。
2019年1月24日首个车站东新站封顶。
2018年12月29日报道称受于拆迁问题的丁公路北站终于动工；论坛网友分析可能是更换的设计将车站移至北京西路南侧。
2019年3月丁公路北站南侧开始拆迁征地。
2019年5月丁公路南站进入实质性施工。
2019年6月20日《建设用地规划许可证》公示确定4号线丁公路北站车站位置。
2019年9月对17个车站《建设用地规划许可证》进行调整，丁公路北站正式拆迁。
2021年4月15日丁公路北站封顶，4号线全线车站封顶。
2021年4月29日全线洞通。
2021年5月11日高架段白马山折返线至璜中区间冷滑
2021年6月29日全线轨通。
2021年7月1日璜中区间至东岸风井开启电客车热滑试验
2021年7月21日七里站（不含）至鱼尾洲站及出入场线冷滑完成
2021年8月3日全线通电并热滑。
2021年8月15日开始三个月的空载试运行。
2021年10月一期工程信号系统通过验收
2021年11月18日南昌市交通运输局公布了《南昌市轨道交通4号线公交配套实施方案》的公示

 运营阶段 
2021年12月26日通车运营。
2022年3月21日起暂时关停4号线白马山站、裕丰街站及璜溪站
2022年3月23日起暂时关停3号线银三角北站、斗门站、柏岗站、沥山站、振兴大道站、邓埠站，以及4号线东新站、新洪城大市场站；3月28日恢复。
2022年5月20日起4号线白马山站、裕丰街站、璜溪站恢复运营
2022年6月29日城区暴雨丁公路北站区间积水，4号线白马山站至坛子口站、人民公园站至鱼尾洲站实行小交路运行。
2022年6月30日恢复运营
2025年1月17日一期工程高架段声屏障新增及改造工程设计招标，2月28日中标结果公示
2025年7月17日一期工程高架段声屏障新增及改造施工和监理招标；8月中标结果公示。
2025年9月2日白马山-礼庄山区间停运对高架段进行声屏障改造。
2025年12月28日高架段声屏障改造完工。
2026年1月1日起白马山-礼庄山区间恢复常态运营；跨年当晚已恢复运营。

 相关事件 

 2018年11月22日16:15左右，4号线坛子口站东端头在进行三轴搅拌设备移位过程中，因操作人员违规作业，导致桩架发生倾倒；造成了工地围挡大门部分损坏、路灯及公交站台局部挡雨棚损坏。

 未来发展 
2008年在最初的规划中4号线计划东起艾溪湖西侧的火炬大街，西至南昌西站，规划长度为23km；当时还计划过江前在在生米大桥东南处延伸出一条支线继续南行到小兰工业区西侧，这条支线计划在后续规划中不在出现。
 4号线目前的规划以及2号线交给的望城延伸段均被纳入一期工程中，尚无延长计划。

 参考文献 

 外部链接 
 南昌地铁4号线线路图  — 在OpenStreetMap

Category:南昌地铁路线
*
Category:2021年启用的铁路线