內湖線

內湖線，簡稱內捷，屬於台北捷運文湖線路段之一，與1996年通車之木柵線直通營運，以連結台北市東部的內湖、南港及木柵等地。此路段為中運量系統，也是台灣第二條連絡機場的捷運系統。2001年8月行政院核定路線（新十大建設），全線大部分為高架路線，穿越松山機場及大直路段則為地下路線。路線自中山國中站起，沿復興北路轉入民族東路北側，進入地下後往北穿越台北松山機場及基隆河至大直，於自強隧道南端圓環旁之的北安路東側出土，進入內湖後改採用高架路線，沿內湖路、文德路、成功路與康寧路行進，跨越基隆河與國道1號（中山高速公路）至南港展覽館站，全長14.8公里。

 歷史 
內湖線最初規劃時即定位為木柵線的延伸，同樣採用膠輪路軌之中運量系統，大部分為高架路線。但由於木柵線通車前不斷發生試車事故，內湖民眾對於中運量系統的排斥感高漲，因此堅持要求變更設計，改採用高運量系統，以及興建地下化路線，並透過市議員提出這方面的訴求，於1997年7月31日臺北市議會第七屆第廿七次臨時大議第四次會議議決：內湖線應採高運量辦理。台北市政府捷運工程局則基於路線佈設考量，以及興建成本可能激增、內湖地區道路狹窄施工困難等理由，認為變更設計一事窒礙難行，雙方並無共識。之後台北市議會通過決議，凍結相關預算，要求重新評估替代方案。

經過多次重新評估，以及與地方長期溝通後，儘管捷運局曾提出一些替代方案，但受限於經費因素，原定計畫仍較為可行。擔心內湖線通車之日遙遙無期，而要求儘速妥協以利動工的聲音也開始浮現。加上木柵線通車後不再發生事故，使得內湖民眾對於中運量系統的接受度有所提升。不過，仍有超過半數的民眾堅持以地下化方式興建。捷運局則表示經費不足，只能興建高架路線。
缩略图|內湖線一段高架段
2000年，行政院表明：內湖線如果再不動工，中央政府將收回內湖線的補助預算。

台北市捷運工程局面對各方的質疑與建議，自1996年起，除了1993年核定的行政院核定案以外（即中運量高架系統），又陸續提出高運量高架化、高運量地下化、中運量地下化等系統的方案A、B、C、D、E的五個修正案，其中方案A、B的高運量+中運量系統，於1999年決議刪除王偉、王惠君：〈捷運系統內湖線規劃紀要 〉，《捷運技術半年刊》，2009年，40期，頁1-25。。前台北市長馬英九於2000年6月21日赴市議會，在第八屆第十三次臨時大會第三次會議提出「捷運系統內湖線替選方案」專案報告。其後依議員的要求下，進行了第二次的民調，但民調結果卻遭到質疑。市府邀請學者與專家開會提供意見，認為民調結果僅作為參考，仍應回歸專業上的考量。2001年1月9日第八屆第十七次臨時大會第三次會議，二讀通過贊成市府所建議的行政院核定案（即中運量高架化系統），另外也提出增設松山機場站的修正案。行政院於2001年8月1日審議通過此一提案，延宕了七年的爭議終於畫下句點。

內湖線工程由工信工程股份有限公司，在內湖人一片反對中運量、議員質疑龐巴迪無法承接馬特拉膠輪系統之際，以遠低於其他對手的328億6999萬9996元得標。但至2009年中，五次追加減預算後預算已高達593億7867萬4251元，預估到完成時會高達667億元，為得標金額之兩倍。

2010年5月12日監察院提出糾正指出，以小綁大之土建綁機電的發包策略不當，且決標前未審查廠商資格，導致無法選擇機電系統廠商，機電廠商亦無法參與公平競爭；決標後也未審慎辦理履約及勘查作業，以致營運後事故頻傳；且文湖線從規劃到完工歷時20餘年，預算也從1989年議會通過的新台幣247.66億元預算，一直追加到637億元，而機電工程隨物價調整部分還沒納入，未來經費只會更多不會更少。如果比較每公里造價，1989年原核定採高架設計，每公里造價27.22億元，後因中高運量爭議、路線變更、增設松山機場站及物價調整等，2009年通車營運核算每公里造價增為43.05億元，增幅達58.18%，顯見捷運局辦理內湖線規劃設計、施工及履約管理過程並不周延。

內湖線工程原本預定於2008年6月完工，然而由於內湖地區地下管線複雜，先前土質評估失誤。康寧路壓力箱涵不得在防汛期施工，加上包商與下游廠商間出現糾紛等因素，造成施工進度落後，預定通車時程約延後一年。

內湖線從計畫到通車耗時共22年，共歷經許水德、吳伯雄、黃大洲、陳水扁、馬英九、郝龍斌共六位市長，動工到通車共7年。原預定1996年通車營運，也因種種因素而延宕至2011年8月28日才能全面驗收通車，為台北捷運各路線中延宕最久的路線。與木柵線串連後成為全世界最長的中運量膠輪路軌系統（共25.7公里）。

 大事誌    
1987年2月23日：內湖線開始規劃。
1988年12月15日：木柵線開工，同時交通部規劃內湖線於1996年完工通車。
1990年4月7日：內湖線11座車站位置及路線確定。
1993年9月28日：由於木柵線試車時發生火燒車事件，交通部決定停止所有內湖線相關作業。
1993年10月9日：捷運局代理局長廖慶隆宣佈內湖線放棄中運量系統，改採高運量系統；並請捷運局進行民意調查。
1994年8月23日：捷運局宣佈內湖線仍將採用中運量系統；內湖居民發動連署，反對中運量系統（中運量的系統在國際間尚未整合，各系統由不同設計製造公司持有專利，所以有系統相容的問題）。
2001年9月26日：內湖線12座車站命名確定。
2001年8月：行政院長游錫堃核定捷運內湖線（新十大建設）。
2002年5月23日：內湖線開工，同時交通部規劃內湖線於2008年6月完工通車。
2006年12月26日：台北市長郝龍斌於就任首日視察工地時，宣佈內湖線延後至2009年6月通車。
2008年1月26日：內湖線完成全線軌道鋪軌。
2008年12月6日～2009年6月20日：文湖線進行多次直通測試。
2009年5月7日、5月9日：台北市政府辦理初勘。
2009年6月6日、6月7日：交通部進行履勘作業。
2009年6月15日：取得交通部營運許可證。
2009年6月28日～7月1日：進行劍南路－南港展覽館免費試乘活動。（松山機場站、大直站不開放）
2009年7月4日：木柵線轉換阿爾斯通系統，切斷使用13年的西門子VAL256系統，內湖線正式連接木柵線通車營運，稱為木柵內湖線。7月4～6日三天，持悠遊卡搭乘台北捷運享全面5折優惠。捷運內湖線7/4營運 連3天持悠遊卡5折 .大紀元.2009-06-16

內湖線通車後之事件請參見

 營運與服務 
內湖線通車初期每日尖峰時段班距約為5分鐘，離峰時段約為8至10分鐘，並依實際運量調整列車調度。尖峰時段主要集中於平日上下班通勤時間，尤其以港墘站、內湖站、西湖站與劍南路站上下車人次最高。

內湖線每日平均運量約介於17萬至20萬人次之間，在台北捷運系統中屬中高需求路線，主要服務內湖科技園區通勤族群與南港展覽館大型活動旅客。

 列車與系統設備 
內湖線主要使用龐巴迪INNOVIA APM 256型與馬特拉VAL256型膠輪列車，均屬中運量自動駕駛系統，可執行全自動無人駕駛（UTO）運轉模式，並由行控中心集中監控列車運行狀況。

列車供電方式為750伏特直流電第三軌供電，並設有月台門、列車自動防護系統（ATP）與列車自動運轉系統（ATO），以提高行車安全性與準點率。

 運量變化 
內湖線於2009年通車初期，因系統磨合不良與故障頻傳，曾導致運量成長緩慢，甚至一度出現乘客大量改搭公車的情形。後續經過多次系統優化與列車改良後，運量逐漸回穩，2014年後已達穩定成長趨勢。

疫情期間（2020至2022年）內湖線運量曾短暫下降約三成，隨著疫情解封與科技園區恢復正常上班型態，2023年後逐步回升至疫前水準。

 重大事故與改善 
內湖線於通車初期曾多次發生列車異常停駛、自動駕駛失效與轉轍器故障等事故，引起社會高度關注。2010年至2012年間，台北捷運公司與原系統廠商陸續進行軟硬體改善工程，包括號誌邏輯重寫、轉轍器更換與備援電力系統強化。

2016年後內湖線已少有重大系統性事故發生，準點率穩定維持在99%以上，行控系統穩定度明顯提升。

 車站 

800px
 編號 名稱 型式 所在地 距離（單位：公里） 啟用日期 交會路線 中文 英文 站體 月台 與前一站站距 累計 內湖線（上接木柵線）   高架側式 臺北市 中山區 0.00     地下 島式 松山區 1.48 1.48  rowspan="2"     中山區 2.59 4.07    高架 側式 1.33 5.40     島式 內湖區 1.28 6.68 rowspan="6"     側式 0.83 7.51    1.01 8.52    1.13 9.65    0.87 10.52    1.63 12.15    0.85 13.00     南港區 1.01 14.01     島式 0.65 14.66 File:AB-Kreuz.svg 

 相關 
 機場聯絡軌道系統
 機場聯絡軌道交通列表
 台灣機場聯絡軌道交通列表
 高雄捷運高雄捷運紅線
 桃園捷運桃園國際機場捷運

紀念章 
本線於2015年2月11日開始採用「車站專屬紀念章戳」，各站的紀念章如下：
松山機場站：
以台北松山機場建築、本站公共藝術「行李箱」和飛機為主題。
大直站：
以國民革命忠烈祠和大直橋為主題。
劍南路站：
以美麗華百樂園的摩天輪、劍潭古寺和劍南蝴蝶步道為主題。
西湖站：
以本站站體和內湖清代採石場為主題。
港墘站：
以本站站體和內湖科技園區為主題。
文德站：
以郭子儀紀念堂、碧湖公園和國立臺灣戲曲學院為主題。
內湖站：
以碧山巖開漳聖王廟和白石湖吊橋為主題。
大湖公園站：
以站內公共藝術「風箏－悠游天際」和大湖公園的錦帶橋為主題。
葫洲站：
以本站站體和白鷺鷥山步道為主題。
東湖站：
以東湖哈拉影城為主題，搭配五分吊橋而成，展現現代與歷史建物的變化。
南港軟體園區站：
以南港軟體園區的公司建築為主題，搭配上班族作為代表此站的特色。
南港展覽館站：
以南港展覽館和本站出口造型為主題。

 註釋 

 參考文獻 

 參考資料 

 外部連結 
 臺北大眾捷運股份有限公司

W
W
路線
Category:臺北市鐵路
棕
鐵路
鐵路
鐵路
鐵路
段