4D BIM

4D BIM ir akronīms 4D būvju informācijas modelēšanai un termins, ko plaši izmanto CAD industrijā, lai aprakstītu viedu 3D CAD (3D dizains izmantojot datoru) komponentu savienošanu ar laiku vai grafiku saistītu informāciju. Terminu 4D ir domāts attiecināt uz ceturto dimensiju: laiku, t. i. 4D ir 3D plus grafiks (laiks).

4D modeļa uzbūve atļauj vairākiem būvprojekta dalībniekiem (no arhitektiem, dizaineriem, līgumslēdzējiem līdz īpašniekiem) vizualizēt visu projekta realizācijas procesu notikumu sērijā un parādīt būvniecības darba progresu projektā īstenošanas laikā. Šai BIM centriskai pieejai projektu menedžmenta tehnikām ir augsts potenciāls uzlabot projekta organizāciju un īstenot būvniecības projektus jebkurā izmērā un sarežģītības pakāpē.

 Vēsture 
1998. gadā sers Džons Egans ziņojumā Pārdomājot būvniecībuEgan, J. (1998) Rethinking Construction: Report of the Construction Task Force, London: HMSO. (Copy of report available on Constructing Excellence website: report . Accessed: 8 September 2014.) argumentēja, ka noteikti principi un organizācijas tehnikas varētu veiksmīgi pāriet no citām industrijām kā ražošanas uz projekta īstenošanas procesu būvindustrijā. Egana ziņojumu var citēt "Tehnoloģija kā palīgrīks":

 "Viens aspekts, kurā mēs zinām, ka jaunās tehnoloģijas kalpo kā ļoti noderīgs palīgrīks ir būvju un to komponentu dizains, un projekta informācijas apmaiņa projekta dalībnieku vidū. Ir iespējams gūt lielus panākumus zaudējumu un pārstrādes samazināšanas ziņā, izmantojot modernas CAD tehnoloģijas, lai veidotu prototipus ēkām un ātri apmainītos ar informāciju par izmaiņām projektā. Pārstrādei ir jānotiek datorā, nevis būvniecības laukumā."

4D BIM pievieno jaunu dimensiju (laiku) 3D CAD vai solid modelēšanai; tā ļauj notikumu secībai tikt attēlotai vizuāli uz laika līnijas, kas papildināta ar 3d modeli (attīstot tradicionālo ganta grafiku, ko bieži izmanto projekta menedžmentā). Būvniecības secība var tikt pārskatīta kā problēmu virkne 4D BIM, ļaujot lietotājiem izpētīt opcijas, pārvaldīt risinājumus un optimizēt rezultātus. Tas veicina būvniecības produktu attīstību, sadarbību un atklātu projekta īstenošanu, partnerattiecības ar piegādes uzņēmumiem un komponentu aizsardzību, un ir saskaņā ar Egana vīziju: "patstāvīgi uzlabojumi tiks panākti, izmantojot paņēmienus zudumu samazināšanai un vērtības palielināšanai klientam."

Kā attīstīts būvniecības menedžmenta paņēmiens tas tiek aizvien vairāk izmantots darbā pie liela mēroga projektiem. Piemēram, tas tiek izmantots tādu objektu būvniecībā kā augstceltnes, tilti, šosejas, tuneļi, universitātes vai slimnīcu komplekss, luksus rezidences, dzīvojamie un infrastruktūras objekti kā tiesu nami, pieņemšanas sistēmas, hidroelektrostacijas, kalnrūpniecības un industriāla rakstura celtnes. 4D BIM tradicionāli tika izmantots lielāka rakstura un dārgākos projektos dēļ ar to saistītām izmaksām, bet mūsdienu tehnoloģijas parāda šo procesu pieejamu nespeciālistiem vai lai veicinātu ražošanu.

 Atsauces 

Kategorija:Datu modelēšana
Kategorija:Arhitektūra
Kategorija:Akronīmi