M10 (İstanbul Metrosu)

M10 (Pendik Merkez - Sabiha Gökçen Havalimanı) Metro Hattı, İstanbul'un Anadolu yakasında, tamamı Pendik ilçe sınırları içinde, ilk istasyonu Pendik Merkez, son istasyonu ise Sabiha Gökçen Havalimanı olan 9,64 km uzunluğundaki metro hattıdır.

Hattın Fevzi Çakmak - Sabiha Gökçen Havalimanı kısmı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılarak 2 Ekim 2022 tarihinde hizmete açılmıştır. Bunun yanı sıra Fevzi Çakmak - Pendik Merkez arasındaki kısımda İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından inşaat çalışmaları devam etmektedir. İnşaat kapsamında Pendik Merkez istasyonunda çıkan arkeolojik kazılar İstanbul Arkeoloji Müdürlüğü tarafından incelenmekte ve şantiye alanından kaldırılmaktadır. Bu kazılardan bir kısmı Haziran 2022 itibarıyla sonlanma aşamasındadır. İstanbul'daki arkeolojik kazı çıkan istasyonlardan farklı olarak Pendik İstasyonunda herhangi bir gecikmeli açılış ön görülmemektedir.

Hattın Fevzi Çakmak - Pendik Merkez bölümü hizmete açılana kadar, Fevzi Çakmak - Sabiha Gökçen Havalimanı arasındaki bölümde sadece M4ᴀ hattı'nın işletmesi yapılacaktır.

Hat üzerindeki 4 istasyonda M4ᴀ hattı ile aynı peronu ve tüneli kullanacaktır. Kaynarca Merkez istasyonunda M4ʙ hattı ile aynı tüneli kullanmayıp, farklı peronlarda aktarma imkanı tanıyacaktır.

Sefer sıklığının 36 metro aracı ile 5 dk'da bir, sefer süresinin ise 14 dk olması planlanmaktadır.

Hattın 2027 yılı başında hizmete alınması planlanmaktadır.

Hattın şantiye işlerinin, 2025 yılının ortasında durdulduğu söylenmiştir.

Hattın ilerleme oranı (Pendik-Fevzi Çakmak) (15 Temmuz 2025)

 Tarihçe 
İstanbul'da inşa edilen diğer metro projelerinden farklı olarak iki metro hattının aynı tünel ve istasyonları kulanmasını amaçlayan proje bu nedenle ortak ihaleler yapılmasına sebep olmuştur. 16 Mart 2015 tarihinde M4 hattının uzatması olan Tavşantepe-Sabiha Gökçen Havalimanı etabının inşasına başlanmıştır. 21 Eylül 2018 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararı ile proje İBB'den Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na devredilmiştir. Bu etap 2 Ekim 2022 tarihinde hizmete açılmıştır. 2017 Nisan ayında Pendik-Fevzi Çakmak & Tavşantepe-İçmeler arası 13 km'lik metro hattının sözleşmesi imzalanmıştır. 2018'in başında İBB yönetimi bu hat da dahil olmak üzere 6 metro hattının sözleşmesini feshetmiştir. 3 Şubat 2020 tarihinde yeni İBB yönetimi bulunan krediler ile hattın yapımına yeniden başlamıştır. 15 Nisan 2022 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan 31810 sayılı Cumhurbaşkanı kararından kaynaklı tek taraflı fesih hakkını kullanan yüklenici firma çalışmalarını durdurmuştur. Bunun üzerine İBB hattın ilk etabı olan Pendik-Kaynarca-Fevzi Çakmak arasını yeninden ihale ederek 30 Eylül 2022 tarihinde yeni firma ile sözleşme imzalamıştır.

24 Temmuz 2023 tarihinde M4 ve M10 hatlarında ortak kullanılmak üzere 100 metro vagonu için Bozankaya firması ile 5.100.000.000 ₺ değerinde alım sözleşmesi imzalanmıştır. 13 Aralık 2023 tarihinde İBB meclisi araç alımları için 150.000.000 € değerinde dış borçlanma talebini onaylamıştır. Kararnamede 100 vagonun 64'ünün M4 hattında, 36'sının ise M10 hattında kullanılmasının planlandığı belirtilmiştir.

11 Aralık 2024 tarihinde yayımlanan İBB 2025-2029 stratejik planına göre hattın açılış tarihi 2026 yılına ertelenmiştir.

 İşletme bilgileri 

 Sahibi: İstanbul Büyükşehir Belediyesi
 İşletici: Metro İstanbul
 Hat Uzunluğu: 9,64 km
 Sefer Süresi: 14 dk (planlanan)
 Sefer Sıklığı: 5 dk (planlanan)
 İstasyon Sayısı: 6
 Araç Model/Marka: Bozankaya
 Araç Sayısı: 36 vagon
 Yolcu Sayısı: 70.000 (tek yön/saat)

 Etaplar 
+EtapHatİstasyon sayısıHat uzunluğuDurumAçılış tarihi1Fevzi Çakmak-Sabiha Gökçen Hvl.45,74 km2 Ekim 20222Pendik Merkez-Fevzi Çakmak23,9 km~2027 başı3Sabiha Gökçen Hvl.-Kurtköy YHT34,8 kmbelirsiz

 İstasyonlar 

 Sıra İstasyon İlçe Aktarma Tür Notlar 1 Pendik Merkez Pendik ・・ (Pendik) Yer altı Pendik Sahil Meydanı 2 Kaynarca Merkez  (Kaynarca Merkez) ・Özel Pendik Yüzyıl Hastanesiİstanbul ilindeki hastaneler listesi・Pendik Millet Bahçesi ↑↑ İnşa hâlinde ↑↑ 3 Fevzi Çakmak-Hastane Pendik  (Fevzi Çakmak-Hastane) Yer altı Marmara Üniversitesi İstanbul Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi 4 Yayalar-Şeyhli  (Yayalar-Şeyhli) İstanbul Gedik Üniversitesi Pendik Yerleşkesi 5 Kurtköy  (Kurtköy) Kurtköy Sanayi Sitesi  6 Sabiha Gökçen Havalimanı 20x20px (Sabiha Gökçen Havalimanı)・ (Sabiha Gökçen Havalimanı)・ (Sabiha Gökçen Havalimanı) Sabiha Gökçen Havalimanı ↓↓ Proje aşamasında ↓↓ 7 Teknopark Pendik  (Teknopark) Yer altı İstanbul Teknopark 8 Yenişehir  (Yenişehir) World Atlantis AVM 9 Kurtköy YHT/ViaPort  (Kurtköy YHT Garı)・・・ (Kurtköy YHT/ViaPort) Kurtköy Depo Sahası・ViaPort Asia Outlet AVM

 Not: Fevzi Çakmak-Hastane, Yayalar-Şeyhli, Kurtköy ve Sabiha Gökçen Havalimanı istasyonları  ile ortak istasyondur ve trenler aynı peronu ortaklaşa kullanacaktır.
 Not: Kaynarca Merkez istasyonu  ile ortak istasyondur, fakat trenler farklı peronları kullanacaktır.

 İstasyon uzaklıkları 
İstasyonların platform ortası baz alınarak ölçüm yapılmıştır. 
 Sıra İstasyon İstasyonlar arası uzaklık İlk istasyona olan uzaklık 1 Pendik Merkez 0+00 km Başlangıç 2 Kaynarca Merkez 2+83 km 2+83 km 3 Fevzi Çakmak-Hastane 1+07 km 3+90 km 4 Yayalar-Şeyhli 2+15 km 6+05 km 5 Kurtköy 1+97 km 8+02 km 6 Sabiha Gökçen Havalimanı 1+62 km 9+64 km 7 Teknopark 1+65 km 11+29 km 8 Yenişehir 0+87 km 12+16 km 9 Kurtköy YHT/ViaPort 2+31 km 14+47 km

 Etapların yıllara göre fiziksel ilerleme yüzdeleri 
+EtapAçıklanma tarihiİlerleme yüzdesiKaynakPendik-Fevzi Çakmak22 Ağustos 2023%50,8 3 Ekim 2023%53 8 Kasım 2023%56 18 Aralık 2023%5714 Ocak 2024%60,251 Şubat 2024%628 Şubat 2024%63,4122 Mart 2024%63,51 Nisan 2024%671 Mayıs 2024%681 Temmuz 2024%721 Ağustos 2024%7410 Eylül 2024%758 Ekim 2024%7626 Kasım 2024%7820 Ocak 2025%818 Şubat 2025%8318 Mart 2025%83.868 Mayıs 2025%85.48

 Güzergâh şeması 
orta|400x400px

 Ayrıca bakınız 
 İstanbul Metrosu
 İstanbul ilinde toplu ulaşım
 İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı

 Not listesi 

 Kaynakça 

 Pendik - Sabiha Gökçen'e metro geliyor. 

 Dış bağlantılar 

 Metro İstanbul resmî sitesi 
 Sabiha Gökçen Metrosu resmî tanıtım sitesi. 



Kategori:İstanbul'da inşaatı devam etmeyen ulaşım altyapısı
Kategori:İstanbul ilinde yapılması önerilen yapılar
Kategori:İstanbul ilindeki ulaşım projeleri
Kategori:Pendik'te ulaşım
Kategori:Türkiye'deki havaalanı demiryolu bağlantıları
Kategori:2022'de hizmete giren demiryolu hatları