Harmonogram výstavby diaľnic a rýchlostných ciest na Slovensku

Toto je harmonogram výstavby diaľnic a rýchlostných ciest na Slovensku v zmysle aktuálnych plánov Ministerstva dopravy a výstavby SR pre roky 2026 až 2034. Ešte nesprejazdnené úseky, ktoré nie sú v harmonograme nižšie uvedené, nie sú zaradené do plánu do roku 2034 a ich výstavba bude realizovaná až po tomto roku. 

 Harmonogram výstavby 


ŤahTypStavOznačenie úsekuDĺžka úseku v kmZahájenie výstavby
úsekuUvedenie úseku do
prevádzkyD1Úprava existujúcej cestyVo výstavbeBratislava, Vajnory – Senec, rozšírenie na 4 + 4 jazdné pruhy v úseku Bratislava, Vajnory – Senec, východ (Blatné), I. etapa, (Úsek Bratislava, Vajnory - Triblavina) 3,5 2022 6/2026D1NovostavbaVo výstavbeDiaľničný privádzač Lietavská Lúčka – Žilina, I. etapa 3,8 2/2026 2030D1NovostavbaSúťaž na zhotoviteľa bola zrušená 16.12.2025Turany – Hubová 13,5 2026 2033D1NovostavbaVo výstavbeHubová – Ivachnová 14,9 2013 3-5/2026D3NovostavbaVo výstavbeŽilina, Brodno – Kysucké Nové Mesto 11,2 1/2026 2029D3NovostavbaVo výstavbeKysucké Nové Mesto – Oščadnica 10,8 2/2026 2029D3Úprava existujúcej cestyVo výstavbeOščadnica – Čadca, Bukov, dostavanie pravej polovice vrátane novej pravej rúry tunela Horelica 4,8 12/2025 2029D4NovostavbaVo výstavbe Križovatka diaľnic D4 a D1 0,0 2016 2021, teleso diaľnice D4

6/2026, vlastná križovatkaD4NovostavbaNemá stavebné povolenie, nie je vybraný zhotoviteľBratislava, Rača - Záhorská Bystrica12,420292035R1NovostavbaVo výstavbeBanská Bystrica – Šalková 3,0 10/2024 2026R2NovostavbaNemá stavebné povolenie, nie je vybraný zhotoviteľZvolen, západ - Zvolen, východ10,420282032R2NovostavbaNemá stavebné povolenie, nie je vybraný zhotoviteľZacharovce - Bátka, ľavá polovica8,620262028R2NovostavbaMá stavebné povolenie, nie je vybraný zhotoviteľBátka - Figa, ľavá polovica6,220272028R2NovostavbaNemá stavebné povolenie, nie je vybraný zhotoviteľKošice, Šaca - Haniska6,820262029R3NovostavbaNemá stavebné povolenie, nie je vybraný zhotoviteľNižná nad Oravou - Dlhá nad Oravou (polprofil)8,32034?R3NovostavbaNemá stavebné povolenie, nie je vybraný zhotoviteľDlhá nad Oravou - Sedliacka Dubová (polprofil)4,92034?R3NovostavbaNemá stavebné povolenie, nie je vybraný zhotoviteľMartin - Rakovo142034?R4NovostavbaNemá stavebné povolenie, nie je vybraný zhotoviteľLadomirová - Hunkovce8,220282031R4NovostavbaNemá stavebné povolenie, nie je vybraný zhotoviteľSvidník - Rakovčík6,020282031R4NovostavbaNemá stavebné povolenie, nie je vybraný zhotoviteľRakovčík - Radoma7,020282031R4NovostavbaNemá stavebné povolenie, nie je vybraný zhotoviteľGiraltovce - Kuková6,520282031R4NovostavbaNemá stavebné povolenie, nie je vybraný zhotoviteľLipníky – Kapušany 4,0 2027 2030R4NovostavbaVo výstavbePrešov, severný obchvat II.etapa
(úsek Kapušany – Prešov, Sever) 10,2 09/2023 09/2027

 Otvorené úseky od roku 2022 
ŤahTypOznačenie úsekuDĺžka úseku v kmZahájenie výstavby
úsekuUvedenie úseku do
prevádzkyR2NovostavbaMýtna – Tomášovce 13,5 2019 2022R4NovostavbaPrešov, severný obchvat I. etapa (Prešov,sever - Prešov, západ) 4,3 07/2019 09/2023R3NovostavbaTvrdošín – Nižná nad Oravou, pravá polovica 4,4 2021 07/2025R2NovostavbaKošice, Šaca – Košické Oľšany, II. úsek 14,3 03/2022 09/2025R2NovostavbaKriváň – Mýtna9,112/202111/2025D1NovostavbaLietavská Lúčka – Dubná Skala13,506/201512/2025

 Referencie 

 Pozri aj 
 Zoznam diaľnic na Slovensku
 Zoznam rýchlostných ciest na Slovensku

 Externé odkazy 

 Interaktívna mapa diaľnic a rýchlostných ciest
 Slovenské fórum o diaľniciach, rýchlostných cestách a veľa ďalšieho
 História výstavby diaľničnej siete na Slovensku

 Zoznam
R
R