长春轨道交通5号线

长春轨道交通5号线是吉林省长春市一条正在建设的地铁线路。一期线路起点为东大桥站，终点为西南枢纽站。一期线路于2020年9月开工建设，预计工期72个月。

线路数据
颜色:深黄
线路全长：19.66km（1期）
起止站点（西南枢纽_东大桥）
 车型:6B
預計开通年份：2026年
轨距：1435mm
车站总数：18
复线区间：全线
电化方式：待定
行驶方向：右侧通行
车辆基地：鲁家屯车辆段

 历史 
2012年8月：启动前期工作

 一期工程：西南枢纽站（硅谷大街与卓越大街交汇处）-东大桥站，长19.665km，地下线路，设站18座，均为地下站。在绕城高速绿化带设鲁家屯车辆段一座，占地面积约26.45公顷。投资153.82亿元，资金来源中长春市政府出资的资本金占总投资的40%，其余为银行贷款。项目建设工期为6年。 
 二期工程及规划线路：长22.6km，车站20座。

2018年11月《国家发展改革委关于长春市城市轨道交通第三期建设规划（2019～2024年）的批复》（发改基础〔2018〕1778号）。

2020年4月29日，轨道交通5号线一期工程通过吉林省发改委立项审批，并已按地铁工程建设部署全面启动实施：
 第一步进行5号线沿线地质勘查，目前已完成10个车站详勘工作，共完成钻孔730个，进尺31740米；
 第二步进行迁移绿植，沿线涉及需伐移乔木约4400余株、灌木约23700余株、绿篱及草坪约114655余平米；
 第三步进行地下管线排迁工作，预计排迁管线11.3万延米；
 第四步将对沿线14处道路进行交通导改工作；
 第五步进入车站主体施工。2020年8月初进入车站主体施工阶段。

2020年6月10日开标。中国中铁股份有限公司牵头中铁一局、中铁二局、中铁三局、中铁四局、中铁五局、中铁六局、中铁七局、中铁十局、中铁隧道局、中铁电气化局中标。
 使用车辆 
车辆选用B型车6辆编组。

 车站一览 
+站名英文站名里程(km)换乘路线所在地盛家村站SHENGJIACUN0.0朝阳区小下堡子站XIAOXIAPUZI1.2阜育路站FUYU Road2.4阜丰大街站FUFENG Street3.5育民路站YUMIN Road4.5鲁家屯站LUJIATUN5.8西南枢纽站（一期建设起点）Southwestern Bus Terminal7.9 (0.0)超强街站CHAOQIANG Street8.9顺达路站SHUNDA Road9.9越达路站YUEDA Road10.5安新路ANXIN Road11.5蔚山路西站WEISHAN Road (West)12.3（本段规划中）硅谷广场站GUIGU Square13.9电台街站DIANTAI Street15.3繁荣路西站FANRONG Road (West)17.0南湖广场站NANHU Square18.2（建设中）湖西路站HUXI Road19.710号线（规划中）工农大路站GONGNONG Avenue21.1长春有轨电车■54路、■55路文化广场站WENHUA Square22.6同志街站TONGZHI Street23.8人民广场站RENMIN Square24.4南关区5号线站体位于南关区，该站1号线侧有出入口位于朝阳区大经路站DAJING Road25.3南关区亚泰大街站YATAI Street26.2东大桥站（一期建设终点）DONGDAQIAO Bridge27.2 (19.3)河东路站HEDONG Road28.7二道区东荣大路站DONGRONG Avenue29.7同康路站TONGKANG Road30.5金钱路站JINQIAN Road32.2后腰屯站HOUYAOTUN33.5北远达大街站BEIYUANDA Street35.4宽城区和安街站HEAN Street37.1光机路站GUANGJI Road38.4盛北大街站SHENGBEI Street39.5太平山站TAIPINGSHAN40.5（本段规划中）富源街站FUYUAN Street41.6绕城高速站42.5
注：五号线目前建设的一期工程为西南枢纽-东大桥段，其余部分尚在规划中，站点布置与里程仅供参考。站名为工程命名，英语站名按照目前长春轨道交通站点英语命名原则对工程名进行翻译，不代表最终站名，仅供参考。

 參考資料 

Category:长春轨道交通路线